2024年一级造价工程师《造价管理》真题及答案解析
1.根据《民法典》第三编合同，当事人约定在将来一定期限内订立合同的认购书和订购书,可归属的合同类型是()。A. 预期合同B. 预约合同C. 开口合同D. 要约合同【答案】 B【答案解析】预约合同。当事人约定在将来一定期限内订立合同的认购书、订购书、预订书等，构成预约合同。2.某企业年初从银行借入一笔资金，年利率4%，按年复利计息，借款后的第3年初需一次性还本付息600万元，则企业借款的本金是（）万元。A. 512.88B. 530.77C. 533.40D. 554.73【答案】 D【答案解析】600÷(1+4%)3=544.733.按照价值工程的工作程序，对价值工程应用对象进行功能定义，属于（）阶段的工作内容？A. 准备B. 分析C. 创新D. 实施【答案】 B4.投资项目资金本金制度规定，以工业产权，非专利技术价出资的占投资项目资本金总额的最高比例是（ ）。A. 10%B. 15%C. 20%D. 30%【答案】 C【答案解析】以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的20%,国家对采用高新技术成果有特别规定的除外。5.《标准设备采购招标文件》规定，卖方未能按时交付合同设备的，延迟交付违约金的总额不得超过合同价格的比例是（）A. 3%B. 5%C. 10%D. 15%【答案】 C【答案解析】卖方未能按时交付合同材料的，应向买方支付迟延交付违约金。卖方支付迟延交 付违约金，不能免除其继续交付合同材料的义务。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金计算方法如下：迟延交付违约金=迟延交付材料金额×0.08%×迟延交货天数迟延交付违约金的最高限额为合同价格的10%。6.为使工程项目数智化管理平台充分体现其价值，需要具备的必要条件是()。A. 工程数据驱动B. 业务流程再造C. 企业高层支持D. 敏捷创新变革【答案】 A【答案解析】平台支撑，数据驱动。要实现工程项目管理数智化，需要建立基于互联网、物联网的工程项目数智化管控平台，该平台至少应包含企业和项目两个层级，不仅要能为工程建设各参与主体共享信息和协同工作提供支撑，而且还应能进行智能辅助决策。显然，需要有系统完整的工程数据驱动，否则，工程项目数智化管控平台将无法体现其价值。7.某企业租入一项资产用于生成活动，租赁资产价值200万元，年租金22.5万元，企业所得税25%，则该项资金的租赁成本率是（）。A. 8.44%B. 11.25%C. 14.06%D. 15.00%【答案】 A【答案解析】租赁成本率=（22.5/200）（1-25%）=8.44%8.与传统的公司信贷融资方式相比，项目融资具有的特点是（）。A. 资金使用期限短B. 融资前期费用低C. 融资前期时间短D. 融资成本较高【答案】 D【答案解析】与传统的贷款方式相比，项目融资有其自身的特点，在融资出发点、资金使用的关注 点等方面均有所不同。项目融资主要具有项目导向、有限追索、风险分担、非公司负债型融资、信用结构多样化、融资成本高、可利用税务优势的特点。9.根据《必须招标的工程项目规定》，对招标规定范围的项目必须进行招标的条件是，施工单项合同估算价在()万元人民币以上。A. 100B. 200C. 300D. 400【答案】 D【答案解析】根据《必须招标的工程项目规定》(国家发展改革委令第16号),对于上述规定范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须进行招标：1)施工单项合同估算价在400万元人民币以上；2)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上；3)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上。10.现金流量图中,横轴上每一个时间单位代表的是()A. 一个计息周期B. 一个生产周期C. 一个销售周期D. 一个会计周期【答案】 A【答案解析】轴上每一间隔 表示一个时间单位(计息周期),一般可取年、半年、季或月等。整个横轴表示系统的寿命周期。11.仅考虑单一因素对资金市场中利率的影响，会导致利率下降的情形是（）。A. 社会平均利率上升B. 资金使用风险增大C. 社会通货膨胀率上升D. 资金供过于求状况加剧【答案】 D【答案解析】影响利率的主要因素。利率的高低主要由以下因素决定：1)社会平均利润率。通常情况下，平均利润率是利率的最高界限。因为利息是利润分配的结果，如果利率高于利润率，借款人投资后无利可图，也就不会借款了。2)借贷资本供求情况。利息是使用资金的代价(价格),受供求关系的影响，在平均利润率不变的情况下，借贷资本供过于求，利率下降；反之，利率上升。3)借贷风险。借出资本要承担一定风险，而风险的大小会影响利率的波动。风险越大，利率也就越高。4)通货膨胀。通货膨胀对利率的波动有直接影响，如果资金贬值幅度超过名义利率， 往往会使实际利率无形中成为负值。5)借贷期限。借款期限长，不可预见因素多，风险大，利率也就高；反之，利率就低。12.某项长期借款月利率为0.5%，按月复利计息，每季度付息一次，若企业借款5000万元，则每次应支付的利息是（）万元。A. 75.00B. 75.38C. 76.70D. 71.10【答案】 B【答案解析】5000【（1+0.5%）3-1】=75.38万元。13.某工程有4个施工过程，划分为5个施工段组织加快成倍节拍流水施工，流水节拍分别为2天、4天、6天、4天，则该工程的流水施工工期是()。A. 36B. 32C. 24D. 22【答案】 C【答案解析】 （1）计算流水步距K=min{2,4,6,4}=2（2）确定专业工作队数目2/2=1；4/2=2；6/2=3；4/2=2专业工程队数=1+2+3+2=8（3）计算流水施工工期（5+8-1）2=2414.计算增值税应纳税额时，不得从增项税额中抵扣进项税额的是（）。A. 自境外净估购进的无形资产B. 自境外净估购进的服务C. 正常损失的中成品耗用原材料D. 为集体福利而购进的货物【答案】 D【答案解析】下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣：1)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产；2)非正常损失的购进货物，以及相关的劳务和交通运输服务；3)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、劳务和交通 运输服务；4)国务院规定的其他项目。15.按照项目融资程序，项目融资结构设计之前需要进行的是（）。A. 投资决策分析和融资谈判B. 融资决策分析和融资谈判C. 投资决策分析和融资决策分析D. 起草并签署融资法律文件【答案】 C16.既有法人筹措项目资本金时，需要计算企业未来产生经营净收益，企业未来生产经营净收益算式（）A. 净利润+折旧+摊销+财务费用B. 净利润+折旧+财务费用+企业所得税C. 净利润+折旧+摊销+存货D. 净利润+折旧+财务费用+存货【答案】 A【答案解析】经营净收益=净利润十折旧十无形及其他资产摊销十财务费用17.建设工程组织等节奏流水施工具有的特点（）。A. 流水步距=流水节拍B. 流水强度等于流水步距C. 施工过程=流水段D. 施工段之间存在空闲【答案】 A【答案解析】固定节拍流水施工是一种最理想的流水施工方式，其特点如下：1)所有施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等；2)相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍；3)专业工作队数等于施工过程数，即每一个施工过程成立一个专业工作队，由该队完成相应施工过程所有施工段上的任务；4)各个专业工作队在各施工段上能够连续作业，施工段之间没有空闲时间。18.某获取施工许可的工程开工8个月后因故中止施工，建设单位在自中止之日（ ）个月内向发证机关报告。A. 1B. 2C. 3D. 6【答案】 A【答案解析】在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建设工程的维护管理工作。19.建设工程质量管理条例中，在正常使用条件下，屋面防水工程最低保修期为（ ）年。A. 2B. 3C. 4D. 5【答案】 D【答案解析】在正常使用条件下，建设工程最低保修期限：(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限。(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。(4)电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。 其他工程修期限由发包方与承包方约定。20.为确定政府工程投资和规模，英国政府有关部门制定各种建设标准和造价指数，需经（）部门认可。A. 建设B. 财政C. 审计D. 税务【答案】 B【答案解析】英国政府投资工程从确定投资和控制工程项目规模及计价的需要出发，各部门均需制订并经财政部门认可的各种建设标准和造价指数。21.建筑信息模型（BIM）技术在强化工程造价管理中可发挥作用（）。A. 控制工程设计变更B. 实现可视化漫游C. 优化施工组织设计D. 进行管线碰撞检查【答案】 A【答案解析】 强化造价管理。①提高工程量计算的准确性。②合理安排资源计划。③控制工程设计变更。④有效支持多算对比。⑤积累和共享历史数据。22.PMC模式时，项目管理承包商在设计-采购-施工总承包中前期需进行工作（）。A. 协调有关技术关系B. 实施采购管理C. 编制EPC招标文件D. 组织生产准备【答案】 C【答案解析】项目前期阶段工作内容。在此阶段，项目管理承包商的主要任务是代表业主进行 项目管理。具体包括：项目建设方案优化；组织项目风险识别和分析，并制订项目风险应 对策略；提供融资方案并协助业主进行融资；提出项目应统一遵循的标准及规范；组织或 完成基础设计、初步设计和总体设计；协助业主完成政府相关审批工作；提出项目实施方 案，完成项目投资估算；提出材料、设备清单及供货厂家名单；编制 EPC 招标文件，进行 EPC 投标人资格预审，并完成 EPC 评标工作。项目实施阶段工作内容。在此阶段，由中标的 EPC 总承包商进行项目的详细设 计，并进行采购和施工工作。项目管理承包商的主要任务是代表业主进行协调和监督工作。具体包括：进行设计管理，协调有关技术条件；完成项目总体中某些部分的详细设计；实施采购管理，并为业主负责的采购提供服务；配合业主进行生产准备、组织试运行 和验收；向业主移交项目文件资料。23.采用直方图分析工程质量时，出现孤岛型分布的原因是（）。A. 质量数据不当B. 少量工程材料不合格C. 质量数据分类混淆D. 机械设备运行异常【答案】 B【答案解析】孤岛型分布。出现孤立的小直方图，这是由于少量材料不合格，或短时间内工人操作不熟练所造成。24.通过互联网等信息网络订立的电子合同的标的为交付商品并采用快递物流方式交付的，交付时间是()。A. 收货人开箱验收时间B. 发货人发货时间C. 货物到达收货地点D. 收货人签收时间【答案】 D【答案解析】通过互联网等信息网络订立的电子合同的标的为交付商品并采用快递物流方式交付的，收货人的签收时间为交付时间。25.从市场交易角度，工程造价指（）。A. 全部工程费B. 固定资产投资C. 建筑安装工程费D. 设备工器具购置费【答案】 C【答案解析】从市场交易角度看，工程造价是指在工程发承包交易活动中形成的建筑安装 工程费用或建设工程总费用。26.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报( )天后进入缺陷责任期。A. 120B. 90C. 60D. 30【答案】 B【答案解析】由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。27.下列项目中，减按15%的税率征收企业所得税的项目是( )。A. 符合条件的环境保护、节能节水项目B. 国家重点扶持的公共基础设施项目C. 国家重点扶待的高新技术企业D. 农、林、牧、渔业项目【答案】 C【答案解析】符合条件的小型微利企业，减按20%的税率征收企业所得税。国家需要重点扶持的 高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。此外，企业的下列所得可以免征、减征企业所得税：从事农、林、牧、渔业项目的所得；从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得；从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得；符合条件的技术转让所得。28.根据造价工程师执业资格制度规定，属于二级造价工程师执业工作内容的是( )。A. 编制项目投资估算B. 编制最高投标限价C. 审核工程量清单D. 审核工程结算价款【答案】 B【答案解析】二级造价工程师主要协助一级造价工程师开展相关工作，可独立开展以下具体工作：(1)建设工程工料分析、计划、组织与成本管理，施工图预算、设计概算的编制。(2)建设工程量清单、最高投标限价、投标报价的编制。(3)建设工程合同价款、结算价款和竣工决算价款的编制。29.政府机关、事业单位、国有企业建设工程进度款支付应不低于已完成工程价款的（）。A. 50%B. 60%C. 80%D. 90%【答案】 C【解析】政府机关、事业单位、国有企业建设工程进度款支付应不低于已完成工程价款的80%。30.项目合同工期是2020年5月10日，实际施工单位在2020年3月10日就已施工完成，2020年4月10日竣工，建筑工程保险的到期时间以哪个时间为准（）。A. 2020.5.10B. 2020.3.10C. 2020.4.10D. 暂缺【答案】 C【解析】保险责任的终止也有两种情况：①工程所有人对部分或全部工程签发验收证书或验收合格时；②工程所有人实际占有或使用或接受该部分或全部工程时。 以先发生者为准且最迟不得超过保单规定的终止日期。在实际承保中，在保险期限终止日前，如其中一部分保险项目先完工验收移交或实际投入使用时，该完工部分自验收移交或交付使用时，保险责任即告终止。31.某工程已完工程计划费用为 1200万元，已完工程实际费用为 1100万元，拟完工程计划费用为1300万元，则该工程费用指数和进度指数是(A)A. 1.09 0.92B. 1.09 0.93C. 0.92 暂缺D. 暂缺【答案】 A【解析】 费用指数=1200/1100=1.09进度指数=1200/1300=0.9232.工作M的总时差5天，自由时差2天，实际工作时间延长了四天，则（）。A. 不耽误总工期，耽误后续工作2天B. 不耽误总工期也不耽误后续工作C. 耽误总工期2天，不耽误后续工作D. 耽误总工期2天，耽误后续工作2天【答案】 A【解析】工作的总时差是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间。工作的自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。33.建设工程ZPUS价里照有关规定编制并经有关部门批准的()。A. B. C. D. 设计概算【答案】 D【解析】编制和审核设计概算和施工图预算,经有关部门批准的设计概算将作为拟建工程项目的最高限额。34.根据造价工程师执业资格制度规定、属于二级造价工程师执业工作内容的是( )。A. B. 编制最高投标限价C. D. 【答案】 B【解析】二级造价师的执业范围仅限制于实施阶段的编制工作，但没有审核权。35.根据《招投标实施条例》,评标委员会在评标时可否决投标人投标的情形的是( )。A. B. 联合体投标未附联合体投标协议C. D. 【答案】 B【解析】C属于细微偏差。36.某项目计算期8年,建设期1年,建设期年初投资2000万。