标准下载库 - 造价工程师
type: channel
link: https://www.bzxzku.com/index.php/tag/%25E9%2580%25A0%25E4%25BB%25B7%25E5%25B7%25A5%25E7%25A8%258B%25E5%25B8%2588/
items: 2023年一级造价工程师《水利案例》考试真题及答案解析
items: 2023年一级造价工程师《工程计价》真题及答案解析
items: 2019年一级造价工程师考试《工程计价》真题及答案解析
items: 2019年一级造价工程师考试《水利计量》真题及答案（全）
items: 浙江2019二级造价工程师《土建实务》考试真题及答案解析
items: 安徽2019年二级造价工程师《土建实务》考试真题及答案解析
items: 陕西2020年二级造价工程师《土建实务》考试真题及答案解析
items: 江西2020年二级造价工程师《安装实务》考试真题答案及解析
items: 江苏2020年二级造价工程师《安装实务》真题答案及解析
items: 安徽2021年二级造价工程师《造价管理》真题答案及解析

2023年一级造价工程师《水利案例》考试真题及答案解析
type: item
date: 2023-11-02T10:03:56+08:00
description: 1.某施工合同输水管长34km，其中符合钢管段长18km，球墨铸铁铁管段长16km.合同约定2020年7月1日两种棺材同时开工，复合钢管施工期10个月，球墨铸铁管施工8个月，合同完工期10个月，合同条款效如下：(1)价格调整(1)管材价格变动高度超过5%时按以下公式进行价格调整，开工当年完成的管材进行价格调整，以后每月调整一次管材价格计算公式：△M=【P-(1±5%))Po】×L×(1±增值税税率)其中M调整的管材价差P：管材档期价格po：管材基期价格2、由于承包人原因未在合同约定工期内完工的管材，应采用合同约定完工月份与实际完工月份中较低的价格作为管材当期价格(3)管材价格见表6单位元/m合同履行过程中发生了如下事件：事件1：因新冠疫情影响，两种管材开工时间均延至2020年8月1日，为保证工程按期完工，发包人及监理人向承包人提出赶工要求承包人根据发包人及监理人指令提出了赶工方案，同时提出复核钢管施工每公里增加税前综合费用12.5万元，合同变工日期不变，发包人及监理人同意了承包人提出的赶工方案，工期和费用。事件2：施工至第7个月末，因发包人未按期提供施工场地造成球墨铸铁管施工停工3天，承包人及时调配施工资源后，经监理人答，球墨铸铁管施工现场有施工人员10人，25t汽车起重机车辆40t平板运输1辆施工至9个月末球墨铸铁管施工完工。事件3：施工至第8个月末，因季节性降雨造成复合钢管施工停工30天，经监理人答，复合钢管施工现场有施工人员45人，25t汽车起重机2辆，40t平板运输车2辆，施工至第10个月末，复合钢管施工完工。【问题】1、针对以上事件哪些是不可抗力事件?根据现行水利水电工程标准施工招标文件合同双方承担不可抗力造成损失的原则是什么?2、针对以上时间，发包人应对哪些事件进行费用补偿?并说明理由?3、假设两种管材均在合同期内均衡加工，停工期施江人员，25t汽车起重机，40t平板运输车前综合补偿标准分别是20元/天，600元/辆，480元/辆针对以上事假发包人补偿费问题多少万元，建包人索赔的工期多少个月?4、假设两种管材均在合同工期内均衡施工2021年1~4月可调整的管材价差分别是多少万元?5、假设2021年1~4月可调整的管材价差为8000万元，该个月工程完工承包人可调整的合同价款是多少万元?【解析】1、事件1属于不可抗力事件。合同双方承担不可抗力造成损失的原则是：①永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担。②承包人设备的损坏由承包人承担。③发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用。④承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担。⑤不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施赶工费用由发包人承担。2、发包人应对事件1和事件2进行费用补偿。理由：事件1属于不可抗力事件的，发包人要求赶工的，赶工费用由发包人担。事件2属于发包人的责任事件，发包人未按期提供施工场地导致停工，应对人员与机械的闲置进行费用补偿。事件3属于承包人的责任事件，季节性大雨是有经验的承包商能预判的风险事件，造成的损失由承到包人自己承担。3、事件1索赔费用：12.518=225万，工期不予延长。事件2索赔费用：(1020+600+480)3/10000=0.384万，工期予以延长3天。4、复合钢管施工时间是20年7月-21年4月，21年1月-4月每月完成1.8km球墨铸铁管施工时间是20年7月-21年2月，21年1月-2月每月完成2.0km，3月-4月没有施工。21年1月复合钢管的价格以及21年2月球墨铸铁管与基期价格比较没有超过5%，不需要调整。21年1月管材的价差费用：2.01000(4300-(46700.95))/10000=-27.3万21年2月管材的价差费用：1.81000(3660-(32801.05))/10000=38.88万21年3月管材的价差费用：1.81000(3860-(32801.05))/10000=74.88万21年4月管材的价差费用：1.81000(4150-(3280*1.05))/10000=127.08万