运营期各年ZPlBs造价管理万，若基准收益率为5%,则该项目净现金值和静态投资回收期分别是()。A. 204.333万元和6年B. 选项缺失C. 选项缺失D. 选项缺失【答案】 A37.建设期2年，建设期第1年年初借款,XXXXX借款800万元，利率为9%;运营期前5年每年年末借款200万元,利率为7%;则运营期第8年末一次性还款()万元。A. 5513.86B. C. D. 【答案】 A【答案解析】F=1000×(F/P,9%,10)+800×(F/P,9%,9)+200×(F/A,7%,5)×(F/P,7%,3)=1000×1.09"+800×1.09+200×[(1.07-1)/0.07]×1.07=5513.86(万元)38.某建设项目进行不确定分析时,销售单价为150元/件,年正常产销量为60万件,若年固定成本为800万元,单位可变成本为100元,单位产品销售税金及附加为5元,则以销售单价表示的盈亏平衡点为()。A. 118.33B. C. D. 【答案】 A39.对于采用典型BOT方式的项目，项目公司在特许经营期间内拥有的权限是（)。A. 所有权和建设权B. 建设权和经营权C. 所有权和产权D. 经营权和最终处置权【答案】 B40.下列属于分项工程的是（ ）。A. 基坑支护B. 地下防水工程C. 装饰装修工程D. 混凝土工程【答案】 D【解析】分项工程是指将分部工程按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等划分的工程。例如，土方开挖工程、土方回填工程、钢筋工程、模板工程、混凝土工程、砖砌体工程、木门窗安装工程、钢结构安装工程、给(排)水管道安装工程等。41.对于工业建筑的经济评价中，项目总投资包括建设投资、建设期利息和()。A. 流动资金B. 经营资金C. 暂列金D. 建设成本【答案】 A42.某价值工程应用对象有四项功能,其功能价值和功能现实成本如下表所示,若以功能价值为评价标准，则应优先改进的功能是()。A. B. C. D. 30【答案】 D多选题 (每题2分，共20题，共40分)43建设工程项目静态投资包括（）。A. 因工程量误差而引起的工程造价增减值B. 基本预备费C. 涨价预备费D. 建设期贷款利息E. 工程建设其他费【答案】 A,B,E【答案解析】静态投资是指不考虑物价上涨、建设期贷款利息等影响因素的建设投资。静态投资包括：建筑安装工程费、设备和工器具购置费、工程建设其他费、基本预备费，以及因工程量误差而引起的工程造价增减值等。44.价值工程在创新阶段，方案创造的方法有（）。A. 因素分析法B. 专家意见法C. 哥顿法D. 强制确定法E. 头脑风暴法【答案】 B,C,E【答案解析】方案创造的理论依据是功能载体具有替代性。这种功能载体替代的重点应放在以功能 新产品替代原有产品和以功能创新的结构替代原有结构方案。而方案创造的过程是思想高 度活跃、进行创造性开发的过程。为了引导和启发创造性的思考，可采用以下几种方法：(1)头脑风暴法。(2)哥顿法。(3)专家意见法。(4)专家检查法。45.根据《价格法》在制定关系群众切身利益的()时，政府应当建立听证会制度。A. 公用事业价格B. 公益性服务价格C. 自然垄断经营的商品价格D. 价格波动过大的农产品价格E. 政府集中采购的商品价格【答案】 A,B,C【答案解析】制定关系群众切身利益的公用事业价格、公益性服务价格、自然垄断经营的商品价格时，应当建立听证会制度，征求消费者、经营者和有关方面的意见。46.为有效地控制工程造价，应做到（）。A. 以施工阶段为重点进行控制B. 以设计阶段为重点进行控制C. 实施全过程造价控制D. 技术与经济相结合E. 主动控制与被动控制相结合【答案】 B,D,E【答案解析】实施有效的工程造价管理，应遵循以下三项原则：(1)以设计阶段为重点的全过程造价管理。(2)主动控制与被动控制相结合。(3)技术与经济相结合。47.根据《建设工程安全生产管理条例》，对于列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于（ ）。A. 专项施工方案安全验算论证B. 施工安全防护用具的采购C. 安全施工措施的落实D. 安全生产条件的改善E. 施工安全防护设施的更新【答案】 B,C,D,E【答案解析】施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施 工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。48.设备采购合同示范文本中，文件解释顺序排在供货要求之前的有（）。A. 商务和技术偏差B. 专用合同条款C. 通用合同条款D. 分项报价表E. 技术服务和质保期服务计划【答案】 A,B,C【解析】合同协议书与下列文件一起构成合同文件：1)中标通知书；2)投标函；3)商务和技术偏差表；4)专用合同条款；5)通用合同条款；6)供货要求；7)分项报价表；8)中标材料质量标准的详细描述；9)相关服务计划；10)其他合同文件。49.EPC相比较普通DBB模式优点（）A. 有利于缩短建设工期B. 便于建设单位提前确定工程造价C. 使工程项目责任主体单一化D. 建设单位协调工作量少E. 建设单位前期工作量少【答案】 A,B,C,D【解析】DB/EPC模式优点主要体现在以下几方面：1)有利于缩短建设工期。采用工程总承包模式，工程设计和施工任务均由工程总承包单位负责，可使工程设计与施工之间的沟通问题得到极大改善。此外，由于工程总承包 单位能够在全部设计完成之前便可以开始其他工作，如：材料设备采购及某些可以与设计 工作并行的施工等。这样，可在很大程度上缩短建设工期。2)便于建设单位提前确定工程造价。建设单位与工程总承包单位之间通常签订总价 合同，这样使建设单位在工程实施初期就确定工程总造价，便于控制工程总造价。此外， 由于工程总承包单位负责工程总体控制，因而有利于减少工程变更，将工程造价控制在预 算范围内。3)使工程项目责任主体单一化。由工程总承包单位负责工程设计和施工，减少了工程实施过程中争议和索赔的发生。同时，工程设计与施工责任主体的一体化，能够激励工 程总承包单位更加注意整个工程项目质量。4)可减轻建设单位合同管理的负担。与建设单位直接签订合同的工程参建方减少，建设单位的协调工作量减少，合同管理工作量也大幅减少。50.招标公告应当载明的内容包括（）A. 招标人的名称和地址B. 招标项目的性质C. 招标项目的数量D. 招标项目的质量要求E. 获取招标文件的办法【答案】 A,B,C,E【解析】招标公告或投标邀请书应当载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施 地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。51.董事会具备的权利有（ ）A. 组织项目招标B. 偿还债务C. 组织竣工验收D. 筹措建设资金E. 编制工程建设实施【答案】 B,D【解析】建设项目董事会的职权有：负责筹措建设资金；审核、上报项 目初步设计和概算文件；审核、上报年度投资计划并落实年度资金；提出项目开工报告； 研究解决建设过程中出现的重大问题；负责提出项目竣工验收申请报告；审定偿还债务计 划和生产经营方针，并负责按时偿还债务；聘任或解聘项目总经理，并根据总经理的提名，聘任或解聘其他高级管理人员。52.对于实行项目法人责任制的建设项目，项目董事会应具有的职权有(）A. 筹措建设资金B. C. D. E. 按时偿还债务【答案】 A,E53.经济分析和财务分析的区别()。A. B. **C. 财务分析的对象度是投资人的财务收益和成本D. 流入或流出的项目货币被视为投资人的财务的效益和费用E. 财务分析的价格依据是预测的市场交易价格【答案】 A,D,E54.以下评标委员会说法正确的是( )A. 评标委员会成员为7人，经济，技术专家为4人B. 评标委员会成员应从事相关专业5年C. 评标委员会成员应有高级职称或同等专业D. 评标委员会成员负责人可以由招标人指定E. 评标委员会成员不得与招标人有隶属关系【答案】 C,E
安徽2021年二级造价工程师《造价管理》真题答案及解析
一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 某工程工程费用为6400万元，工程建设有关的其他费用为90万元，预备费为320万元，建设期贷款利息为200万元，流动资金为800万元，则该工程工程造价为()。 A8620万元 B.7820万元 C.7620万元 D.7300万元 【答案】B 工程竣工验收合格的以()之日为实际竣工日期 A.办理竣工结算 B.竣工验收备案 C.工程保修期满 D.提交竣工验收中诗告 【答案】B 建设工程的保修期自()之日起计算 A.竣工验收 B.竣工验收合格 C.交付使用 D.合同期满 【答案】B 某工程于2020年7月取得施工许可证，2020年10月因故中止施工，2021年11月恢复施工在恢复施工前该工程建设单位应()。 A.重新办理施工许可证 B.向发证机关报告后自行施工 C.报发证机关重新核验施工许可证 D.向发证机关申请延期 【答案】C 下列属于行政法规的是()。 A.建筑法 B.建设工程质量管理条例 C.建设工程价款结算智行办法 D.安徽省建设工程造价管理条例 【答案】B 综合单价的组成()。 A.人材机 B.人材机管 C.人材机综合费 D.人材机规利 超过概预算()要重新审 A.5% B.10% C.15% D.20% 【答案】B 压缩工期超过()要给赶工费 A.10% B.15% C.20% D.30% 【答案】C 以扩大的分部分项工程为研究对象的是()定额 A.施工定额 B.预算定额 C.概算定额 D.概算指标 【答案】C T程定额中的基础定额是()。 A.施工定额 B.预算定额 C.概算定额 D.概算指标 【答案】A 缺陷责任期不得超过()。 A.6 B.12 C.18 D.24 【答案】D 咨询企业一般审核办法()。 A.重点 B.抽样 C.类比 D.全面 【答案】D
北京2021年二级造价工程师《造价管理》真题答案及解析
一、单项选题。 1.建筑合同成立和生效不是必须经过的过程是()。 A.要约 B.要约邀请 C.合同签订 D.合同承诺 【答案】B 【解析】当事人订立合同，应当采取要约、承诺方式。要约邀请并不是合同成立过程中的必经过程，它是当事人订立合同的预备行为，这种意思表示的内容往往不确定，不含有合同得以成立的主要内容和相对人同意后受其约束的表示，在法律上无须手担妻任 【考点来源】第一章第一节《合同法》相关内容 2招标人编制的标底，在开标前()。 A. B. C. D.必须保密 【答案】 【解析】招标人设有标底的，标底必须保密 【考点来源】第一第一节《招标投标法》及其实施条例 3.实行项目法人责任制的是()。 A.政府投经的非经性项目 B.攻府投经的经性项目 C.工会礼堂 D.铁路项目 【答案】B 【解析】经营性政府投项目、非政府投项目应实行项目法人任制 【考点来源】第二章第一节工程项目组成和分 4.工程总承包方项目穿于()阶段 A.运营 B.项目实施 C.竣工 D.可行性研究 【答案】B 【解析】工程总承包方项目管理贯穿于项目实施全过程，既包括工程设计段，也包括工程施工阶段 【考点来源】第二章第一节工程项目管理目标和内容 5.BOOT和BOT的区別()。 A.建设 B.经营权 C.移交 D.所有权 【答案】D 【解析】BOOT与BOT的区別在于:BOOT在特许期内既拥有经营权，又有所有权。 【考点来源】第二章第二节项目融模式 6.生产性建设项目的总投资由()两部分构成 A.固定经产投和流动经产投姿 B.有形产投和无形产投 C.建筑安装工程费用和设备、器具购置用 D.建筑安装工程用和工程建设其他夷用 【答案】A 【解析】生产性建设项目总投包括工程造价(或目定产投资)和流动金(或流动产投非生产性建设项目总投一般仅指工程造价。 【考点来源】第三章第二节建设项目总投的含义 7.一般是指在国际贸易结算中，中国行为进出口商提供金融结算服务收的费用称为()。 A.外贸手续费 B.钱行财务费 C.国际运费 D.运输保险费 【答案】B 【解析】一般是指在国际贸易结算中，中国银行为进出口商提供金融结算服务所收取的费用 【考点来源】第三章第四节设备购置 8.安拆简单、移动需要起重及运输机械的轻型施工机械其安拆及场外运计入()。 A.措施费 B.单独计算 C.不需计算 D.台班单价 【答案】D 【解析】安拆简单、移动需要起重及运输机械的轻型施工机械，其安拆及场外运计入台班单价。 【考点来源】第四章第五节施工机械台班单价 9.一台设备纯工作时间3.6，延续时间4，机械正常利用系数()。 A.1.11 B.0.9 C.1 D.0.8 【答案】B 【解析】机械正常利用系数=工作班内机械纯工作时间/机械工作班延续时间 【考点来源】第四章第五节施工机械台班单价 10.BIM在决策阶段的优势()。 A.设计模型的多专业一致性检查 B.为建设项目各方提供了施工计与造价控制的所有数据 C.对设计方案优选或限额设计，设计模型的多专业一致性检查 D.进行工程量自动计算，计分析，形成住确的工程量清单 【答案】C 【解析】BIM在决策阶段的应用。基于BIM技术辅助投决策可以带来项目投分析效率的极大提升。建设单位在决策阶段可以根据不同的项目方案建立初步的建筑信息模型，BIM数据模型的建立，结合可视化技术、虚拟建造等功能，为项目的模拟決策提供了基础。根据BIM模型数据可以调用与拟建项目相似工程的价数据，高效准确地算出规项目的总投额，为投决策提供准确依据。同时，将模型与财务分析工具集成，实时获取各项目方案的投收益指标信息，提高决策阶段项目预测水平，帮助建设单位进行决策。BIM技术在投造价估算和投方选择方面大有作为。 【考点来源】第四章第七节BIM技术与工程造价 11.方案设计控制在()以内。 A.±30% B.±20% C.±10% D.±5% 【答案】C 【解析】 【考点来源】第五章第一节工程决策和设计阶段造价管理的工作内容 12.建设规模的制约因素包括()。 A.市场因素、技术因素、政策因素 B.市场因素、环境因素、政策因素 C.环境因素、技术因素、政策因素 D.市场因素、技术因素、环境因素 【答案】D 【解析】项目模的合理选择关系着项目的成败，定着工程造价合理与否，其制约因素有:市场因素、技术因素、环境因素。 【考点来源】第五章第一节工程决策和设计阶段影响這价的主要因素 13.某单位建筑工程初步设计深度不够，不能准确的计算工程量，但工程采用的技术比较成熟而又有类似指标可以利用时，编制该工程设计概算宜采用的方法是()。 A.扩大单价法 B.美似工程换算法 C.生产能力指数法 D.概算指法 【答案】D 【解析】概算指标法的适用范围是设计深度不够，不能住确地计算出工程量，但工程设计技术比较成而又有类似工程概算指标可以利用。 【考点来源】第五章第三节设计概算的编制方法 14.当设计深度不够，只有设督出厂价而无详细规格、重量时，安装费可按设备的百分比计算的方法是()。 A.预算单价法 B.扩大单价法 C.设备价值百分法 D.综合吨位指法 【答案】C 【解析】设备价值百分比法，也称安装设百分法。当设计深度不够，只有设音出厂价而无详细规格、重量时，安装可按占设备的百分比计算。 【考点来源】第五章第三节设计概算的编制方法 15.竣工决算由()编制。 A.建设单位 B.施工单位 C.总承包单位 D.分包单位 【答案】A 【解析】建设项目竣工決算是指项目建设单位根据国家有关规定在项目竣工验收阶段为确定建设项目从筹建到竣工验收实际发生的全部建设费用(包括建筑工程、安装工程、设备及工器具购置用、预备等用)而编制的财务文件 【考点来源】第七章第六节竣工算的概念 16.施工成本包括计划控制、过程控制和()三个环节。 A.司节控制 B.纠偏控制 C. D. 【答案】 【解析】施工成本控制包括计划控制、过程控制饱和纠偏控制三个重要环节。 【考点来源】第七章第一节施工成本管理内容 17.()是指定特定主体所拥有或者控制的，不具有实物形态，能持续发挥作用且能来经济利益的源。 A.固定资产 B.流动资产 C.无形资产 D.其他资产 【答案】C 【解析】无形产是指待定主体所拥有或者控制的，不具有实物形态，能持续发挥作用且能带来经济利益的资源 【考点来源】第七章第六节新増产价值的确定 18.暂估价是指招标人在招文件中提供的用于支何必然发生但哲时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额，包括()。 A.材料暂估价、工程设备暂估价和专业工程暂估价和列金额 B.总价、总价 C.专业工程估价和列金额 D.材料、设备暂估价和专业工程暂估价 【答案】D 【解析】暂估价是指招标人在招标文件中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额，包括材料估单价、工程设暂估单价和专业工程估价 【考点来源】第六章第四节措施项目清单 19.由于发包人原因导致工程无法规定期限竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告一定期限内，工程自动进入缺陷责任期，一定期限为()天。 A.30 B.60 C.90 D.120 【答案】C 【解析】由于发包人原因导致工程无法按规定期限竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷任期。 【考点来源】第七章第五节工程质量保证金的处理 二、多项选择题 20.以下属于招标人和投标串通的有()。 A.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人 B.向特定的人提供招标信息 C.限定或指定特定的品牌 D.明示或暗示投标人压低投标报价 E.邀请特定的人参加珨劫 【答案】ABD 【解析】有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标 ①招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄给其他投标人 ②招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标员会成员等信息招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价 ④招标人授意投标人、修改投标文件; ⑤招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便 ⑥招人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。 【考点来源】第一第一节《招标投标法》及其实施条例 21.工程造价咨询企业中甲级企业质标住的是()。 A.从事专业工程的人员不少于10人 B.认缴出额不低于企业注册姿本的60% C.人均力公面积不低于10m2 D.前3年造价咨询营业收入计不低于500万 E.注册人数不少于总人数的50% 【答案】BCD 【解析】甲级企业质标:1)已取得乙工程造价咨询企业资质证书满3年;(2)企业出人中注册造价工程师人数不低于出资人总人数的60%，其认出额不低于企业注册盗本总额的60%(3)技术负人已取得造价工程师注册证书，并具有工程或工程经济类高级专业技术职称，且从事工程造价专业工作15年以上(4)专职从事工程造价专业工作的人员(以下简称专专业人员)不少于20人，其中具有工程或工程经济类中级以上专业技术职称的人员不少于16人，取得造价工程师注册证书的人员不少于10人，其他人员具有从事工程造价专业工作的经历(5)企业与专职专业人员签订动合同，且专职专业人员符合国家规定的职业年(出资人除外):(6)专职专业人员人事档案关系由国家认可的人事代理机构代为管理(7)企业注册本不少于人民100万元:(8)企业近3年工程造价咨询营业收人累计不低于人民币500万元:(9)具有同定的か公场所人均办公建筑面积不少于10m2;(10)技术档案管理制度质量控制制度、财务管理制度齐全(11)企业为本单位专职专业人员理的社会基本并老保险手续齐全(12)在申请核定资质等级之日前3年内无违规行为。【此题目是按照19版教材进行考核】 【考点来源】第一章第二节工程造价咨询企业管理 22.基本预备是指在投估算或设计概算阶段预留的，费用内容包括()。 A.在批准的基础设计和概算范内加的设计变更、局部地基处理等费用 B.一般自然文害造成的损失和预防自然灾害所采取措施的费用 C.竣工验收时为定工程质量，对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复的费用 D.超规超限设运输过程中可能增加的费用 E.建设期内材料价格上涨增加的费用 【答案】ABCD 【解析】基本预备是指在投估算或设计概算阶段预留的，由于工程实施中不可预见的工程变更及治商、一般自然灾害处理、地下障碍物处理、超规超限设运输等可能增加的费用，用内容包括: (1)在批准的基础设计和概算范目内增加的设计变更、局部地基处理等费用 (2)一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取措施的费用。 (3)竣工验收时为签定工程质量，对隐蔵工程进行必要的挖掘和修复的费用。 (4)超规超限设备运输过程中可增加的费用。 【考点来源】第三章第六节预备费 23.在工艺设计过程中造价的影向因素包括()。 A.占地面积 B.工艺流程 C.生产方法 D.设备选型 E.功能分区 【答案】BCD 【解析】在工艺设计过程中影响工程造价的因素主要包括生产方法、工艺流程和设备选型 【考点来源】第五章第一节工程决策和设计阶段影响造价的主要因素 24.施工图预算的工作包括()。 A.工程量计算 B.设方案的准确性 C.预算定额套用 D.设备材料预算价格取定 E.宣相关的技术规范是有误 【答案】ACD 【解析】施工图预算自查的内容:1.工程量的查2查设备、材料的预算价格3查预算单价的套用4.查有关用项目及其取值 【考点来源】第五章第四节施工图预算的审核 25.以下属于其他项目的有()。 A.临时保护设施 B.暂列全额 C.二次搬运 D.计日工 E.总承包服务费 【答案】AC 【解析】其他项目由哲列金额、估价、计日工与总承包服务组成 【考点来源】第六章第四节其他项目清单 26.项目施工成本计的编制方法()。 A.目标利润法 B.技术进步法 C.定率估算法 D.按实计算法 E.专家建议法 【答案】ABCD 【解析】成本计的编制方法包括1)目标利润法。2)技术进步法。3)按实计算法。4)定率估算法(历史料法) 【考点来源】第七章第一节施工成本管理内容 27.索赔成立的条件包括()。 A.索赔事件已造成承包人直接经济失或工期延误 B.赔事件是因非承包人的原因引起的 C.承包人已按合同定提交了索赔意向通知、索赔报告及相关证明材料 D.合同履行过程中承包人没有违约行为 E.发包人已按合同规定给予了承包人答复 【答案】ABC 【解析】承包人工程赔成立的基本条件包括 (1)家事件已造成了承包人直接经済损失或工期延误; (2)造成用增加或工期廷误的索赔事件是非因承包人的原因发生的; (3)承包人已经按照工程施工合同规定的期限和程序提交了赔意向通知、索赔报告及相关证明材料。 【考点来源】第七章第三节工程索赔的依据和前提条件 28.一般工程结算可分为()方式 A.定期结算 B.分段结算 C.年终结算 D.停工结算 E.竣工结算 【答案】ABC 【解析】一般工程结算可以分为定期结算、分段结算、年终结算和竣工结算等方式 【考点来源】第七章第五节工程结算
陕西2022年二级造价工程师《造价管理》真题答案及解析
一、单项选择题(共60题，每小题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1.在建设工程法津文件体系中《建设工程价款结算暂行办法》属于()。 A.法律 B.行政法规 C.部门规章 D.行业盟约 【答案】C 【解析】《建设工程价款结算暂行办法》属于部门规章。 2.某在建工程因涉及重大变更而中止施工，建设单位向施工许可证发证机关报告时间期限()。 A.自中止施工起3个月内 B.自中止施工起1个月内 C.自变更签发之日起3个月内 D.自变更签发之日起1个月内 【答案】B 【解析】在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建设工程的维护管理工作。 5.建设工程合同订立过程中，无需承担法律责任的意思表示是()。 A.招标公告 B.投标文件环 C.中标通知书 D.联合体声明 【答案】A 【解析】招标公告属于要约邀请，所谓要约邀请，是希望他人向自己发出要约的表示。要约邀请是当事人订立合同的预备行为，这种表示的内容往往不确定，不含有合同得以成立的主要内容和相对人同意后受其约束的表示，在法律上无须承担责任。 6.下列情形中，合同无效的是()。 A.订立时有重大误解 B.订立时显失公平 C.由未成年人订立 D.损害社会公共利益 【答案】D 【解析】无效合同的情形。有下列情形之一的，合同无效：1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;2)恶意串通，损害国家、集体或第三人利益;3)以合法形式掩盖非法目的;4)损害社会公共利益;5)违反法律、行政法规的强制性规定。 7.建设工程施工合同争议采取诉讼方式解决时，应由()人民法院管辖。 A.施工行为地 B.合同签订地 C.原告居住地 D.被告注册地 【答案】A 【解析】对于一般合同争议，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。建设工程施工合同以施工行为地为合同履行地。 9.《中华人民共和国房产税暂行条例》房产税依照房产余值缴纳的适用税率是() A.0.5 B.1.2% C.2% D.3% 【答案】B 【解析】房产税依照房产余值缴纳的适用税率是1.2%。 10.按投资作用划分，属于生产性建设项目的是()。 A.商业综合体 B.职工公寓 C.广播电视塔 D.医院门诊楼 【答案】A 【解析】生产性项目是指直接用于物质资料生产或直接为物质资料生产服务的工程项目。主要包括：工业建设项目、农业建设项目、基础设施建设项目、商业建设项目等。 11.通过市场机制取得工程建设用地时，向土地所有者支付有偿使用费称为()。 A.征地补偿费 B.安置补助金 C.土地出让金 D.土地管理费 【答案】C 【解析】若通过市场机制取得，则不但承担以上费用，还须向土地所有者支付有偿使用费，即土地出让金。 12.建设工程项目方案设计阶段的造价管理工作是()。 A.投资估算 B.修正概算 C.设计概算 D.施工图预算 【答案】A 【解析】建设工程项目方案设计阶段的造价管理工作是投资估算。 13.住宅建筑设计中，较为经济的方案是选用()。 A.较高的层高 B.较大的结构面积系数 C.简单规则的平面形状 D.广泛应用的建筑结构 【答案】C 【解析】住宅建筑设计中，较为经济的方案是选用简单规则的平面形状。 24. 采用工程定额计价方式时，单位价格表现形式是()。 A.工料单价 B.全费用工料单价 C.综合单价 D.全费用综合单价 【答案】A 【解析】采用工程定额计价方式时，单位价格表现形式是工料单价。 25.施工发承包阶段工程计价的基础是()。 A.估算指标 B.预算定额 C.概算定额 D.概算指标 【答案】B 【解析】预算定额。是指在正常的施工条件下，完成一定计量单位合格分项工程和结构构件所需消耗的人工、材料、施工机械台班数量及其费用标准。预算定额是一种计价性定额，基本反映完成分项工程或结构构件的人、材、机消耗量及其相应费用，以施工定额为基础综合扩大编制而成，主要用于施工图预算的编制，也可用于工程量清单计价中综合单价的计算，是施工发承包阶段工程计价的基础。 30.概算定额与预算定额水平的幅度差一般在()以内。 A.3% B.5% C.6% D.8% 【答案】B 【解析】概算定额水平与预算定额水平之间应由一定的幅度差，幅度差一般在3%~5%。 31.建筑安装工程费用定额的编制水平是()。 A.行业平均水平 B.社会平均水平 C.平均先进水平 D.行业先进水平 【答案】B 【解析】建筑安装工程费用定额的编制水平是社会平均水平。 33.建筑材料的运输量大，运输费用高，体现工程造价信息的()。 A.动态性 B.系统性 C.区域性 D.专业性 【答案】C 【解析】建筑材料大多重量大、体积大、产地远离消费地点，因而运输量大，费用也较高。尤其是不少建筑材料本身的价值或生产价格并不高，但所需要的运输费用却很高，这都在客观上要求尽可能就近使用建筑材料。因此，这类建筑信息的交换和流通往往限制在一定的区域内。 38.建设项目投资的最高限额是经批准的()。 A.投资估算 B.修正概算 C.设计概算 D.施工图预算 【答案】C 【解析】经批准的设计总概算是设计阶段造价控制的最高限额， 43.施工投标文件中体现投标人技术能力的内容是()。 A.投标函 B.投标报价 C.施工组织设计 D.投标保证金 【答案】C 【解析】施工组织设计是体现投标人技术能力的重要技术文件，也是呈现施工方案(包括施工方法、施工顺序、施工机械设备的选择等)、施工进度计划、施工总平面图的技术文件，而项目的施工方案、施工进度计划、施工总平面图都会显著影响项目的施工成本，成为评价投标人投标报价合理性的重要依据，所有投标人的投标文件应当包括施工组织设计。 45.根据《建设工程施工合同示范文本》除专用合同条款另有约定外，工程进度款支付的付款周期是()。 A.旬 B.14天 C.28天 D.月 【答案】D 【解析】除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照合同中"计量周期"的约定与计量周期保持一致 53.根据项目特点投标人宜采用较高报价的是()工程。 A.业主对工期要求紧 B.支付条件好 C.施工条件好 D.有条件采用不平衡报价 【答案】A 【解析】投标单位遇到下列情形时，其报价可高一些：施工条件差的工程(如条件艰苦、场地狭小或地处交通要道等)：专业要求高的技术密集型工程且投标单位在这方面有专长，声望也较高：总价低的小工程，以及投标单位不愿做而被邀请投标，又不便不投标的工程特殊工程，如港口码头、地下开挖工程等;投标对于少的工程：工期要求紧的工程;支付条件不理想的工程。 54.施工成本管理的各个环节中，监督成本计划实施并保证其实现的是()。 A.成本测算 B.成本控制 C.成本核算 D.成本分析 【答案】B 【解析】成本控制能对成本计划的实施进行监督，保证成本计划的实现。 58.一股情况下，提出工程变更估价的是()。 A.发包人 B.承包人 C.造价咨询人 D.监理人 【答案】B 【解析】承包人应在收到变更指示后约定期限内，向工程师提交变更估价申请。工程师应在收到承包人提交的变更估价申请后约定期限内审查完毕并报送发包人，工程师对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后约定期限内审批完毕。发包人逾期末完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。
浙江2022年二级造价工程师《造价管理》真题答案及解析