2023年一级造价工程师《工程计价》真题及答案解析
type: item
date: 2023-10-30T08:47:19+08:00
description: 一、单选题1.某建筑工程项目建设投资为 12000 万元，工程建设其他费为 2000 万元，预备费为 500 万元建设期利息为 900 万元，流动资金为 300 万元。该项目的固定资产投资额为( )万元。A.12900B.13400C.15400D.15700【答案】A【解析】本题考查的是我国建设项目总投资及工程造价的构成。12000+900=12900 万元。参见教材 P2。2.根据国际建设项目计量标准(CMS)，下列费用中，应计入项目相关建设成本的是( )。A.场外设施费B.附属工程费C.拆除和场地平整费D.场地购置费【答案】A【解析】本题考查的是国外建设项目总投资构成。项目相关建设成本包括场外设施费用、工器具及生产家具购置费、与项目建设有关的咨询费和监理费以及风险准备金，不包括场地购置费和业主为实现项目发生的其他费用。参见教材 P3。3.某项目采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料、加工费等费用为30万元，外购配套件费为8万元，利润率为7%，增值税率为13%。不计其他费用，则用成本计算估价法计算的该台设备原价为( )万元。A.44.27B.44.91C.45.31D.45.95【答案】C【解析】本题考查的是设备购置费的构成和计算。利润=30×7%=2.1 万元，增值税=(30+8+2.1)×13%=5.213 万元，设备原价=30+8+2.1+5.213=45.313 万元。参见教材 P5。4.下列费用中，应计入进口设备运杂费的是( )。A.国际运费B.国际运输保险费C.外贸手续费D.采购及保管费【答案】D【解析】本题考查的是设备购置费的构成和计算。 设备运杂费是指国内采购设备自来源地、国外采购设备自到岸港运至工地仓库或指定堆放地点发生的采购、运输、运 输保险 、保管、装卸等费用。通常由下列各项构成：(1)运费和装卸费。国产设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库(或施工组织设计指定:的需要安装设备的谁故地点止所发生的运费输装卸费;进口设备由我国到岸港口或边境车站起至工地仓库(或施工组织设计指定的需安装设备的堆放地点)止所发生的运费和装卸费。 (2)包装费。在设备原价中没有包含的，为运输而进行的包装支出的各种费用。(3)设备供销部门的手续费。按有关部门规定的统一费率计等。(4)采购与仓库保管费。指采购、验收、保管和收发设备所产生的各费用，包括设备采购人员、保管人员和管理人员的工资、工资附加费、办公费、差旅交通费，设备供应部门办公和仓库所占固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保护费、检验试验这些费用可按主管部门规的采购与保管费费率计算。参见教材 P8。5.关于一般计税方法和简易计税方法的选择，下列说法正确的是( )。A.允许采用简易计税方法时，选择何种方法主要取决于可抵扣的进项税额B.计税方法一经选择，48个月内不得变更C.同一时期承包人的不同项目只能选择相同的计税方法D.不允许发包人在招标合同条款中要求选择特定的计税方法【答案】A【解析】本题考查的是建筑业的増值税税务筹划。选项 B 错误，根据有关规定，计税方法的选择权归属于纳税人，具体到建筑行业，计税方法的选择权应归属于承包人，除规定只能使用简易计税方法的情况外，满足上述简易计税适用范围的四种情况时，承包人可以选择采用一般计税方法或简易计税方法，但一经选择，36个月内不得变更。选项 C 错误，一般纳税人可就不同应税行为选择不同的计税方法，有可能出现一般计税方法和简易计税方法同时存在的情形，所以36 个月内不得变更主要是针对单个项目而言的，而不是说一般纳税人选择了简易计税方法以后，全部建筑项目均要适用简易计税。选项 D 错误，，发包人虽然在法理上并不具备税方法的选择权，但其可以在建设项目招投标问朋程中通过事先拟定的合同条款要求选择特定的计税方法，在这种情况下，发包人事实上享有了增值税计税方法的选择权。参见教材 P15。6.关于措施项目工程量的计算单位，下列说法正确的是( )。A.脚手架费按建筑面积或垂直投影面积以“㎡”为单位计算B.超高施工增加费按建筑物超高高度以“m”为单位计算C.垂直运输费按运输距离以"m"为单位计算D.降水费用按降水深度以"m"为单位计算【答案】A【解析】本题考查的是按造价形成划分建筑安装工程费用项目构成和计算。选项 B 错误，超高施工增加费按建筑物超高部分建筑面积以“㎡”为单位计算。选项 C 错误，垂直运输费可根据不同情况用两种方法进行计算：按照建筑面积以 “㎡”为单位计算;按照施工工期日历天数以“天”为单位计算。选项 D 错误，施工排水、降水费分两个不同的独立部分计算：成井费用通常按照设计图示尺寸以钻孔深度以“m”计算;排水、降水费用通常照排、降水日历天数以“昼夜”计算。参见教材 P20～21。7.下列国外建筑安装工程费的构成项目中，应计入管…

2019年一级造价工程师考试《工程计价》真题及答案解析