一、单项选择题(每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.预付款的比例原则上不低于合同金额的10%，不高于合同金额的()。 A.10 B.20 C.30 D.40 【答案】C 【解析】预付款的比例原则上不低于合同金额的10%，不高于合同金额的30%。 2.项目估算价为5000W，投标保证金不高于()。 A.50 B.80 C.100 D.150 【答案】C 【解析】投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。 3.概算指标是以()为对象编制。 A.分项工程 B.扩大分项工程 C.扩大分部工程 D.结构构件 【答案】B 【解析】概算指标是以扩大分项工程为对象。 4.对于技术比较复杂的工程设计，应进行3阶段设计，分别是()。 A.方案设计、初步设计和施工图设计 B.初步设计、技术设计和施工图设计 C.方案设计、技术设计和施工图设计 D.方案设计、初步设计和技术设计 【答案】B 【解析】对于技术上复杂而又缺乏设计经验的项目，可按初步设计、技术设计和施工图设计三个阶段进行，称之为“三阶段设计”。 5.《民法典》相关内容，格式条款和非格式条款不一致的，应当()。 A.采用格式条款 B.采用非格式条款 C.由格式条款的提供者确定 D.由双方当事人协商确定 【答案】B 【解析】格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。 6.单位建筑工程投资估算法，以单位建筑工程量投资乘以建筑工程总量计算。矿上掘进以单位长度()的投资。 A.单位长度km B.单位长度m C.单位面积 D.单位容积 【答案】B 【解析】单位建筑工程投资估算法，以单位建筑工程量投资乘以建筑工程总量计算。矿上掘进以单位长度(m)的投资。 7.()模式特点是“边设计、边施工”。 A.CM B.PPP C.ABS D.BOT 【答案】A 【解析】CM承发包模式使工程项目实现有条件的“边设计、边施工”。 8.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》2013，下列工程中不属于分部工程的是()。 A.混凝土工程 B.装饰装修工程 C.电梯工程 D.建筑节能工程 【答案】A 【解析】分部工程是指将单位工程按专业性质、建筑部位等划分的工程。根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013，建筑工程包括：地基与基础，主体结构，装饰装修，屋面，给排水，及采暖，通风与空调，建筑电气，智能建筑，建筑节能，电梯等分部工程。 9.根据《国务院关于投资体制改革的决定》对于《政府核准的投资项目目录》以外的非政府投资项目，实行()。 A.核准制 B.审批制 C.备案制 D.专家评议制 【答案】C 【解析】对于《政府核准的投资项目目录》以外的企业投资项目，实行备案制。除国家另有规定外，由企业按照属地原则向地方政府投资主管部门备案。 10.预备费包括基本预备费和价差预备费，其中价差预备费的计算应是()。 A.以编制年份的静态投资额为基数，采用单利方法 B.以编制年份的静态投资额为基数，采用复利方法 C.以估算年份价格水平的投资额为基数，采用单利方法 D.以估算年份价格水平的投资额为基数，采用复利方法 【答案】D 【解析】一般根据国家规定的投资综合价格指数，按照估算年份价格水平的投资为基数，采用复利计算。 11.根据《招标投标法实施条例》，投标人认为招投标活动不符合法律法规规定的，可以自知道或应当知道之日起()日内向行政监督部投诉。 A.10 B.15 C.20 D.30 【答案】A 【解析】如果投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。 12.投标人对资格预审文件有异议，应在资格预审提交截止日()天前提出，投标人对招标文件有异议，应在投标文件提交截止日()天前提出。 A.2;10 B.2;15 C.3;10 D.3;15 【答案】A 【解析】潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出;对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。 25.根据预算定额中人工消耗量确定规则，工程质量检查所占用的时间属于()。 A.基本用工 B.辅助用工 C.人工幅度差 D.临时措施用工 【答案】C 【解析】人工幅度差主要指正常施工条件下，劳动定额中没有包含的用工因素。例如各工种交叉作业配合工作的停歌时间，工程质量检查和工程隐藏、验收等所占的时间。 二、多项选择题(每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分) 61.按用途的不同，建设工程造价指标可分为()。 A.消耗量指标 B.工程经济指标 C.工程量指标 D.工料价格指标 E.单项工程造价指标 【答案】ABCD 【解析】按照用途的不同，建设工程造价指标可以分为工程经济指标、工程量指标、工料价格指标及消耗量指标。 62.在建筑安装施工中，下列属于周转性材料的是()。 A.脚手架 B.预拌砂浆 C.模板 D.轻钢龙骨 E.挡土板 【答案】ACE 【解析】周转性材料是指脚手架、模板等多次周转使用但不构成工程实体的摊销性材料。 63.以下属于材料单价的有()。 A.辅助材料费 B.周转材料等的摊销、租赁费用 C.运输损耗费 D.采购及保管费 E.*** 【答案】CD 【解析】材料单价由材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费组成。 64.下列费用、不需要单独计算机械安折费及场外运输费的有()。 A.安拆简单、移动需要起重机运输机械的轻型施工机械 B.安拆复杂、移动需要起重及运输机械的重型施工机械 C.不需安拆的施工机械 D.不需相关机械辅助运输的自行移动机械 E.固定在车间的施工机械。 【答案】DE 【解析】不需计算的情况包括：(1)不需安拆的施工机械，不计算一次安拆费;(2)不需相关机械辅助运输的自行移动机械，不计算场外运费;(3)固定在车间的施工机械，不计算安拆费及场外运费。 65.以下属于签约合同价的是()。 A.暂估价 B.暂列金 C.变更价 D.结算价 E.安全文明施工费 【答案】ABE 【解析】签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。
2022年一级造价工程师《造价管理》考试真题及答案解析
一、单选题。 1某公司向银行贷款1000万元，年名义利率12%，按季度复利计息，1年后贷款本利和为()。 A.1120 B.1124.81 C.1125.51 D.1126.83 【答案】C 【解析】本题考查名义利率与有效利率 年名义利率r=12%，计息周期有效利率i=r/m=12%÷4=3%，一年后的本利和： 2.根据现行《建设工程监理规范》要求，监理工程师对建设工程实施监理的形式包括()。 A.旁站、巡视和班组自检 B.巡视、平行检验和班组自检 C.平等检验、班组互检和旁站 D.旁站、巡视和平行检验 【答案】D 【解析】监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理。 3.企业发生的年度亏损，可以用下一年度的税前利润弥补，下一年度所得不足弥补的，可延续弥补的年限是()。 A.2年 B.3年 C.4年 D.5年 【答案】D 【解析】区企业发生的年度亏损，在连续5年内可以用税前利润弥补进行弥补。 4.属于技术方案资本金现金流量表中现金流出的是()。 A.流动资金 B.借款本金偿还 C.借款利息支付 D.提取折旧 【答案】B 【解析】 5.小规模纳税人按照简易计税的应为()。 A.增值税税前*9% B.增值税税后*9% C.增值税税前*3% D.增值税税后*3% 【答案】 【解析】小规模纳税人发生应税销售行为，实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法，并不得抵扣进项税额。应纳税额计算公式：应纳税额=销售额x征收率。小规模纳税人的标准由国务院财政税务主管部门规定。 6.双代号时标网络计划中，某工作有3项紧后工作，这3项紧后工作所谓总时差分别为3、5、2，该工作与3项紧后工作的时间间隔为2、1、2，则该工作的总时差是()。 A.2 B.4 C.5 D.6 【答案】B 【解析】工作的总时差应等于本工作与其各紧后工作之间的时间间隔加该紧后工作的总时差所得之和的最小值。min(3+2，5+1，2+2)=4，故该工作总时差为4。 7.下到造价管理做法中体现全寿命期造价管理思想的是()。 A.将建造成本、工期成本，质量成本纳入造价管理 B.建设单位、施工单位及有关资询机构协同进行造价管理 C.将工程项目建成后的日常使用及拆除成本纳入造价管理 D.将工程项目从开工到竣工验收各阶段内均作为造价管理重点 【解析】建设工程全寿命期造价是指建设工程初始建造成本和建成后的日常使用及拆除成本之和，包括策划决策、建设实施、运行维护及拆除回收等各阶段费用。由于在建设工程全寿命期的不同阶段工程造价存在诸多不确定性，因此，全寿命期造价管理主要是作为一种实现建设工程全寿命期造价最小化的指导思想，指导建设工程投资决策及实施方案的选择。 8.某工程项目的建设投资为1800万元，建设期贷款利息为200万元，建筑安装工程费用为100万元，设备和工器器具购置费为500万元，流动资产投资为300万元。从业主角度，该项目的工程造价是()万元。 A.1500 B.1800 C.2000 D.2300 【答案】C 【解析】从投资者(业主)角度看，工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用。投资者为了获得投资项目的预期效益，需要对项目进行策划决策、建设实施(设计、施工)直至竣工验收等一系列活动。在上述活动中所花费的全部费用即构成工程造价。从这个意义上讲，工程造价就是建设工程固定资产总投资。本题固定投资额=1800+200=2000万。 9.设备安装和装修工程保修期限()。 A.2年 B.5年 C.3年 D.4年 【答案】A 【解析】在正常使用条件下，建设工程最低保修期限为： (1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限。 (2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。 (3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。 (4)电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。 10.下列属于依法必须招标的项目可以不进行招标的情况是()。 A.受自然环境限制，只有少量潜在招标人 B.需招标占项目合同金额比例过大 C.因技术复杂，只有少量潜在招标人 D.采购人依法能够自行建设、生产或组织 【答案】D 【解析】有下列情形之一的，可以不进行招标： 1)需要采用不可替代的专利或者专有技术; 2)采购人依法能够自行建设、生产或者提供; 3)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供; 4)需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求; 5)国家规定的其他特殊情形。 11.下列组织架构属于()。 A.直线制 B.职能制 C.矩阵制 D.直线职能制 【答案】A 【解析】直线制是一种最简单的组织机构形式。在这种组织机构中，各种职位均按直线垂直排列，项目经理直接进行单线垂直领导。 12.依法进行招标的项目，自( )起，至投标人相应投标文件截止之日止，不少于()。 A.投标人收到招标文件 B.招标文件开始发出 C.招标公告发出 D.出售招标 【答案】B 【解析】依法必须进行招标的项目自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。 13.政府采购工程没有投标人投标的，应()。 A.邀请招标 B.竞争性谈判 C.单一来源 D.重新招标 【答案】B 【解析】符合下列情形之-的货物或服务，可采用竞争性谈判方式采购： (1)招标后没有供应商投标或没有合格标的或重新招标未能成立的; 14.某拟建项目预算费用2000万，已完工程预算费用2100万，已完工程实际费用2050万，以下说法正确的有()。 A.费用超支，进度滞后 B.费用节支，进度超前 C.费用超支，进度提前 D.费用节支，进度滞后 【答案】B 【解析】费用偏差(C.V)=已完工程计划费用(BCWP)-已完工程实际费用(ACWP) =2100-2050=50万，费用节支;进度偏差(SV)=已完工程计划费用(BCWP)-拟完工程计划费用(BCWS) =2100-2000=100万，进度超前。 15.敏感性因素分析用于项目风险分析的作用()。 A.初步确定风险因素 B.确定风险因素发生概率的分部范围 C.确定风险的综合等级 D.多方案比选并提出应对方案 【答案】A 【解析】敏感性分析是初步识别风险因素的重要手段。 16.在完善的保险制度下，发达国家和地区的造价咨询企业所采用的典型模式是()。 A.合伙制 B.股份制 C.上市制 D.私有制 【答案】A 【解析】合伙制企业因对其组织方面具有强有力的风险约束性，能够促使其不断强化风险意识，提高咨询质量，保持较高的职业道德水平。正因如此完善工程保险制度下的合伙制也是发达国家和地区工程造价咨询企业所采用的典型组织模式。 17.功能价值V<1的原因是()。 A.分配的成本较低 B.成本偏高，导致存在过剩功能 C.功能重要，但成本较低 D.成本偏低，存在不必要功能 【答案】B 【解析】功能价值V<1即功能现实成本大于功能评价值。 表明评价对象的现实成本偏高，而功能要求不高。这时，一种可能是由于存在着过剩的功能，另一种可能是功能虽无过剩，但实现功能的条件或方法不佳，以致实现功能的成本大于功能的现实需要。这两种情况都应列入功能改进的范围并且以剔除过剩功能及降低现实成本为改进方向，使成本与功能比例趋于合理。 18.基于互联网的工程项目信息平台的基本功能有()。 A.集成电子商务功能 B.视频会议功能 C.在线项目管理 D.工作流程管理 【答案】D 【解析】基于互联网的工程项目信息平台的功能分为基本功能和拓展功能两个层次，其中基本功能包括、 (1)变更与桌面管理; (2)日历和任务管理 (3)文档管理; (4)项目沟通与讨论; (5)工作流程管理; (6)网站管理与报告。 BCD属于扩展功能。 19.批准的投资估算为5000万元，总概算超过()万元时，用进行技术经济论证，重新上报审批。 A.5000 B.5500 C.6000 D.6500 【答案】B 【解析】对总概算投资超过批准投资估算10%以上的，应进行技术经济论证，需重新上报进行审批。即5000*(1+10%)=5500万元。 20.成本控制中作分析项目虚赢或虚亏的方法是()。 A.成本分析法 B.工期-成本同步分析法 C.挣值分析法 D.价值工程法 【答案】B 【解析】工期成本同步分析法。威本控制与进度控制之间有着必然的同步关系。因为成本是伴随工程进展而发生的。如果成本与进度不对应，说明工程项目进展中出现虚盈或虚亏的不正常现象。 21.工程项目策划的首要任务是()。 A.项目的用途和规模 B.项目的性质和用途 C.项目的定义和定位 D.项目的目标和组织 【答案】C 【解析】工程项目策划的首要任务是根据建设意图进行工程项目的定义和定位，全国构想一个待建项目系统。 22.计日工应该在包含在()费用中。 A.暂列金额 B.暂估价 C.预备费 D.变更费用 【答案】A 【解析】暂列金额是指已标价工程量清单中所列的一笔款项，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。 23.地方教育税附加的计税依据是()。 A.增值税和消费税 B.增值税和所得税 C.所得税和营业税 D.增值税和城市维护建设税 【答案】A 【解析】教育费附加以纳税人实际缴纳的增值税、消费税税额之和作为计税依据。现行教育费附加征收比率为3% 24.属于PPP项目定性评价基本指标的是()。 A.生命周期整合程度 B.全寿命周期成本测算准确性 C.运营收入增长潜力 D.预期使用寿命长短 【答案】A 【解析】定性评价指标包括全生命周期整合程度、风险识别与分配、绩效导向与鼓励创新、潜在竞争程度、政府机构能力、可融资性六项基本评价指标，以及根据具体情况设置的补充指标。 25.利用已建好的项目为新项目进行融资的模式是()。 A.BOT B.TOT C.ABS D.PPP 【答案】B 【解析】从项目融资的角度看，TOT是通过转让已建成项目的产权和经营权来融资的，而BOT是政府给予投资者特许经营权的许诺后，由投资者融资新建项目，即TOT是通过已建成项目为其他新项目进行融资，BOT则是为筹建中的项目进行融资。 26.在下列情况下，为保证盈亏平衡，需要增加销售量的是()。 A.年固定总成本降低 B.单位产品可变成本降低 C.单位产品销售价格增加 D.单位产品销售税金及附加增加 【答案】D 【解析】 27.工程项目策划的首要任务是()。 A.项目的用途和规模 B.项目的性质和用途 C.项目的定义和定位 D.项目的目标和组织 【答案】C 【解析】工程项目策划的首要任务是根据建设意图进行工程项目的定义和定位，全国构想一个待建项目系统。 28.工程项目应首先提出()。 A.项目建议书 B.可行性研究报告 C.初步设计 D.项目申请报告 【答案】A 【解析】按照我国现行规定，政府投资项目建设程序可分为以下阶段： (1)根据国民经济和社会发展长远规划，结合行业，和地区发展规划的要求，提出项目建议书。 (2)在勘察、试验、调查研究及详细技术经济论证的基础上编制可行性研究报告。 (3)根据咨询评估情况，对工程项目进行决策。 (4)根据可行性研究报告，编制设计文件。 (5)初步设计经批准后，进行施工图设计，并做好施工前各项准备工作。 (6)组织施工，并根据施工进度做好生产或动用前的准备工作。 (7)按批准的设计内容完成施工安装，经验收合格后正式投产或交付使用。 (8)生产运营一段时间(一般为1年)后，可根据需要进行项目后评价。 29.工程经竣工验收合格的，除专用合同条款另有约定外实际竣工日期为()。 A.发包人验收合格之日 B.承包人提交竣工验收申请之日 C.履约证书签发之日 D.政府质量监督机构认可意见之日 【答案】B 【解析】除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收的问视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。 30.横道图的横轴和纵轴分别表示()。 A.工程进度，施工过程 B.工程进度，施工段 C.施工过程，施工段 D.工作面，施工段 【答案】A 【解析】横道图横坐标表示流水施工的持续时间;纵坐标表示施工过程的名称或编号。 31.承包人对工程的照管和维护到()为止。 A.工程结算 B.履约证书签发 C.工程接收证书签发 D.缺陷责任期满 【答案】C 【解析】工程的维护和照管。工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书须发时尚有部分未竣工工程的承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。 32.属于PPP项目定性评价基本指标的是()。 A.生命周期整合程度 B.全寿命周期成本测算准确性 C.运营收入增长潜力 D.预期使用寿命长短 【答案】A 【解析】定性评价指标包括全生命周期整合程度、风险识别与分配、绩效导向与鼓励创新、潜在竞争程度、政府机构能力、可融资性六项基本评价指标，以及根据具体情况设置的补充指标。 33.下列项目资本金占项目总投资比例最大的是()。 A.城市轨道交通 B.保障房 C.普通商品房 D.机场项目 【答案】D 【解析】 34.合同文件的解释顺序正确的是()。 A.中标通知书，投标函及附录，专用合同条款 B.投标函及附录，中标通知书，专用合同条款 C.专用合同条款，中标通知书，投标函及附录 D.中标通知书，专用合同条款，投标函及附录 【答案】A 【解析】除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下： (1)合同协议书;(2)中标通知书; (3)投标函及投标函附录; (4)专用合同条款;(5)通用合同条款; (6)技术标准和要求; (7)图纸; (8)已标价工程量清单; (9)其他合同文件。 35.采用快递物流方式交付货物的，()为交付时间。 A.收货人的签收时间 B.发货人的签发时间 C.收货人的查验时间 D.快递到达时间 【答案】A 【解析】通过互联网等信息网络订立的电子合同的标的为交付商品并采用快递物流方式交付的，收货人的签收时间为交付时间。 36.关于债券方式筹集资金的说法正确的是()。 A.降低总成本 B.无法保障股东控制权 C.可能发生财务杠杆负效应 D.筹资成本较高 【答案】C 【解析】债券筹资的优点：①筹资成本较低;②保障股东控制权;③发挥财务杠杆作用。④便于调整资本结构。 债券筹资的缺点：①可能产生财务杠杆负效应;可能使企业总资金成本增大;③经营灵活性降低。 37.投资方案经济效果评价中，利息备付率是指()。 A.息税前利润与到期应付利息金额之比 B.息税前利润与当期应还本付息金额之比 C.税前利润与当期应付利息金额之比 D.税前利润与当期应还本付息金额之比 【答案】A 【解析】利息备付率(ICR)也称已获利息倍数，是指投资方案在借款偿还期内的息税前利润(EBIT)与当期应付利息(PI)的比值。 38.关于债券方式筹集资金的说法正确的是()。 A.降低总成本 B.无法保障股东控制权 C.可能发生财务杠杆负效应 D.筹资成本较高 【答案】C 【解析】债券筹资的优点：①筹资成本较低;②保障股东控制权;③发挥财务杠杆作用。④便于调整资本结构。 39.专业工作队在各个施工段上的劳动量要大致相等，其相差幅度不宜超过()。 A.5% B.10%~15% C.15%-20% D.20%-25% 【答案】B 【解析】同一专业工作队在各个施工段上的劳动量应大致相等，相差幅度不宜超过10%~15% 【考察考点】流水施工参数(P108) 40.工程项目一览表，将初步设计中确定的建设内容，按照()归类并编号。 A.单项工程或单位工程 B.单位工程或分部工程 C.分部工程或分项工程 D.单位工程或分项工程 【答案】A 【解析】工程项目一览表。将初步设计中确定的建设内容按照单项工程或单位工程归类并编号，明确其建设内容和投资额，以便各部门按统一的口径确定工程项目投资额，并以此为依据对其进行管理。 41.发包人应在()把履约担保退还给承包人。 A.竣工验收合格14天内 B.工程接受证书颁发后28天内 C.颁发工程接收证书28天内 D.收到履约保证书14天内 【答案】B 【解析】中标后的承包商应保证其履约担保在建设单位须发工程接收证书前一直有效。建设单位应在工程接收证书颁发后28天内将履约担保退还给承包商。 42.在计算质量保证金预留时应考虑的因素有()(题干描述不严谨) A.预付款支付与扣回 B.保修期限 C.缺陷责任期 D.合同约定质保金和比例 【答案】D 【解析】发包人应当在招标文件中明确保证金预留、返还等内容，并与承包人在合同条款中对涉及保证金的下列事项进行约定： ①保证金预留、返还方式;②保证金预留比例、期限; ③保证金是否计付利息，如计付利息利息的计算方式; ④缺陷责任期的期限及计算方式; ⑤保证金预留、返还及工程维修质量、费用等争议的处理程序; ⑤缺陷责任期内出现缺陷的索赔方式; ①逾期返还保证金的违约金支付办法及违约责任。 43.无差别点是指使不同资本结构的每股收益相等时的()。 A.息税前利润 B.税前净利润 C.税后净利润 D.税前利润 【答案】A 【解析】每股收益分析是利用每股收益的无差别点进行的。所谓每股收益的无差别点是指每股收益不受融资方式影响的销售水平。 44.ppp项目运营补贴中政府付费模式是()。 A.政府承担全部用于补贴支出 B.根据可行性缺口补贴支出 C.政府不承担支出 D.政府承担部分支出 【答案】A 【解析】不同付费模式下，政府承担的运营补贴支出责任不同。政府付费模式下，政府承担全部运营补贴支出责任;可行性缺口补助模式下，政府承担部分运营补贴支出责任;使用者付费模式下，政府不承担运营补贴支出责任。 45.采用简易计税方式计算，建筑业增值税为()。 A.总造价x3% B.税前造价x3% C.息税前造价x3% D.(销项税-进项税)税额乘以3% 【答案】B 【解析】简易计税方法的应纳税额，是指按照销售额和增值税征收率计算的增值税额，不得抵扣进项税额。当采用简易计税方法时，建筑业增值税征收率为3%。 【考察考点】与工程项目有关的税收规定 46.能选择评价对象、确定功能评价、方案评价的方法是()。 A.因素分析法 B.abc分析法 C.强制确定法 D.多比例评分法 【答案】C 【解析】强制确定法是以功能重要程度作为选择价值工程对象的一种分析方法。具体做法是：先求出分析对象的成本系数、功能系数，然后得出价值系数，以揭示出分析对象的功能与成本之间是否相符。如果不相符，价值低的则被选为价值工程的研究对象。这种方法在功能评价和方案评价中也有应用。 47.从进度款中扣留质量保证金时，应考虑()。 A.预付款的支付和扣回 B.质量保修期的约定时间 C.质量保证金的约定金额和比例 D.质量保证金的退还时间 【答案】C 【解析】 48.求下列工作的有几条关键线路及总工期为()。 A.1，14 B.1，13 C.2，13 D.2，14 【答案】D 【解析】 关键线路两条：LR与KR，总工期14 【考察考点】网络图绘制 49.某固定节拍流水施工，其中施工过程m=3施工段n=4，流水节拍t=2，其中施工过程1和施工过程I间隔一天，求该流水施工总工期()。 Α.10 B.11 C.12 D.13 【答案】D 【解析】流水施工总工期=(3+4-1)x2+1=13 【考察考点】流水施工的基本组织方式P110 50.根据标准施工招标文件，支付工程进度款度时，应考虑()。 A.预付款的支付和扣回 B.质量保修时间长短 C.价格调整的金额 D.合同约定的质量保证金金额或比例 【答案】D 【解析】根据《标准施工招标文件ⅱ(2007年版)中的通用合同条件，项目监理机构应从第一个付款周期开始，在工程进度付款中，按工程承包合同约定预留工程质量保证金，直至预留的工程质量保证金总额达到工程承包合同约定的金额或比例为止。 51.下列工程中，属于单项工程的是()。 A.生产车间的吊车设备安装工程 B.主体基础工程 C.钢结构工程 D.尘产车间的建筑工程、安装工程和试生产 【答案】D 【解析】生产性工程项目的单项工程，一般是指能独立生产的车间，包括厂房建筑、设备安装等工程。 【考察考点】工程项目组成和分类(P58) 52.根据施工总进度计划，施工总平面布置时，办公区、生活区和生产区宜()。 A.分离设置，满足节能，环保、安全和消防等要求 B.集中布置，布置在建筑红线和建筑中间，减少二次搬运 C.充分利用既有建筑物和既有设施，增加生活区临时配套设施 D.建在红线下 【答案】B 【解析】施工总平面布置应遵循的原则：1)平面布置科学合理，施工场地占用面积少：2)合理组织运输，减少二次搬运：3)施工区域的划分和场地的临时占用应符合总体施工部署和施工流程的要求减少相互干扰：4)充分利用既有建(构)筑物和既有设施为工程项目施工服务，降低临时设施的建造费用：5)临时设施应方便生产、生活，办公区、生活区和生产区宜分离设置：6)符合节能、环保、安全和消防等要求：7)遵守工程所在地政府建设主管部门和建设单位关于施工现场安全文明施工的相关规定。 【考察考点】施工总平面布置P91 53.将工程项目全过程或其中某个阶段(如设计或施工)的全部工作发包给一家符合要求的总承包单位，总承包管理公司的主要工作内容是()。 A.完成设计督促施工 B.督促优化设计并完成施工任务 C.采购和设计施工 D.组织设计单位、施工单位完成任务 【答案】D 【解析】总分包模式中还有一种特殊的项目组织模式工程项目总承包管理模式，即建设单位将工程项目设计与施工的主要部分发包给专门从事设计与施工组织管理的工程项目管理公司，该公司自己既设有设计力量，也没有施工队伍，而是将其所承接的设计和施工任务全部分包给其他设计单位和施工单位，工程项目管理公司侧专心致力于工程项目管理工作。 【考察考点】工程项目发承包模式P76 54.横道图的纵轴和横轴分别表示()。 A.空间参数和施工进度 B.空间位置和施工段 C.施工进度和施工过程 D.施工过程和施工进度 【答案】D 【解析】横道图中的横坐标表示流水施工的持续时间纵坐标表示施工过程的名称或编号。 【考察考点】流水施工的横道图表示法P106 55.某公司年初贷款3000万元，年复利率为10%，贷款期限为8年，每年年来等额还款则每年年末应还()。 A.374.89 B.447.09 C.488.24 D.562.33 【答案】C 【解析】已知P求A,A=3000×{(1+10%)10×10%}-{(1+10%)10-1}=488.24 【考察考点】资金回收计算(已知P求A)(P165) 56.下面三个因素：产品价格、经营成本、销售额变化5%，3%，4%，对应NPV分别变化24%，10%，14%。按敏感性从高到低排序()。 A.产品价格、销售额、经营成本 B.销售额、经营成本、产品价格 C.产品价格、经营成本、销售额 D.经营成本、产品价格、销售额 【答案】A 【解析】 【考察考点】致感性分析(P198) 57.1000万元贷款，贷款5年，贷款利率9%，所得税25%，筹集费费率2%，求资金成本率()。 A.9.00% B.6.89% C.11.76% D.11.0% 【答案】B 【解析】长期贷款成本=9%×(1+25%)÷(1+2%)=6.89% 【考察考点】资金戚本的计算(P240) 58.PPP项目物有所值定性评价的基本指标包括()。 A.行业示范性 B.可做资性 C.C监管完备性 D.全生命周期整合程度 【答案】D 【解析】1)物有所值定性评价。定性评价指标包括全生命周期整合程度、风险识别与分配、绩效导向与鼓励创新、潜在竞争程度、政府机构能力、可融资性六项基本评价指标，以及根据具体情况设置的补充指标 【考察考点】物有所值(VFM)评价方法(P258) 59.根据《标准施工招标文件》，除专用条款另有约定外，合格工程的实际验收时间为()。 A.实际通过验收日期 B.提交工程验收申请日期 C.发包人颌发验收证书日期 D.工程移交发包人日期 【答案】B 【解析】除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准并在工程接收证书中写明 【考察考点】国内工程施工合同示范文本(P321) 60.根据《标准施工招标文件》，在评标时，两家投标单位经评审的投标价格相等时，应优先考虑()。 A.技术标准高 B.资质等级高 C.C投标价格低 D.有优惠条件 【答案】C 【解析】评标委员会按照经评审的投标价由低到高的顺序摧荐中标候选人，或根据招标单位授权直接确定中标单位。经评审的投标价相等时，投标报价低的优先：投标报价也相等的，由招标单位自行确定。 【考察考点】经评审的最低投标价法(P337) 二、多选题。 61.工程项目中设计概算的审查方法包括()。 A.对比分析法 B.全面审查法 C.查询核实法 D.分类整理法 E.联合会审法 【答案】ACDE 【解析】考查设计概算审查方法。采用适当方法对设计概算进行审查是确保审查质量、提高审查效率的关键。常用的审查方法有以下五种： 对比分析法; 主要问题复核法; 查询核实法; 分类整理法; 联合会审法 B选择全面审查法属于施工图预算的审查方法。 62.由初期设立的项目法人筹集资本金的形式主要有()。 A.合资合作 B.公开募集 C.融资租赁 D.私募 E.商业银行贷款 【答案】ABD 【解析】由初期设立的项吕法人进行的资本金筹措形式主要有： (1)在资本市场募集股本资金。在资本市场募集本资金可以采取两种基本方式，即私募与公开募集。(2)合资合作。故答案选ABD。 63.在工程项目设计阶段，形成的计价文件有()。 A.投资估算 B.设计概算 C.修正概算 D.施工预算 E.施工图预算 【答案】BCE 【解析】 64.民法典合同篇，典型合同分类中，建设工程合同包括的合同类型有()。 A.保证合同 B.勘察合同 C.设计合同 D.租赁合同 E.施工合同 【答案】BCE 【解析】《民法典》合同编典型合同中对建设工程合同(包括工程勘察、设计、施工合同)内容做了专门规定。 65.非政府投资项目，采用下列各种哪种制度()。 A.审批制 B.核准制 C.承诺制 D.登记备案制 E.审查制 【答案】BD 【解析】根据《国务院关于投资体制改革的决定》(国发[2004]20号)，政府投资项目实行审批制;非政府投资项目实行核准制或登记备案制。 66.以下经济效果评价中需采用费用效益的方法评价的项目有()。 A.资源开发项目 B.外部效果不明显的项目 C.内部收益率低的项目 D.新工艺，新技术的项目 E.