type: item
date: 2023-01-30T10:52:17+08:00
description: 一、单项选择题(共 60 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意) 1.根据我国现行建设工程总投资及工程造价的构成，下列资金在数额上和工程造价相等的是( )。 A.固定资产投资+流动资金 B.固定资产投资+铺底流动资金 C.固定资产投资 D.建设投资 【答案】C 【解析】同定资产投资与建设项目的工程造价在量上相等。P1 2.关于设备原价的说法，正确的是( )。 A.进口设备的原价是指其到岸价 B.国产设备原价应通过查询相关交易价格或向生产厂家询价获得 C.设备原价通常包含备品备件费在内 D.设备原价占设备购置费比重增大，意味资本有机构成的提高 【答案】C 【解析】设备原价指国内采购设备的出厂(场)价格，或国外采购设备的抵岸价格，设备原价通常包含备品备件费在内。P4 3.某进口设备人民币货币 400 万元，国际运费折合人民币 30 万元，运输保险费率为 3‰，则该设备应计的运输保险费折合人民币( )万元。 A.1.200 B.1.204 C.1.290 D.1.294 【答案】D 【解析】(400+30)/(1-3%)×3%=1.29388(万元)。P7 4.根据我国现行建筑安装工程费用构成，下列费用中属于安全文明施工费的是( )。 A.脚手架费 B.临时设施费 C.二次搬运费 D.非夜间施工照明 【答案】B 【解析】安全文明施工费是指工程项目施工期间，施工単位为保证安全施工、文明施工和保护现场内外环境等所发生的措施项目费用。通常由环境保护费、文明施工费、安全施工裁费、临时设施费组成。P15 5.根据国外建筑安装工程费用的构成，施工工人的招雇解雇用一般计入( )。 A.直接工程费 B.现场管理费 C.公司办理费 D.开办费 【答案】A 【解析】人工费，国外一般工程施工的工人按技术要求划分为高级技工、熟练工、半熟练工和壮工，当工程价格采用平均工资计算时，要按各类工人总数的比例进行加权计算，人工费应该包括工资，加班费，津贴照顾，解雇费用等，而人工费属于直接工程费。P20 6.根据我国现行建设项目总投资及工程造价的构成，下列有关建设项目费用开支，应列入建设单位管理费的是( )。 A.监理费 B.竣工验收费 C.可行性研究费 D.节能评估费 【答案】B 【解析】建设单位管理费是指项目建设单位从项目筹建之日起至办理竣工财务决算之日止发生的管理性质的支出。包括工作人员薪酬及相关费用、办公费、办公场地租用费、差旅交通费、劳动保护费、工具用具使用费、固定资产使用费、招募生产工人费，技术图书资料费(含软件)、业务招待费、竣工验收费和其他管理性质开支。P23 7.根据我国现行建设项目总投资及工程造价的构成，联合试运转费应包括( )。 A.施工单位参加联合试运转人员的工资 B.设备安装中的试车费用 C.试运转中暴露的设备缺陷的处理费 D.生产人员的提前进场费 【答案】A 【解析】试运转支出包括试运转所需原材料、燃料及动力消耗、低值易耗品，其它物料消耗、工具用具使用费、机械使用费、联合试运转人员工资、施工单位参加试运转人员工资、专家指导费，以及必要的工业炉烘炉费等;试运转收入包括试运转期间的产品销售收入和其他收入。联合试运转费不包括应由设备安装工程费用开支的调试及试车费用，以及在试运转中暴露出来的因施工原因或设备缺陷等发生的处理费用。P29 8.根据我国现行建设项目总投资及工程造价构成，在工程概算阶段考虑的对一般自然灾害处理的费用应包含在( )内。 A.未明确项目准备金 B.工程建设不可预见费 C.暂列金额 D.不可预见准备金 【答案】B 【解析】基本预备费是指投资估算或工程概算阶段预留的，由于工程实施中不可预见的工程变更及洽商、一般自然灾害处理、地下障碍物处理、超规超限设备运输等而可能增加的费用，亦可称为工程建设不可预见费。P30 9.某新建项目建设期为两年，分年均衡进行贷款，第一年贷款 200 万元，第二年贷款 300 万元，在建设期 内贷款利息只计息不支付，年利率为 10%的情况下，该项目应计建设期贷款利息为( )万元? A.36.00 B.46.00 C.52.00 D.70.00 【答案】B 【解析】第一年利息=200×0.5×10%=10 万元;第二年利息=(200+10+300×0.5)×10%=36 万元;建设期贷款利息=10+36=46 万元。P31 10.关于施工定额的应用，下列说法正确的是( )。 A.施工定额是编制施工图预算的依据 B.行业统一定额只能在本行业范围内使用 C.企业定额反映了施工企业的生产消耗标准，宜用于工程计价 D.工期定额是工程定额的一种类型，但不属于工程计价定额 【答案】D 【解析】部分地区和行业造价管理部门还会颁布工期定额，工期定额是指在正常的施工技术和组织条件下，完成建设项目和各类工程所…

2019年一级造价工程师考试《水利计量》真题及答案（全）
type: item
date: 2023-01-30T10:46:32+08:00