具有垄断性质的项目 【答案】AE 【解析】下列类型项目应进行经济费用效益分析： (1)具有垒断特征的项目; (2)产出具有公共产品特征的项目; (3)外部效果显著的项目; (4)资源开发项目 (5)涉及国家经济安全的项目; (6)受过度行政干预的项目 67.实际操作中建设单位对施工单位索赔可以采用的方式有()。 A.冲账 B.增加工期 C.扣抵工程进度款 D.提高保证金 E.扣保证金 【答案】ACE 【解析】通常，索赔是双向的，《标准施工招标文件》(2007年版)中通用合同条款中的索赔就是双向的，既包括施工承包单位向建设单位的索赔，也包括建设单位向施工承包单位的索赔。但在工程实践中，建设单位索赔数量较小，而且可通过冲账、扣拨工程款、扣保证金等实现对施工区承包单位的索赔;而施工承包单位对建设单位的索赔则比较困难一些。 68.组织流水施工，表达流水施工所处状态时间安排的参数是()。 A.流水强度 B.流水节拍 C.流水步距 D.流水施工工期 E.自由时差 【答案】BCD 【解析】流水施工时间参数是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在时间安排上所处状态的参数，主要包括流水节拍、流水步距和流水施工工期等。 69.实际进度延后影响总工期，需调整进度计划，有效的调整方式是()。 A.加强管理，提高关键工作质量控制，减少返工 B.不增加投入，将关键工作顺序作业改为搭接作业 C.不增加投入，将关键工作平行作业改为顺序作为 D.增加投入，缩短关键工作持续时间 E.增加投入，缩短非关键工作持续时间 【答案】ABD 【解析】当工程项目实施中产生的进度偏差影响到总工期，且有关工作的逻辑关系允许改变时，可以改变关键线路和超过计划工期的非关键线路上的有关工作之间的逻辑关系达到缩短工期的目的。例如，将顺序进行的工作改为平行作业、搭接作业以及分段组织流水作业等，都可以有效地缩短工期。缩短某些工作的持续时间这些被压缩持续时间的工作是位于关键线路和超过计划工期的非关键线路上的工作。故ABD选项正确。 70.价值工程中，属于创新阶段的有()。 A.功能评价 B.方案评价 C.提案编写 D.成果评价 E.方案创造 【答案】BCE 【解析】价值工程的工作程序一般可分为准备、分析、创新、实施与评价四个阶段。创新阶段的工作包括：方案创造、方案评价、提案编写，故BCE选项正确。A选项功能评价属于分析阶段，D选项成果评价属于实施与评价阶段。 【考察考点】价值工程的基本原理和工作程序(P204) 71.造价企业资质等级划分的依据包括()。 A.注册资本 B.专业技术人员 C.项目业绩 D.办公场所 E.员工人数 【答案】ABC 【解析】从事建筑活动的施工企业、勘察、设计和监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备、如己完成的建筑工程业绩等资质条件分为不同的资质等级。 72.采用费用效率(CE)法分析寿命周期成本时，包含的费用有()。 A.设置费 B.维持费 C.安装费 D.运转费 E.研发费 【答案】AB 【解析】费用效率(CE)法是指工程系统效率(SE)与工程寿命周期成本(LCC)的比值。其计算公式如下： 式中 CE一费用效率; SE一工程系统效率; LCC-工程寿命周期威本; IC一设置费 SC-维持费 73.工程项目经济评价的主要标准和参数是()。 A.市场利率 B.净收益 C.财务净现值 D.净利润 E.社会折现率 【答案】ABCE 【解析】工程项目经济评价包括财务分析和经济分析。项目财务分析的主要标准和参数是净利润、财务净现值、市场利率等，而项目经济分析的主要标准和参数是净收益、经济净现值、社会折现率等。 74.造价企业违反规定的是()。 A.跨省承揽业务的在25日内完成备案 B.同时接受两个投标人对同一工程项目的造价咨询业务 C.同时接受招标人和投标人对同一工程项目的造价咨询业务 D.转包承接的工程造价咨询业务 E.收取低微的费用参与工程投标 【答案】BCD 【解析】A选项符合规定，工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务的，应当自承接业务之日起30日内到建设工程所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案。 B、C、D选项不符合规定，工程造价咨询企业有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者有关专业部门给予警告责令限期改正，并处1万元以上3万元以下的罚款： (1)同时接受招标人和投标人或两个以上投标人对同一工程项目的工程造价咨询业务; (2)以给予回扣、恶意压低收费等方式进行不正当竞争; (3)转包承接的工程造价咨询业务; (4)法律、法规禁止的其他行为。 75.影响资金等值的因素()。 A.资金数额 B.发生时间 C.借贷风险 D.期限长短 E.供求情况 【答案】AB 【解析】影响资金等值的因素有三个：资金多少、资金发生时间、利率(或折现率)大小。 76.投资方案经济效果评价中的总投资包括()。 A.建设投资 B.建设期利息 C.工程建设其他费 D.流动资金 E固定资产投资 【答案】ABD 【解析】投资方案经济效果评价中的总投资是建设投资、建设期利息和流动资金之和。 77.经营性项目财务分析的主要内容有()。 A.盈利能力分析B 偿债能力分析 C.财务生存能力分析 D.风险分析 E.敏感性分析 【答案】ABC 【解析】投资方案经济效果评价的内容主要包括盈利能力分析、偿债能力分析、财务生存能力分析和抗风险能力分析。 78.关于设计方案评价中综合费用法的说法正确的是()。 A.属于多指标法 B.属于动态价值指标评价方法 C.是为建设周期较短的工程 D.只有在方案的功能建设标准相同或基本相同时采用 E.多个指标为基础进行综合分析 【答案】CD 【解析】综合费用法是一种静态价值指标评价方法，没有考虑资金的时间价值，只适用于建设周期较短的工程。此外，由于综合费用法只考虑费用，未能反映功能、质量、安全、环保等方面的差异，因而只有在方案的功能、建设标准等条件相同或基本相同时才能采用，B不对。同时综合费用法是属于单一指标法，故AE不对。 79.与建筑工程一切险比较，安装工程一切险具有()。 A.费率一般比建筑工程一切险高 B.由于设计错误造成的直接损失，可以赔付 C.从开工之日起，保险公司需要承担所有货值的风险 D.由于电器设备超负荷运营造成的损失，保险公司可以拒绝赔付 E.安装工程一切险的风险为人为风险 【答案】ACE 【解析】与建筑工程一切险相比，安装工程一切险具有下列特点： (1)建筑工程保险的标的从开工以后逐步增加，保险额也逐步提高，而安装工程一切险的保险标的开始就存放于工地，保险公司一开始就承担着全部货价的风险。在机器安装好之后，试车、考核和保证阶段风险最大。由于风险集中，试车期的安装工程一切险的保险费通常占整个工期的保费的1/3左右。 (2)在一般情况下，建筑工程一切险承担的风险主要为自然灾害，而安装工程一切险承担的风险主要为人为事故损失。 (3)安装工程一切险的风险较大，保险费率也要高于建筑工程一切险。 【考察考点】与工程项目有关的保险规定 80.采用总分包模式的特点有()。 A.选择的总承包单位范围小 B.业主合同管理简单，组织协调工作量小 C.不利于控制造价 D.缩短建设周期E建设单位风险大 【答案】ABD 【解析】总分包模式有如下特点： (1)有利于工程项目的组织管理。选项B.正确 (2)有利于控制工程造价。选项C.措误 (3)有利于控制工程质量。 (4)有利于缩短建设工期。 (5)对建设单位而言，选择总承包单位的范围小，一般合同金额较高。 (6)对总承包单位而言，责任重、风险大，需要具有较高的管理水平和丰富的实践经验。当然，获得高额利润的潜力也比较大。选项E错误
2021年一级造价工程师考试《造价管理》真题及答案解析
一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.为有限控制造价，业主应将工程造价管理重点放在( )阶段。 A.施工招标和价款结算 B.决策和设计 C.设计和施工 D.招标和竣工验收 【答案】B 【解析】为有效地控制工程造价，应将工程造价管理的重点转到工程项目策划决策和设计阶段。P6. 2.关于造价师执业的说法，正确的是( )。 A. 造价师可同时在两家单位执业 B. 取得造价师职业资格证后即可以个人名义执业 C.造价师执业应持注册证书和执业印章 D.造价师只可允许本单位从事造价工作的其他人员以本人名义执业 【答案】C 【解析】造价工程师执业时应持注册证书和执业印章。C 正确;A 错，造价工程师不得同时受聘于两个或两个以上单位执业;B 错，取得执业资格后经注册方可执业;D 错，不得允许他人以本人名义执业,严禁“证书挂靠”P10。 3. 下列工程造价咨询企业的行为中，属于违规行为的是( )。 A.向工程造价行业组织提供工程造价企业信用档案信息 B. 在工程造价成果文件上加盖有企业名称、资质等级及证书编号的执业印章并由执行咨询业务的注册造价工程师签字、加盖个人执业印章 C. 跨省承接工程造价业务，并自承接业务之日起 30 日内到建设工程所在地省人民政府建设主管部门备案 D.同时接受招标人和投标人对同一工程项目的工程造价咨询业务。 【答案】D 【解析】工程造价咨询企业有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者有关专业部门给予警告，责令限期改正并处 1 万元以上 3 万元以下的罚款。(1)同时接受招标人和投标人或两个以上技标人对同一工程项目的工程造价咨询业务;(2)以给予回扣、恶意压低收费等方式进行不正当竞争; (3)转包承接的工程造价咨询业务;(4)法律、法规禁止的其他行为。P13. 4. 某建筑装饰工程公司取得施工许可证后，由于建设方原因，决定延期 8 个月再开工，关于施工许可证有效期的说法，正确的是( )。 A. 许可证被发证机关收回 B. 进行次核验后，可以持续使用 C. 第三个月申请延期 3 个月，第 6 个月再申请延期 3 个月 D.直接废止 【答案】C 【解析】建设单位应当自领取施工许可证之日起 3 个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过 3 个月。P21. 5.下列建筑设计单位的做法，正确的是( )。 A.拒绝建设单位提出的违反相关规定降低工程质量的要求 B.按照建设单位要求在设计文件中指定设备供应商 C. 不予理睬发现的施工单位擅自修改工程设计进行施工的行为 D. 在设计文件中对选用的建筑材料和设备只注明了规格，未注明技术性能 【答案】A 【解析】1、建设单位不得以任何理由，要求建筑设计单位或建筑施工单位违反法律、行政法规和建筑工程 质量、安全标准，降低工程质量。2、建筑设计单位和建筑施工单位应当拒绝建设单位的此类要求。3、设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。P25. 6. 根据《招标投标法》，评标委员会成员的名单在( )前应当保密。 A.开标 B.合同签订 C.中标候选人公示 D.中标结果确定 【答案】D 【解析】与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会，已经进入的，应当进行更换。评标委员会成员的名单在中标结果定前应当保密。P34. 7. 根据《招标投标法实施条例》，下列评标过程中出现的情形评标委员会可要求投标人作出书面澄清和说明的是( )。 A. 投标人报价高于招标文件设定的最高投标限价 B. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人 C.投标人提交的投标保证金低于招标文件的规疋 D.在投标文件发现有含义不明确的文字内容 【答案】D 【解析】评标委员会可以书面方式要求投标单位对投标文件中含意不明确的内容做必要的渣清、说明或补正，但是澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。P40. 8. 根据《民法典》合同编，除法律另行规定或当事人另有约定外，采用数据电文形式订立的合同，其合同成立的地点为( )。 A.收件人的主营业地，没有主营业地的为住所地 B.发件人的主营业地或住所地任选其一 C.收件人的住所地，没有住所地的，为主营业地 D.发件人的主营业地，没主营业地的，为住所地 【答案】A 【解析】采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点。没有主营业地的，其住所地为合同成立的地点。当事人另有约定的，按照其约定。P46. 9. 根据《民法典》合同编，由于债权人无正当理由拒绝受领债务人履约，债务人宜采取的做法是( )。 A.行使代位权 B.将标的物提存 C.通知解除合同 D.行使抗辩权 【答案】B 【解析】有下列情形之一，难以履行债务的，债务人可以将标的物提存:(1)债权人无正当理由拒绝受领; (2)债权人下落不明;(3)债权人死亡未确定继承人、遗产管理人，或者丧失民事行为能力未确定监护人; (4)法律规定的其他情形。标的物不适于提存或提存费用过高的，债务人可以依法拍卖或者变卖标的物， 提存所得的价款。P54. 10. 根据《价格法》，当重要商品和服务价格显著上涨时，国务院和省、自治区、直辖市人民政府可采取的 干预措施是( )。 A.限定利润率、实行提价申报制度和调价备案制度 B.限定购销差价、批零差价、地区差价和季节差价 C.限定利润率、规定限价、实行价格公示制度 D.成本价公示、规定限价 【答案】A 【解析】当重要商品和服务价格显著上涨或者有可能显著上涨，国务院和省、自治区、直辖市人民政府可以对部分价格采取限定差价率或者利润率、规定限价、实行提价申报制度和调价备案制度等干预措施。P57. 11.根据《国务院关于投资体制改革的决定》采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目政府主管 部门只审批( )。 A.资金申请报告 B.项目申请报告 C.项目备案表 D.开工报告 【答案】A 【解析】政府投资项目。对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，政府要从投资决策的角度审批项目建议书和可行性究报告，除特殊情况外，不再审批开工报告，同时还要严格审批其初步设计和概算;对于采用投资补助、转货和货款贴息方式的政府投资项目。则只审批资金申请报告。P62. 12. 在工程建设中环保方面要求的“三同时是指工程主体与环保措施工程应( )。 A.同时立项、同时设计、同时施工 B.同时立项、同时施工、同时竣工 C.同时设计、同时施工、同时竣工 D.同时设计、同时施工、同时投入运行 【答案】D 【解析】在项目实施阶段，必须做到三同时"即主体工程与环保措施工程同时设计、同时施工、同时投入运 行。P68. 13. 建设单位将工程项目设计与施工发包给工程项目管理公司，工程项目管理公司再将所承接的设计和施工 任务全部分包给专业设计单位和施工单位，自己专心致力于工程项目管理工作，该组织模式是( )。 A.项目管理承包模式 B.工程代建制 C.总分包模式 D.CM 承包模式 【答案】C 【解析】总分包模式中还有一种特殊的项目组织模式工程项目总承包管理模式，即：建设单位将工程项目设计与施工的主要部分发包给专门从事设计与施工组织管理的工程项目管理公司，该公司自己既没有设计力量，也没有施工队伍，而是将其所承接的设计和施工任务全部分包给其他设计单位和施工单位，工程项目管理公司则专心致力于工程项目管理工作。P76. 14. 某公司为完成某大型复杂的工程项目，要求在项目管理组织机构内设置职能部门以发挥各类专家作用。 同时从公司临时抽调专业人员到项目管理组织机构，要求所有成员只对项目经理负责，项目经理全权负责该项目。该项目管理组织机构宜采用的组织形式是( )。 A.直线制 B.强矩阵制 C.职能制 D.弱矩阵制 【答案】B 【解析】强矩阵制项目经理由企业最高领导任命，并全权负责项目。项目经理直接向最高领导负责，项目组成员的绩效完全由项目经理进行考核，项目组成员只对项目经理负责。