description: 1.【题干】经室内试验测定，一岩块的饱和单轴抗压强度为65MPa。该岩块属于( )。【选项】A.坚硬岩B.中硬岩C.较软岩D.软岩【答案】A2.【题干】根据地下水的埋藏条件，可将地下水分别上层带水(包气带水)、潜水及( )。【选项】A.孔隙水B.裂隙水C.岩D.承压水【答案】D3.【题干】透水率是以吕荣值(Lu)为单位表们岩体渗透性的指标，表示使用灌浆材料作为试验流体时地层的渗透系数，1LU相当于渗透系数( )。【选项】A.1×10-3cm/sB.1×10-4cm/sC.1×10-5cm/sD.1×10-6cm/s【答案】C4.【题干】岩石的基本类型可分为岩浆岩(火成岩).沉积岩、变质岩，下列属于变质岩的是( )。【选项】A.流纹岩B.大理岩C.石灰岩D.玄武岩【答案】B5.【题干】某引水隧洞直径6m，采用钻爆法施工，经施工地质判别围岩为Ⅲ类，支护类型选择( )是合适的。【选项】A.不支护B.局部杆或喷薄层混凝土C.喷混凝上，系统锚杆加钢筋网D.系统锚杆加钢筋网，浇筑混泥土衬砌【答案】B6.【题干】在天然砂料作为混泥土细骨料的质量技术指标中，含沙量宜小于( )。【选项】A.1%B.3%C.5%D.8%【答案】B7.【题干】碱性岩石制作的骨料与沥青黏附性能好，且有比较成熟的工程经验，因此目前工程多采用( )制作沥青混泥土骨料。【选项】A.玄武岩B.花岗岩C.片麻岩D.石灰岩【答案】D8.【题干】按细度模数的大小，可将砂分为粗砂、中砂、细砂和特细砂普通混凝土用砂宜为细度模数( )的中砂。【选项】A.3.7～0.7B.3.0～2.3C.3.7～2.2D.3.0～1.6【答案】B9.【题干】在大体积混凝土设计中，选择三、四级配混凝土的目的是( )。【选项】A.提高混凝土耐久性B.改善混凝土和易性C.减少水泥用量D.减少骨料用量【答案】C10.【题干】在水利水电工程地质勘察中，需研究( )的露陷性。【选项】A.淤泥B.黄土C.膨胀土D.红黏土【答案】B11.【题干】聚苯乙烯泡沫塑料用做像保湿隔热材料时，其最高使用度约为( )℃。【选项】A.50B.70C.100D.120【答案】B12.【题干】水泥强度等级42.5R中的“R”代表该水泥为( )。【选项】A.早强型B.低热型C.快凝型D.快硬型【答案】A13.【题干】碳素结构钢( )具有较高的强度和良好的塑性、韧性，广泛用于建筑结构中。【选项】A.Q195B.Q215C.Q235D.Q275【答案】C14.【题干】土工合成材料耐久性不包括( )。【选项】A.抗紫外线能力B.生物稳定性C.蠕变性D.渗透性【答案】A15.【题干】水利水电工程永久性水工建筑物级别，根据工程等别或永久性水工建筑物的分级指标，划分为( )级。【选项】A.六B.五C.四D.二【答案】B16.【题干】岩基上的重力压力和其他荷载的作用下，主要依靠自身重量在地基上产生的( )来满足抗滑稳定要求。【选项】A.压应力B.扬压力C.凝聚力D.抗滑力【答案】D17.【题干】混凝土重力坝通常将坝体混凝土按不同工作条件分区，合理划定不同混凝土的特性指标，如上下游最低水位以下坝体外部表面混凝土等级的主要控制因素是强度和( )。【选项】A.抗渗B.抗冻C.低热D.抗冲刷【答案】A18.【题干】土石坝根据坝高可分为低坝、中坝和高坝，坝高( )以上为高坝。【选项】A.30mB.50mC.70mD.90m【答案】C19.【题干】土质防渗体与坝壳料之间，根据需要与土料情况可以只设反滤层，也可以同时高为反滤层和( )。【选项】A.垫层B.过滤层C.排水层D.防渗层【答案】B20.【题干】拱坝坝体稳定主要依靠( )。【选项】A.坝体自重B.基础及两岸凝聚力C.两岸拱端反力D.两岸基础摩擦力【答案】C21.【题干】根据《内河通航标准》(GB50139-2014)，船闸级别按同行最大船舶吨级划分为( )级 【选项】 A.五 B.六 C.七 D.八 【答案】C 22.【题干】按闸室结构分类，水闸可分为( )。 【选项】 A.挡潮用、分洪闸、排水闸 B.挡潮闸、开敞式水闸，胸墙式水闸 C.开敞式水闸、胸墙式水闸、封闭式(涵洞式)水闸 D.开敝式水闸、胸墙式水闸、分洪闸 【答案】C 23.【题干】根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017)，水库土石坝级别确定为2级，当坝高超过( )时，其级别可提高一级。 【选项】 A.70m B.80m C.90m D.100m 【答案】C 24.【题干】防洪工程保护对象的防洪标准为50年一遇，其堤防永久性水工建筑物的级别应为( )。 【选项】 A.1级 B.2级 C.3级 D.4级 【答案】B 25.【题干】混凝土重力坝坝体布置应结合枢纽布置全面考虑，宜首先考( )的布置。 【选项】 A.泄洪建筑物 B…

浙江2019二级造价工程师《土建实务》考试真题及答案解析
type: item
date: 2023-01-30T10:10:31+08:00
description: 一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.避免因各段荷载不均匀沉降引起下沉而产生裂缝，将建筑物从基础到顶部分隔成段的竖直缝是( )。A.沉降缝B.伸缩缝C.防震缝D.施工缝【答案】A【解析】沉降缝是指将建筑物或构筑物从基础到顶部分隔成段的竖直缝，或是将建筑物或构筑物的地面或屋面分隔成段的水平缝，借以避免因各段荷载不均引起下沉而产生裂缝。它通常设置在荷载或地基承载力差别较大的各部分之间，或在新旧建筑的连接处。2.下列项目中不属于社会保险费内容的为( )。A.失业保险费B.医疗保险费C.住房公积金D.养老保险费【答案】C【解析】社会保险费包括：养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费。