强矩阵制组织形式适用于技术复杂且时间紧迫的工程项目。P82. 15. 工程项目建设总进度计划表格部分的主要内容有( )。 A. 工程项目一览表、工程项目总进度计划、投资计划年度分配表、工程项目进度平衡表 B. 工程项目一览表、年度计划项目表、年度竣工投产交付使用计划表、年度建设资金平衡表 C.工程概况表、施工总进度计划表、主要资源配置计划表、工程项目进度平衡表 D.工程概况表、工程项目前期工作进度计划、工程项目总进度计划、工程项目年度计划 【答案】A 【解析】工程项目建设总进度计划：表格部分。包括工程项目一览表、工程项目总进度计划、投资计划年度分配表和工程项目进度平衡表。P84. 16. 在单位工程施工组织设计文件中，施工流水段划分一般属于( )的内容。 A.工程概况 B.施工进度计划 C.施工部署 D.主要施工方案 【答案】C 【解析】施工部署中的进度安排和空间组织应符合下列要求：1)应明确说明工程主要施工内容及其进度安排施工顺序应符合工序逻辑关系;2)施工流水段应结合工程具体情况分阶段进行合理划分，并说明划分依据及流水方向，确保均衡流水施工。P92. 17. 针对危险性较大的分部分项工程，施工单位应编制专项施工方案，其主要内容除工程概况、编制依据和施工安全保证措施以外，还应有( )。 A. 施工计划、施工现场平面布置、季节性施工方案 B. 施工进度计划、资金使用计划、变更计划、临时设施的准备 C.投资费用计划、资源配置计划、施工方法及工艺要求 D.施工计划、施工工艺技术、劳动力计划、计算书及相关图纸 【答案】D 【解析】专项施工方案应当包括以下内容(1)工程概况。(2)编制依据。(3)施工计划。(4)施工工艺技术。(5)施工安全保证措施。(6)劳动力计划。(7)计算书及相关图纸。P97. 18. 采用排列图分析影响工程质量的主要因素时，将影响因素分为三类，其中 A 类因素是指累积频率在( ) 范围内的因素。 A.0-70% B.0-80% C.80-90% D.90-100% 【答案】B 【解析】在一般情况下，将影响质量的因素分为三类：累计频率在 0-80%范围内的因素，称为 A 类因素，是主要因素在 80%-90%范内的为 B 类因素，是次要因素 90%-100%范围内的为 C 类因素，是一般因素。P103. 19.某楼板结构工程由三个施工段组成，每个施工段均包括模板安装、钢筋绑扎、和混凝土浇筑三个施工过 程，每个施工过程由各自专业工作队施工，流水节拍如下表。该工程钢筋绑扎和混凝土浇筑之间的流水步距为( )天。 A.2 B.5 C.8 D.10 【答案】D 【解析】累加数列错位相减取大差法计算流水步距。K2,3=10。P114-115. 20. 已知某项目由八个工作组成，相互之间的逻辑关系如下表，该项目双代号网络图中，虚箭线至少应有( )条。 A.1 B.2 C.4 D.6 【答案】C 【解析】 有四条，如下图。 21. 已知某工作的最早开始时间为 15，最早完成的时间为 19，最迟完成时间为 22，紧后工作的最早开始时间为 20，该工作的最迟开始时间和自由时差分别为( )。 A.18;1 B.18;3 C.19;1 D.19;3 【答案】A 【解析】本工作的持续时间为=19-15=4，则最迟开始时间 22-4=18。自由时差=20-19=1。 22. 某工程项目由 A、B、C、D、E、F、G 组成，工作持续时间及逻辑关系如下，当使用单代号网络图表达该项目的进度计划，所有相邻工作之间的时间间隔的最大值( )天。 工作持续时间及逻辑关系表 A.1 B.2 C.3 D.4 【答案】D 【解析】通过计算得出 LAG 最大为 4 。 23. 工程项目网络计划的费用优化是寻求工程总成本最低时的工期安排或按要求工期寻求最低成本的计划 安排的过程，该优化过程通常假定工作的直接费与其持续时间之间的关系可被近似地认为是( )。 A.一条平行于横坐标的直线 B.一条下降的直线 C.一条上升的直线 D.一条上凸的曲线 【答案】B 【解析】为简化计算，工作的直接费与持续时间之间的关系被近似地认为是一条直线关系。P134. 24. 《标准设计招标文件》中合同文件的组成：①投标函及投标函附录;②通用合同条款;③专用合同条款;④发包人要求;⑤设计方案;⑥设计费用清单;⑦中标通知书;当存在不—致或矛盾时，正确的优先解释顺序是( )。 A.①-⑦-②-③-④-⑥-⑤ B.①-⑦-③-②-④-⑤-⑥ C.⑦-①-④-⑤-⑥-③-② D.⑦-①-③-②-④-⑥-⑤ 【答案】D 【解析】(3)合同文件解释顺序。合同协议书与下列文件一起构成合同文件 1)中标通知书 2)投标函及投标函附录 3)专用合同条款 4)通用合同条款 5)发包人要求 6)设计费用清单 7)设计方案 8)其他合同文件。P140. 25.某建设单位与供应商签订 350 万元的采购合同，供应商延迟 35 天交货，建设单位延迟支付合同价款 185 天，根据《材料采购招标合同》通用条款规定，建设单位实际支付供应商( )违约金。 A.25.2 万元 B.35 万元 C.42 万元 D.51.8 万元 【答案】A 【解析】迟延交付违约金=迟延交付材料金额×0.08%×迟延交货天数(小于合同价款金额的 10%) =350×0.08%×35=9.8(万元)<350×10%; 迟延付款违约金=迟延付款金额×0.08%×迟延付款天数(总额不超过合同金额 10%) =350×0.08%×185=51.8(万元)>350×10%，取 35。建设单位实际支付供应商 35-9.8=25.2(万元)。P150. 26.下列基于互联网的工程项目信息平台的功能中，属于基本功能的是( )。 A.在线项目管理、任务管理、多媒体信息交互管理 B.工作流程管理、电子采购、任务管理 C.工作流程管理、项目沟通与讨论、文档管理 D.在线项目管理、项目沟通与讨论、文档管理 【答案】C 【解析】基本功能：(1)变更与桌面管理。(2)日历和任务管理。(3)文档管理。(4)项目沟通与讨论。(5)工 作流程管理。(6)网站管理与报告。P156. 27. 某建设单位从银行获得一笔建设贷款，建设单位和银行分别绘制现金流量图时，该笔货款表示为( )。 A.建设单位现金流量图时间轴的上方箭线，银行现金流量图时间轴的上方箭线 B. 建设单位现金流量图时间轴的下方箭线，银行现金流量图时间轴的下方箭线 C. 建设单位现金流量图时间轴的上方箭线，银行现金流量图时间轴的下方箭线 D.建设单位现金流量图时间轴的下方箭线，银行现金流量图时间轴的上方箭线 【答案】C 【解析】现金流入和现金流出是从研究对象的角度划分的。例如，企业从银行借入一笔资金，从企业角度考察是现金流入，从银行角度考察是现金流出。P158. 28. 如果每年年初存入银行 100 万元，年利率 3%，按年复利计算，则第三年年末的本利和为( )万元。 A.109.27 B.309.09 C.318.36 D.327.62 【答案】C 【解析】1000*((1+3%)3-1)/3%*(1+3%)=318.36。 29.某企业向银行申请贷款，期限一年，四家银行利率、计息方式如下，不考虑其他因素，该企业采用哪家银行( )。 A.甲 B.乙 C.丙 D.丁 【答案】B 【解析】甲：4.5%;乙：(1+4%/2)2 -1=4.04%;丙：(1+4.5%/4)4-1=4.58%;丁：(1+4%/12)12-1=4.07%。P167. 30. 在评价一个投资方案的经济效果时，利息备付率属于( )指标。 A.抗风险能力 B.财务生存能力 C.盈利能力 D.偿债能力 【答案】D 【解析】利息备付率属于偿债能力指标，利息备付率(CR)也称已获利息倍数，是指投资方案在借款偿还期内的息税前利润(EBIT)与期应付利息PD)的比值。利息备付率从付息资来源的充裕性角度反映投资方案偿付 债务利息的保障程度。P177. 31. 投资项目的内部收益率是项目对( )的最大承担能力。 A.贷款利率 B.资本金净利润率 C.利息备付率 D.偿债备付率 【答案】A 【解析】项目的内部收益率是项目到计算期未正好将未收回的资金全部收回来的折现率，是项目对贷款利率的最大承担能力。P183. 32. 两个工程项目投资方案互斥，但计算期不同，经济效果评价时可以采用的动态评价方法为( )。 A.增量投资收益率法、增量投资回收期法、年折算费用法 B. 增量投资内部收益率法、净现值法、净年值法 C.增量投资收益率法、净现值法、综合总费用法 D.增量投资回收期法、净年值法、综合总费用法 【答案】B 【解析】计算期不同的互斥方案经济效果的评价：净年值法、净现值法、增量投资内部收益率法。P192. 33.某房地产开发商估计新建住宅销售价 1.5 万元/m2，综合开发可变成 9000 元/m2，固定成本 3600 万元， 住宅综合销售税率为 12%，如果按综合销售税率 25%计算，则该开发商的住宅开发量盈亏平衡点应提高( ) m2。 A.6000 B.7429 C.8571 D.16000 【答案】B 【解析】按 12%计算开发量：3600 万元/(15000*(1-12%)-9000)=8571 ㎡;按 25%计算开发量：3600 万元/(15000*(1-25%)-9000)=16000 ㎡;16000-8571=7429 ㎡。P197. 34. 下列风险等级属于必须要改变设计或采取补偿措施的是( )。 A.风险很强(K 级) B.风险强(M 级) C.风险较强(T 级) D.风险适度(R 级) 【答案】B 【解析】K 级风险很强，出现这类风险就要放弃项目;M 级风险强，修正拟议中的方案，通过改变设计或采取补偿措施等;T 级风险较强，设定某些指标的临界值，指标旦达到临界值，就要变更设计或对负面影响采取补偿措施;R 级风险适度(较小)，适当采取措施后不影响项目;I 级风险弱，可忽略。P202. 35. 选定对象应用价值工程的最终目标是( )。 A.提高功能 B.降低成本 C.提高价值 D.降低能耗 【答案】C 【解析】价值工程的目标是以最低的寿命周期成本，使产品具备其所必须具备的功能。简而言之，就是以提高对象的价值为目标。P202. 36. 某产品四种零部件的功能指数和成本指数如下表。该产品的优先改进对象是( )。 A.甲 B.乙 C.丙 D.丁 【答案】B 【解析】甲部件：0.23/0.23=1;乙部件：0.24/0.27=0.89;丙部件：0.27/0.26=1.04;丁部件：0.26/0.24=1.08。 P213. 37. 下列各项费用中，属于费用效率(CE)法中设置费(IC)的是( )。 A.试运转费 B.维修用设备费 C.运行动能费 D.项目报废付费 【答案】A 【解析】设置费(IC)包括：研究开发费、设计费、制造费、安装费、试运转费。P222. 38. 根据《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》，下列各类项目中，不实行资本金制度的 固定资产投资项目是( )。 A.外商投资项目 B.国有企业房地产开发项目 C.国有企业技术改造项目 D.公益性投资项目 【答案】D 【解析】《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》，各种经营性回定资产投资项自括国有单位的基本建设、技术改造、房地产开发项目和集体投资项自，试行资本金制度，投资项目必须首先落实资本金才能进行建设。个体和私营企业的经营性投资项目参照规定执行。公益性投资项目不实行资本金制度。外商投资项目(包括外商投资、中外合资、中外合作经营项目)按现行有关法规执行。P227. 39. 下列资金筹措的方式中，可用来筹措项目资本金的是( )。 A.私募 B.借贷 C.发行债券 D.融资租赁 【答案】A 【解析】由初期设立的项目法人进行的资本金筹措形式主要有：(1)在资本市场募集股本资金;1)私募 2) 公开募集(2)合资合作。P232. 40. 某公司原价发行总面额为 4000 万的 5 年期债券，票面利率为 5%，筹资费费率 4%，公司所得税税率 25%，该债券的资金成本率为()。 A.3.16% B.3.91% C.5.21% D.6.25% 【答案】B 【解析】4000×5%×(1-25%)/4000×(1-4%)=3.91%。P239. 41. 在确定项目债务资金结构比例时，重要的是在( )之间取得平衡。 A.债务期限和融资成本 B.融资成本和融资风险 C.融资风险和债务额度 D.债务额度和债务期限 【答案】B 【解析】在确定项目债务资本结构比例时，需要在融资成本和融资风险之间取得平衡，既要降低融资成本， 又要控制融资风险。P243. 42. 根据项目融资程序，分析项目所在行业状况、技术水平和市场情况，应在( )阶段完成。 A.投资决策分析 B.融资结构设计 C.融资决策分析 D.融资谈判 【答案】A 【解析】在进行项目投资决策之前，投资者需要对一个项目进行相当周密的投资决策分析，投资决策分析的结论是投资决策的主要依据。这些分析包括宏观经济形势的趋势判断，项目的行业、技术和市场分析， 以及项目的可行性研究等标准内容。P250. 43. 根据《PPP 物有所值评价指引(试行)》，在进行 PPP 项目物有所值定性评价时，六项基本评价指标权重是( )。 A.60% B.70% C.80% D.90% 【答案】C 【解析】在各项评价指标中，六项基本评价指标权重为 80%。P258. 44. 当小规模纳税人采用简易计税方法计算增值税时，建筑业增值税的征收率是( )。 A.3% B.6% C.9% D.10% 【答案】A 【解析】增值税的计税方法，包括一般计税方法和简易计税方法。当采用简易计税方法时，建筑业增值税征收率为 3%。P264. 45. 下列各项收入中，属于企业的免征税收入的是( )。 A.转让财产的收入 B.接受捐赠的收入 C.国债利息收入 D.提供劳务的收入 【答案】C 【解析】企业的下列收入为免税收入国债利息收入符合条件的居民企业之间的股息红利等权益性投资收益在中国境内设立机构、所的非居民企业从居民企业取得与该机构、场所有实际联系的股息、红利等权益性投资收益符合条件的非营利组织的收入。P265. 46. 某项目处于市区，城市维护建设税的税率是( )。 A.1% B.3% C.5% D.7% 【答案】D 【解析】城市维护建设税实行差别比例税率。按照纳税所在地区的不同，设置了三档比例税率：1)纳税人所在地区为市区的，税率为 7%;2)纳税人所在地区为县城、镇的，税率为 5%;3)纳税人所在地区不在市区、县城或镇的，税率为 1%。P266. 47. 下列工程项目策划的内容中，属于实施策划内容的是( )。 A.项目系统构成策划 B.项目定位策划 C.项目的定义 D.工程项目融资策划 【答案】D 【解析】工程项目策划的主要内容：1.工程项目构思策划(定义、定位、系统构成);2.工程项目实施策 划。工程项目实施策划：(1)工程项目组织策划;(2)工程项目融资策划;(3)工程项目目标策划;(4)工程 项目实施过程策划。P286. 48. 下列工程项目经济评价标准或参数中，用于项目财务分析的是( )。 A.市场利率 B.社会折现率 C.经济净现值 D.净收益 【答案】A 【解析】项目财务分析的主要标准和参数是净利润、财务净现值、市场利率等，而项目经济分析的主要标准和参数是净收益、经济净现值、社会折现率等。P289. 49. 在投资方案经济效果评价中，下列费用中，属于经营成本的是( )。 A.固定资产折旧费 B.利息支出 C.无形资产摊销费 D.职工福利 【答案】D 【解析】经营成本=外购原材料、燃料及动力费+工资及福利费+修理费+其他费用。P303. 50.关于限额设计目标及分解办法，正确的是( )。 A. 限额设计目标只包括造价目标 B. 限额设计的造价总目标是初步设计确定的设计概算额 C. 在初步设计前将决策阶段确定的投资额分解到各专业设计造价限额 D.各专业造价限额在任何情况下均不得修改、突破 【答案】C 【解析】限额设计目标包括：造价目标、质量目标、进度目标、安全目标及环保目标。分解工程造价目标是实行限额设计的一个有效途径和主要方法。首先，将上一阶段确定的投资额分解到建筑、结构、电气、给排水和暖通等设计部门的各个专业。P306. 51. 下列施工图预算审查方法中，审查质量高，但审查工作量大、时间相对较长的是( )。 A.对比审查法 B.