3.因承包方原因造成工期延误的，延误期间价格下降造成的价差由( )受益。A发包方B.承包方C.发、承包方共同D.双方协商【答案】A【解析】承包人的原因导致的工期延误，按不利于承包人的原则调整合同价款。在工程延误期间国家的法律、行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的：(1)造成合同价款增加的，合同价款不予调整。(2)造成合同价款减少的，合同价款予以调整。4.以幕墙作为围护结构的建筑物，应按( )计算建筑面积。A.建筑物外墙外围水平面积B.幕墙外边线围护面积C.幕墙中心线围护面积D.幕墙内侧围护面积【答案】B【解析】以幕墙作为围护结构的建筑物，应按幕墙外边线计算建筑面积。5.土方工程量中，下列内容中无需增加基础施工所需工作面宽度的是( )。A.基础垂直面刷冷底子油B.砖基础C.地下构件的砖模D.挖地下室土方【答案】C【解析】地下构件设有砖模的，挖土工程量按砖模下设计垫层面积乘以下翻深度，不另增加工作面和放坡。6.下列情形可以计算线条模板增加费的是( )。A.混凝土梁面凸出宽度大于300m的单阶线条B.混凝土墙面凸出宽度为250mm的单阶线条C.砖墙上混凝土窗台板单阶挑沿D.女儿墙上混凝土压项单阶挑沿【答案】A【解析】单阶线条凸出宽度大于300mm的，按雨蓬定额执行;单独窗台板、栏板扶手、墙上压顶的单阶挑沿等按单独扶手、压顶或小型构件定额执行的构件不再另计模板增加费。7.装配式混凝土结构工程中依附于外墙板制作的凸(飘)窗安装套( )。A.外墙板安装定额B.分别套凸(飘)窗和外墙板安装定额C.凸(飘)窗安装定额D.阳台板安装定额【答案】A【解析】依附于外墙板制作的飘窗，并入外墙板内计算并单独列项。8.屋面防水工程中，伸缩随、女儿墙、天窗处的弯起高度遇设计无规定时，按( )计算，计入屋面工程量内。A.100mmB.250mmC.350mmD.500mm【答案】D【解析】屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分，按设计图示尺寸计算;设计无规定时，伸缩缝、女儿墙、天窗的弯起部分按500mm计算，计入屋面工程量内。9.楼梯的砂浆面层定额中，未包括的内容是( )。A.踏步抹灰B.砂浆踢脚线C.板底抹灰D.梯段侧面抹灰【答案】C【解析】楼梯面层定额不包括楼梯底板装饰，楼梯底板装饰套天棚工程。砂浆楼梯、台阶面层包括楼梯、台阶侧面抹灰。10.内墙面抹灰工程量计算时，以下说法不正确的是( )。A.不扣除各种踢脚线所占面积B.墙上梁凸出墙面时,凸出部分按梁抹灰以展开面积计算C.附墙柱凸出墙面部分并入相应的墙面计算D.应扣除门窗洞口、但洞口侧壁不加【答案】B【解析】内墙面、墙裙抹灰面积按设计图示主墙间净长乘高度以面积计算，应扣除墙裙、门窗洞口及单个面积0.3m2以外的孔洞所占面积，不扣除踢脚线、装饰线以及墙与构件交接处的面积。且门窗洞口和孔洞的侧壁面积亦不增加，附墙柱、梁、垛的侧面并入相应的墙面面积内。11.下列金属构件中，油漆工程量不能按构件质量乘相应系数折算油漆面积的是( )。A.钢栏杆B.钢爬梯C.钢门窗D.钢平台【答案】C【解析】钢门窗套用单层钢门窗定额，其工程量乘以相应系数。12.房屋建筑与装饰工程的拆除工程定额适用于( )。A.保护性拆除B.控制爆破拆除C.二次装修前的拆除D.机械整体性拆除【答案】C【解析】拆除工程适用于房屋工程的维修、加固、二次装修前的拆除，不适用于房屋的整体拆除。13.房屋建筑与装饰工程的脚手架国标清单项目中，其中( )与其余各项的特征描述要求不一致。A.外脚手架B.挑脚手架C.里脚手架D.满堂脚手架【答案】B【解析】挑脚手架的项目特征为：1.搭设方式2.悬挑高度3.脚手架材质;其余选项的项目特征为：1.搭设方式2.搭设高度3.脚手架材质。14.房屋建筑与装饰工程的垂直运输项目特征描述时，虽然国标清单计算规范未作要求,但按我省计价要求仍需描述的特征是( )。A.建筑物檐高B.建筑物层数C.地下室层数D.建筑物层高【答案】D【解析】我省计价要求仍需描述的特征是建筑物层高。15.C30商品混凝…

安徽2019年二级造价工程师《土建实务》考试真题及答案解析
type: item
date: 2022-11-22T14:44:25+08:00
description: 一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 19.关于砖砌体项目中，基础与墙(柱)身的划分，下列说法错误的是( )。 A.基础与柱身使用同一种材料时，以柱基上表面为界，以下为基础，以上为柱身 B.基础与墙身使用不同材料时，位于设计室内地面高度≤±300mm时，以不同材料为分界线，高度>±300mm时，以设计室内地面为分界线 C.砖围墙以设计室外地坪为界，以下为基础，以上为墙身 D.基础与墙身使用同一种材料时，以设计室内地面为界，以下为基础，以上为墙身 【答案】A 【解析】基础与墙(柱)身的划分：基础与墙(柱)身使用同一种材料时，以设计室内地面为界(有地下室者，以地下室室内设计地面为界)，以下为基础，以上为墙(柱)身。基础与墙身使用不同材料时，位于设计室内地面高度小于或等于≤±300mm时，以不同材料为分界线，高度>±300mm时，以设计室内地面为分界线。砖围墙应以设计室外地坪为界，以下为基础，以上为墙身。P272 20.