全面审查法 C.分组计算审查法 D.标准预算审查法 【答案】B 【解析】全面审查法。又称逐项审查法，是指按预算定额顺序或施工的先后顺序，逐一进行全部审查。其优点是全面、细致，审查的质量高缺点是工作量大，审查时间较长。P312. 52. 因不可抗力事件导致承包单位停工损失 5 万元，施工单位的设备损失 6 万元，已运至现场的材料损失 4万元，第三者财产损失 3 万元，施工单位停工期间应监理要求照管现场清理和复原工作费用 8 万元，应由发包人承担的费用( )万元。 A.11 B.15 C.20 D.26 【答案】B 【解析】由发包人承担的费用：已运至现场的材料损失 4 万元，第三者财产损失 3 万元，施工单位停工期间应监理要求照管现场清理和复原工作费用 8 万元 4+3+8=15 万元。P322. 53. 根据 FIDIC《施工合同条件》提出的专用条件起草原则，不允许专用条件改变通用条件内容的是( )。 A.合同争端的解决方式 B.承包人对临时工程应承担的责任 C.(咨询)工程师的权限D.风险与回报分配的平衡 【答案】D 【解析】专用条件不允许改变通用条件中风险与回报分配的平衡。P328. 54. 根据《标准设计施工总承包招标文件》发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后( )天内，将进度应付款支付给承包人。 A.7 B.14 C.28 D.42 【答案】C 【解析】发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的 28 天内，将进度应付款支付承包人。P326. 55. 施工承包单位采用目标利润法编制施工成本计划时，项目实施中所能支出的最大限额为合同标价扣除( )后的余额。 A.预期利润、税金 B.税金、应上缴的管理费 C.预期利润、税金、全部管理费 D.预期利润、税金、应上缴的管理费 【答案】D 【解析】目标利润法。目标利润法是指根据工程项目的合同价格扣除目标利润后得到目标成本的方法。在采用正确的投标策略和方法以最理想的合同价中标后，从标价中扣除预期利润、税金、应上缴的管理费等之后的余额即为工程项目实施中所支出的最大限额。P343. 56. 根据《标准施工招标文件》，施工承包单位认为有权得到追加付款和延长工期的，应在规定时间内首先向监理人递交的文件是()。 A.索赔意向通知书 B.索赔工作联系单 C.索赔通知书 D.索赔报告 【答案】A 【解析】施工承包单位应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内，向监理人递交索赔意向通知书,并说明发生索赔事件的事由。P356。 57. 某工程建设至 2020 年 10 月底，经统计可得，已完工程计划费用为 2000 万，已完工程实际费用为 2300 万，拟完工程计划费用为 1800 万。则该工程此刻的费用绩效指数为( )。 A.0.87 B.0.9 C.1.11 D.1.15 【答案】A 【解析】用绩效指数=2000/2300=0.87。P357. 58. 下列引起工程费用偏差的情形中，属于施工单位原因的是( )。 A.设计标准变更 B. 增加工程内容 C. 施工进度安排不当 D.建设手续不健全 【答案】C 【解析】施工单位原因：施工组织设计不合理、质量事故、进度安排不当、施工技术措施不当、与外单位系协调不当等。P360. 59. 根据《建设工程质量保证金管理办法》，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的( )。 A.2% B.3% C.4% D.5% 【答案】B 【解析】发包人应按合同约定方式预保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款算总额 3%。P363. 60.论证 PPP 项目财务承受能力，支持测算完成后，紧接进行的工作是( )。 A. 责任识别 B. 财政承受能力评估C.信息纰漏 D.投资风险预测 【答案】B 【解析】财政部门(或政府和社会资本合作中心)识别和测算单个项目的财政支出责任后，汇总年度全部已实施和拟实施的 PPP 项目，进行财政承受能力评估。P260. 二、多项选择题(共 20 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得 0.5 分) 61. 技术与经济相结合是控制工程造价的最有效手段，下列工程造价控制中，属于技术措施的有( )。 A.明确造价控制人员的任务 B.开展设计的多方案比选 C.审查施工组织设计 D.对节约投资给予奖励 E.通过审查施工图设计研究节约投资的可能性 【答案】BCE 【解析】从组织上采取措施，包括明确项目组织结构，明确造价控制人员及其任务，明确管理职能分工： 从技术上采取措施，包括重视设计多方案选择，严格审查初步设计、技术设计、施工图设计、施工组织设计，深入研究节约投资的可能性从经济上采取措施，包括动态比较造价的计划值与实际值，严格审核各项费用支出，采取对节约投资的有力奖励措施等。P7. 62. 美国的工程造价估算中，管理费和利润般是在某些费用基础上按照一定比例计算费用包括( )。 A.人工费 B.材料费 C.设备购置费 D.机械使用费 E.开办费 【答案】ABD 【解析】材料费和机械使用费均以现行的市场行情或市场租赁价作为造价估算的基础，并在人工费、材料费和机械使用费总额的基础上按照一定的比例般为 10%左右)再计提管理费和利润。P18. 63. 根据《招标投标法实施条件》，国有资金占控股或者主导地位依法必须进行招标的项目，可以采用邀请 招标的情形有( )。 A.技术复杂或性质特殊，不能确定主要设备的详细规则或具体要求 B.技术复杂、有特殊要求、只有少量潜在投标人可供选择 C.项目规模大、投资多，中小企业难以胜任 D.项目特征独特，需有特定行业的业绩 E.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大 【答案】BE 【解析】国有资金占控殷或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标：但有下列情形之一的， 可以邀请招标 1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择 2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。P35. 64. 根据《政府采购法》和《政府采购法实施条例》，下列组织机构中，属于使用财政性资金的政府采购人的有( ) A.国有企业 B.集中采购机构 C.各级国家机关 D.事业单位 E.团体组织 【答案】CDE 【解析】《政府采购法》所称政府采是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购工程进行招标投标的， 适用招标投标法。P41. 65. 施工总进度计划是施工组织总设计的主要组成部分，编制施工总进度计划的主要工作有( )。 A.确定总体施工准备条件 B.计算工程量 C.确定各单位工程和施工期限 D.确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系 E.确定主要施工方法 【答案】BCD 【解析】施工总进度计划是根据总体问工部署的要求，用来确定各单位工程的施工顺序、施工时间及相互衔接关系的计划。施工总进度计划的编制步骤和方法如下计算工程、确定各单位工程的施工期限、确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系、编制初步施工总进庋计、编制正式的施工总进度计划。P89. 66. 关于流水施工方式特点的说法，正确的是( )。 A.施工工期较短，可以尽早发挥项目的投资效益 B. 实现专业化生产，可以提高施工技术水平和劳动生产率 C. 工人连续施工，可以充分发挥施工机械和劳动力的生产效率 D.提高工程质量，可以增加建设单位的使用寿 E.工作队伍较多，可能增加总承包单位的成本 【答案】ABCD 【解析】流水施工的特点包括：1.施工工期较短，可以尽早发挥投资效益;2.实现专业化生产，可以提高施工技术水平和劳动生产率;3.连续施工，可以充分发挥施工机械和劳动力的生产效率;4.提高工程质量， 可以增加建设工程的使用寿命，节约使用过程中的维修费用;5.降低工程成本，可以提高承包单位的经济效益。P105. 67. 下列流水施工参数中，属于空间参数的有( )。 A.流水步距 B.工作面 C.流水强度 D.施工过程 E.施工段 【答案】BE 【解析】空间参数是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在空间布置上开展状态 F 参数。通常包括工作面和施工段。P108. 68. 当工程项目网络计划的计算工期不能满足要求工期时，需压缩关键工作的持续时间，此时可选的关键工 作有( )。 A.持续时间长的工作 B.紧后工作较多的工作 C.对质量和安全影响不大的工作 D.所需增加的费用最少的工作 E.有充足备用资源的工作 【答案】CDE 【解析】选择应缩短持续时间的关键作。选择压缩对象时宜在关键工作中考虑下列因素：1)缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作;2)有充足备用资源的工作;3)缩短持续时间所需增加的费用最少的工作。P123. 69. 根据《标准设计施工总承包招标文件》，下列情形中，属于发包人违约的有( )。 A.发包人拖延批准付款申请 B. 设计图纸不符合合同约定 C. 监理人无正当理由未在约定期限内发出复工通知 D.恶劣气候原因造成停工 E.在工程接收证书颁发前，未对工程照管和准许 【答案】AC 【解析】在合同履行中发生下列情形问的，属发包人违约：1)发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误;2)发包人原因造成停工;3)监理人无正当理由没有在约定明限内发出复工指示，导致承包人无法复工;4)发包人无法继续履行或明确表示不厦行或实质上已停止履行合同;5)发包人不履行合同约定其他义务。P145. 70.现金流量图的要素有()。 A.大小 B.方向 C.来源 D.作用点 E.时间价值 【答案】ABD 【解析】现金流量图是一种反映经济系统资金运动状态的图式，运用现金流量图可以形象、直观地表示金流量的三要素大小资金数额、方向(资金流入或流出)和作用点(资金流入或流出的时间点)。P158. 71. 对于非政府投资项目投资者自行确定基准收益率的基础有( )。 A.资金成本 B.存款利率 C.投资机会成本 D.通货膨胀 E.投资风险 【答案】AC 【解析】资金成本和投资机会成本是确定基准收益率的基础，投资风险和通货膨胀是确定基准收益率必须考虑的影响因素。P182. 72. 下列价值工程活动中，属于功能分析阶段工作内容的是( )。 A.功能定义 B.方案评价 C.功能改进 D.功能计量 E.功能整理 【答案】ADE 【解析】功能分析包括功能定义、功能整理和功能计量等内容。通过功能分析，可以准确掌握用户的功能要求。P206. 73. 下列各项费用中，构成融资租赁租金的有( )。 A.租赁资产的成本 B.承租人的使用成本 C.出租人购买租赁资产的贷款利息 D.出租人的利润 E.承租人承办租赁业务的费用 【答案】ACD 【解析】融资租赁的租金。融资租赁的租金包括三大部分： ①租赁资产的成本：租赁资产的成本大体由资产的购买价、运杂费、运输途中的保险费等项目构成②租赁资产的利息：承租人所实际承担的购买租赁设备的货款利息③租赁手续费：包括出租人承办租赁业务的妻用以及出租人向承租人提供租赁服务所赚取的利润。P237. 74. 与 BOT 融资方式相比，TOT 融资方式优点( )。 A.通过已建成项目与其他项目融资建设 B.不影响东道国对国内基础设施的控制权 C.投资者对移交项目拥有自主处置权 D.投资者可规避建设超支、停建风险 E.投资者的收益具有较高确定性 【答案】ABDE 【解析】投资者对移交项目拥有经营权，并不能自主处置。P253. 75. 对于投保建筑工程一切险的工程项目，下列情形中，保险人不承担赔偿责任的有( )。 A.因台风使工地范围内建筑物损毁 B. 工程停工引起的任何损失 C. 因暴雨引起地面下陷，造成施工用吊车损毁 D.因恐怖袭击引起的任何损失 E.工程设计错误引起的损失 【答案】BDE 【解析】责任范围:在保险期限内，若保险单列明的被保险财产在列明的工地范围内，因发生除外责任之外的任何自然灾害或意外事故造成的物质损失，保险人应负责赔偿。自然灾害包括地震、海啸、雷电、飓风、 台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象。意外事故是指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸等。P275. 76. 下列财务评价指标中，适用于评价项目偿债能力的指标有( )。 A.流动比率 B.资本金净利润率 C.资产负债率 D.财务内部收益率 E.总投资收益率 【答案】AC 【解析】1)判断项目盈利能力的参数主要包括财务内部收益率(FR)、总投资收益率、项目资本金净利润率 等指标的基准值或参考值。2)判断项目偿债能力的参数主要包括利息备付率、偿债备付率、资产负债率、流动比率、速动比率等指标的基准值或参考值。P292. 77. 关于工程项目经济评价中财务分析和经济分析区别的说法，正确的有( )。 A.财务分析是从企业或投资人角度，经济分析是从国家或地区角度 B. 财务分析的对象是项目本身的财务收益和成本，经济分析的对象是由项目给企业带来的收入增值 C. 财务分析是用预测的市场价格去计量项目投入和产出物的价值，经济分析是用影子价格计量项目投入和产出物的价值 D. 财务分析主要采用企业成本和效益的分析方法，经济分析主要采用费用和效益等分析方法 E.财务分析的主要参数用财务净现值等，经济分析的主要参数用经济净现值等 【答案】ACDE 【解析】选项 B 错误，项目财务分析的对象是企业或投资人的财务收益和成本，而项目经济分析的对象是由项目带来的国民收入增值情况。P289. 78. 下列导致承包人工期延长和费用增加的情形中，根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人 应延长工期和(或)增加费用，但不支付承包人利润的有( ) 。 A. 发包人提供图纸延误 B. 施工中遇到了难以预料的不利物质条件 C.在施工场地发现文物 D.发包人提供的基准资料错误 E.发包人引起的暂停施工 【答案】BC 【解析】选项 A、D、E，发包人应应承担工期、费用，并支付合理的利润。P317. 79.下列投标文件偏差中，属于重大投标偏差的是( )。 A.投标文件载明的货物包装方式不符合要求 B.报价中存在个别漏项 C. 投标总价金额与与依据单价计算结果不一致 D. 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限 E.提供的担保存在瑕疵 【答案】ADE 【解析】下列情况属于重大偏差 1)没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵;2) 投标文件没有投标单位授权代表签字和加盖公章 3)投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限;明显不符合技术规格、技术标准的要求」5)投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求 6)投标文件附有招标单位不能接受的条件 7)不符合招标文件中规定的其他实质性要求。P336. 80.下列引起工程费用偏差的情形中，属于建设的原因有( )。 A.材料涨价 B.投资规划不当 C.施工组织不合理 D.增加工程內容 E.施工质量事故 【答案】BD 【解析】建设单位原因。包括增加工程内容、投资规划不当、组织不落实、建设手续不健全、未按时付款、 协调出现问题等。P360.