根据2018版安徽省建设工程计价依据，企业管理费不包括( )。 A.办公费 B.工具用具使用费 C.临时保护设施费 D.管理人员工资 【答案】C 【解析】临时保护设施费属于措施项目费。管理教材。 二.多项选择题(每小题2分,共20分。每小题有两个或两个以上正确答案，至少有1个错项，请将答题卡上相应题号中全部正确答案的字母标号涂黑，错选,本题不得分;少选,每个正确选项得0.5分) 21.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，下列属于分部分项工程项目清单五要件的有( )。 A.项目编码 B.项目名称 C.项目特征 D.计量单位 E.工程量计算式 【答案】ABCD 【解析】分部分项工程项目清单必须载明项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量。P308 22.根据2018版安徽省建设工程计价依据，关于混凝土柱的柱高，下列说法正确的有( )。 A.有梁板的柱高，应自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板的上表面之间的高度计算 B.无梁板的柱高，应自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽上表面之间的高度计算 C.框架柱的柱高，应自柱基上表面至柱顶高度计算 D.砖混结构构造柱按全高计算，嵌接墙体部分(马牙槎)的体积不计入柱身体积内 E.依附于柱上的牛腿,并入柱身体积内计算 【答案】ACE 【解析】有梁板的柱高，应自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板上表面之间的高度计算。无梁板的柱高，应自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽下表面之间的高度计算，故B错。框架柱的柱高应自柱基上表面至柱顶高度计算。构造柱嵌接墙体部分并入柱身体积，故D错。P277 23.国家建筑标准设计图集16G101-1中关于混凝土保护层厚度，下列说法正确的有( )。 A.现浇混凝土柱中钢筋的保护层厚度指纵向主筋到混凝土外表面的距离 B.基础底面钢筋的保护层厚度，有混凝土垫层时应从垫层顶面算起，且不应小于400mm C.混凝土保护层厚度与混凝土结构设计使用年限有关 D.混凝土构件中受力钢筋的保护层厚度不应小于钢筋的公称直径 E.现浇混凝土柱中钢筋的保护层厚度指箍筋外侧到混凝土外表面的距离 【答案】BCDE 【解析】混凝土保护层是结构构件中钢筋外边缘至构件表面范围用于保护钢筋的混凝土。构件中受力钢筋的保护层厚度不应小于钢筋的公称直径d。钢筋混凝土基础宜设置混凝土垫层，基础中钢筋的混凝土保护层厚度应从垫层顶面算起，且不应小于40mm。 24.根据2018版安徽省建设工程计价依据，分部分项工程费包括( )。 A.人工费 B.材料费 C.机械费 D.环境保护费 E.利润 【答案】ABCE 【解析】分部分项工程费是指各专业工程的分部分项工程应予列出的各项费用，由人工费、材料费、机械费和综合费构成。综合费是由企业管理费、利润构成。P340 25.根据2018版安徽省建设工程计价依据，实体砖墙工程量按设计图示尺寸以体积计算，下列说法正确的有( )。 A.扣除门窗和单个面积≥0.3m2的洞口所占体积 B.扣除嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁、混凝土板头所占体积 C.扣除凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积 D.凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积不增加 E.凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算 【答案】ACDE 【解析】实心砖墙扣除门窗、洞口、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积，不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积≤0.3m2的孔洞所占的体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加。凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算。 26.关于民用建筑…

陕西2020年二级造价工程师《土建实务》考试真题及答案解析
type: item
date: 2022-11-22T12:37:14+08:00
description: 一、单项选择题 (共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意 ) 1.按照结构受力情况，墙体可分为()。 A.承重墙和非承重境 B.外墙和内墙 C.实体墙和组合墙 D.块材墙和板筑墙 【答案】A 【解析】墙按结构受力情况分为承堂墙和非承重墙两种。P8 2.道路硅酸盐水泥同于()。 A.通用水泥 B.专用水泥 C.特性水泥 D.—般水泥 【答案】B 【解析】专用水泥：专用水泥的用途。如：G级油井水泥、道路硅酸盐水泥，p33。 3.测定混凝土立方体抗压强度的龄期是()。 A.7d B.14d C.21d D.28d 【答案】D 【解析】混凝土的立方体抗压强度与强度等级按照标准的制作方法制成边长为150mm的立方体试件，在标准养护条件(温度(20士3)℃，相对湿度90%以上下，养护到28d，按照标准的测定方法测定其抗压强度值称为混凝土立方体试件抗压强度。P38 4.砌筑砖墙时，转角处和交接处应()。 A.分段砌筑 B.同时砌筑 C.分层砌筑 D.分别砌第 【答案】B 【解析】墙体转角处和纵横墙交接处应同时第。临时间断处应砌成斜搓，斜搓水平投影长度不应小于高度的2/3P71 5.拆除现混凝土框架结构模板时，应先拆除()。 A.楼板底模 B.梁侧模 C.柱模板 D.梁底模 【答案】C 【解析】模板的拆除顺序—般是先拆非承重横板，后拆承重模板;先拆侧模板，后拆底模板。框架结构模板的拆除顺序一般是柱一楼板一梁侧模一梁底模。拆除大型结构的模板时必须事先制定详细方案。P76 6.先张法施工中，混疑土预应力的产生主要依靠()。 A.钢筋热胀冷缩 B.张拉钢筋 C.端部锚具 D.混凝土与预应力筋的粘结力 【答案】D 【解析】先张法是在涝筑混凝土前张拉预应力钢筋，并将张拉的预应力钢筋临时固定在台座或钢模上，然后再涝筑混疑土，待混凝土达到一定强度，保证预应力筋与混凝土有足够的粘结力时，放松预应力筋，借助于混凝土与预应力筋的粘结，使已疑土产生预压应力。P78 7.关于屋面卷材防水层铺设方向的说法，正确的是()。 A.当屋面坡度小于2%时，卷材宜平行于屋脊铺贴 B.当屋面坡度在3%～15%时，卷材可平行或者垂直于屋脊铺贴 C.当屋面坡度大于15%时，沥青访水卷材可平行或者垂直于屋脊铺贴 D.高聚物改性沥青坊水楼材必须垂直于屋顶铺贴 【答案】B 【解析】楼材的铺设方向应根据屋面坡度和至面是否有振动来确定。当屋面坡度小于3%时，卷材宜平行于屋脊铺贴;屋面坡度在3%～15%时，学材可平行或垂直于屋脊铺贴;屋面坡度大于15%或受振动时，沥青卷材应垂直于屋脊铺贴，其他可根据实际情况考虑采用平行或垂直屋脊铺贴。由檐口向屋脊一层层地铺设，各关卷材上下应搭接，多层卷材的搭接位量应错开，上下层卷材不得垂直铺贴P91。 8.坡度在20以内的大面积场地平整，宜选用的土方工程施工机械是()。 A.单斗挖土机 B.多斗挖土机 C.推土机 D.铲运机 【答案】D 【解析】铲运机的特点是能独立完成铲土云土、卸土、填筑、压实等工作，常用于坡度在20以内的大面积场地平整，开挖大型基坑、沟槽，以及填筑路基等土方工程。P93 9.钢筋骨架中交叉钢筋的焊接宜采用()。 A.闪光对焊 B.电弧焊 C.电渣压力焊 D.电组点焊 【答案】D 【解析】电组点焊:钢筋骨架或钢筋网中交叉钢筋的焊接宣采用电阻点。 10.工作A有四项紧后工作B、C、D、E，其持续时间分别为:B=3天、C=4天、D=8天、E=8天，LFe=10、LFc=12、LF=13、LF=15，则LF为()。 A.8 B.7 C.5 D.4 【答案】C 【解析】(1)从左到右:计算ESEF累加取大。(2)从右到左:计算LF、L5，逆减取小。由题可知L5a=7、L5c=8、L5=5、L5=7，所以A工作的最迟完成时间为5。 11.双代号网络进度计划图中虚箭线表示()。 A.工作之间的逻辑关系 B.工作的持续时间 C.资源消耗程度 D.非关键工作 【答案】A 【解析】虚箭线的唯一功能是用以正确表达目关工作的逻辑关系它不消耗资源持续时间为零P106 12.关于施工图预算作用的说法，错误的是()。 A.确定招标控制价的依据 B.办理竣工结算的依据 C.确定施工合同价款的依据 D.承包人确定施工成本的依据 【答案】D 【解析】(三)施工图预算的作用。 1)确定工程造价的依据; 2)是建设单位确定标底和投标单位确定投标报价的依据; 3)是确定族会同价款的依据; 4)是拨付工程进度款和办理竣工结算的依据; 5)是施工图预算与施工预算进行“两算”对比的依据。P254 13.关于工程量清单作用的说法，错误的是()。 A.竣工验收的依据 B.支付工程进度款的依据 C.签订合同的依据 D.进行工程震赔的依据 【答案】A 【解析】工程量清单是工程量清单…

江西2020年二级造价工程师《安装实务》考试真题答案及解析
type: item
date: 2022-11-22T12:30:09+08:00
description: 一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.()是指按工资总新构成规定，支付给从事建筑安装工程施工的生产工人和附属生产单位工人的各项费用。 A.工人工资 8.校准工资 C.人工费 D.奖金 【答案】C 【解析】人工费是指按工资总额构成规定，支付给从事建筑安装工程施工的生产工人和附属生产单位工人的各项费用。人工费包括:计时工资和计件工资、奖金、津贴补助、加斑加点工资、特殊情况下支付的工资。 【考点来源】第二章第三节二、安装工程费用项目的组成 2.非直联式按。本体和底座的总量计算，不包括()重量，但包括。。的安装费。 A.电动机 B.电焊机 C.主机 D.发动机 【答案】A 【解析】11)直联式风机按风机本体及电动机、变速器和底座的总重量计算;非直联式风机以本体和底座的总重量计算，不包括电动机重量，但电动机的安装已包括在定额内。 12)泵安装根据设备类型、重量，以“台”为计量单位计算设备重量时 ①直联式泵按泵本体、电动机和底座的总重量计算。 ②非直联式泵按泵本体及底座的总重量计算，不包括电动机重量，但包括电动机的安装 ③离心式深水泵按泵本体、电动机、底座及扬水管的总重量计算 【考点来源】第一章第七节 一、机械设备 二、多项选择题 1.建筑电气工程功能划分，可分为() A.变配电系统 B.防雷接地系统 C.照明控制 D.动力系统 E.二次回路系统 【答案】ABCD 【解析】建筑电气工程根据功能划分可分为变配电系统、建筑动力系统、建筑电气照明系统、防雷接地系统等。 【考点来源】第一章第二节四、安装工程常用系统分类及组成 2.根据防机理不同，按蚀反应机理可分为() A.化学腐蚀 B.全面腐蚀 C.电化学 D.物理腐蚀 E.大气腐蚀 【答案】ACD 【解析】根据腐蚀机理的不同，蚀主要有以下几种常用分类 (1)按蚀环境可分为化学介质腐蚀、大气离蚀、海水腐蚀、土壤腐蚀、杂散电流高蚀、细菌蚀、磨损高蚀、应力蚀和接触腐蚀。 (2)按蚀反应机理可分为化学蚀、电化学蚀和物理腐蚀。 (3)按蚀破坏程度可分为全面腐蚀和局部腐蚀。 【考点来源】第六章第一节一、金属蚀分类及发生条件 3.给排水工程量清单项目，镀锌钢管子目项目特征的描述内容()。 A.安装部位 B.连接形式 C.示带形式 D.除锈剂形式 E.介质 【答案】ABCE 【解析】 【考点来源】第二章第四节工程量清单项目设置 【案例题】 案例一 施工合同中约定，承包人承担的镀锌钢管价格风险幅度为士5%。超出部分依据《建设工程工程量清单计价规范》的造价信息法调差。已知投标人投标价格、基准价发布价格为3100元/t、2900元/t，2019年9月、2020年9月的造价信息发布价分别为2700元/t、3300元/t 【问题】 1.计算2019年9月镀锌钢管的实际结算价格。 2.计算2020年9月锌钢管的实际结算价格。 【解析】 1.2019年9月信息价下降，应以较低的基准价基础为计算合同约定的风险幅度值，即 2900X(1-5%)=2755(元/t) 因此镀锌钢管每应下浮价格=2755-270055(元/t)2019年9月实际结算价格为3100-5=3045(元/t) 2.2020年9月信息价上派，应以较高的投标价格位基础计算合同约定的风险幅度值，即:3100X(1+5%)=3255(元/t) 因此镀锌钢管每应上调价格=3300-325-45(元/t)2020年9月实际结算价格为:3100+45=3145(元/t)

江苏2020年二级造价工程师《安装实务》真题答案及解析
type: item
date: 2022-11-22T12:27:16+08:00
description: 一、单项选择题 15.目前，BIM技术在建筑工程中得到重视井加以应用，下列不属于BIM的特点是() A.模拟性 B.协调 C.优化 D.简易 【答案】D 【解析】BIM具有可视化、协调性、模拟性、优化性和可出图性五大特点。 【考点来源】第二章第四节BIM技术在安装工程中的应用 二、多项选择题 23.下列不属于室内排水系统组成的有 A.卫生具 B.通气管道 C.管道加压系统 D.清通设备 E.补偿 【答案】E 【解析】室内排水系统组成包括卫生具或生产设备受水器 ②存水弯 ③排水管道系统，由排水横支管、排水立管、埋地干管和排出管组成。 ④通气管系。 ⑤清通设备，包括检查口、清扫ロ和室內检查井。 【考点来源】第一第一节给水排水工程

安徽2021年二级造价工程师《造价管理》真题答案及解析
type: item
date: 2022-11-22T12:21:43+08:00
description: 一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 某工程工程费用为6400万元，工程建设有关的其他费用为90万元，预备费为320万元，建设期贷款利息为200万元，流动资金为800万元，则该工程工程造价为()。 A8620万元 B.7820万元 C.7620万元 D.7300万元 【答案】B 工程竣工验收合格的以()之日为实际竣工日期 A.办理竣工结算 B.竣工验收备案 C.工程保修期满 D.提交竣工验收中诗告 【答案】B 建设工程的保修期自()之日起计算 A.竣工验收 B.竣工验收合格 C.交付使用 D.合同期满 【答案】B 某工程于2020年7月取得施工许可证，2020年10月因故中止施工，2021年11月恢复施工在恢复施工前该工程建设单位应()。 A.重新办理施工许可证 B.向发证机关报告后自行施工 C.报发证机关重新核验施工许可证 D.向发证机关申请延期 【答案】C 下列属于行政法规的是()。 A.建筑法 B.建设工程质量管理条例 C.建设工程价款结算智行办法 D.安徽省建设工程造价管理条例 【答案】B 综合单价的组成()。 A.人材机 B.人材机管 C.人材机综合费 D.人材机规利 超过概预算()要重新审 A.5% B.10% C.15% D.20% 【答案】B 压缩工期超过()要给赶工费 A.10% B.15% C.20% D.30% 【答案】C 以扩大的分部分项工程为研究对象的是()定额 A.施工定额 B.预算定额 C.概算定额 D.概算指标 【答案】C T程定额中的基础定额是()。 A.施工定额 B.预算定额 C.概算定额 D.概算指标 【答案】A 缺陷责任期不得超过()。 A.6 B.12 C.18 D.24 【答案】D 咨询企业一般审核办法()。 A.重点 B.抽样 C.类比 D.全面 【答案】D