2023年一级造价工程师《水利案例》考试真题及答案解析
1.某施工合同输水管长34km，其中符合钢管段长18km，球墨铸铁铁管段长16km.合同约定2020年7月1日两种棺材同时开工，复合钢管施工期10个月，球墨铸铁管施工8个月，合同完工期10个月，合同条款效如下：(1)价格调整(1)管材价格变动高度超过5%时按以下公式进行价格调整，开工当年完成的管材进行价格调整，以后每月调整一次管材价格计算公式：△M=【P-(1±5%))Po】×L×(1±增值税税率)其中M调整的管材价差P：管材档期价格po：管材基期价格2、由于承包人原因未在合同约定工期内完工的管材，应采用合同约定完工月份与实际完工月份中较低的价格作为管材当期价格(3)管材价格见表6单位元/m合同履行过程中发生了如下事件：事件1：因新冠疫情影响，两种管材开工时间均延至2020年8月1日，为保证工程按期完工，发包人及监理人向承包人提出赶工要求承包人根据发包人及监理人指令提出了赶工方案，同时提出复核钢管施工每公里增加税前综合费用12.5万元，合同变工日期不变，发包人及监理人同意了承包人提出的赶工方案，工期和费用。事件2：施工至第7个月末，因发包人未按期提供施工场地造成球墨铸铁管施工停工3天，承包人及时调配施工资源后，经监理人答，球墨铸铁管施工现场有施工人员10人，25t汽车起重机车辆40t平板运输1辆施工至9个月末球墨铸铁管施工完工。事件3：施工至第8个月末，因季节性降雨造成复合钢管施工停工30天，经监理人答，复合钢管施工现场有施工人员45人，25t汽车起重机2辆，40t平板运输车2辆，施工至第10个月末，复合钢管施工完工。【问题】1、针对以上事件哪些是不可抗力事件?根据现行水利水电工程标准施工招标文件合同双方承担不可抗力造成损失的原则是什么?2、针对以上时间，发包人应对哪些事件进行费用补偿?并说明理由?3、假设两种管材均在合同期内均衡加工，停工期施江人员，25t汽车起重机，40t平板运输车前综合补偿标准分别是20元/天，600元/辆，480元/辆针对以上事假发包人补偿费问题多少万元，建包人索赔的工期多少个月?4、假设两种管材均在合同工期内均衡施工2021年1~4月可调整的管材价差分别是多少万元?5、假设2021年1~4月可调整的管材价差为8000万元，该个月工程完工承包人可调整的合同价款是多少万元?【解析】1、事件1属于不可抗力事件。合同双方承担不可抗力造成损失的原则是：①永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担。②承包人设备的损坏由承包人承担。③发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用。④承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担。⑤不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施赶工费用由发包人承担。2、发包人应对事件1和事件2进行费用补偿。理由：事件1属于不可抗力事件的，发包人要求赶工的，赶工费用由发包人担。事件2属于发包人的责任事件，发包人未按期提供施工场地导致停工，应对人员与机械的闲置进行费用补偿。事件3属于承包人的责任事件，季节性大雨是有经验的承包商能预判的风险事件，造成的损失由承到包人自己承担。3、事件1索赔费用：12.518=225万，工期不予延长。事件2索赔费用：(1020+600+480)3/10000=0.384万，工期予以延长3天。4、复合钢管施工时间是20年7月-21年4月，21年1月-4月每月完成1.8km球墨铸铁管施工时间是20年7月-21年2月，21年1月-2月每月完成2.0km，3月-4月没有施工。21年1月复合钢管的价格以及21年2月球墨铸铁管与基期价格比较没有超过5%，不需要调整。21年1月管材的价差费用：2.01000(4300-(46700.95))/10000=-27.3万21年2月管材的价差费用：1.81000(3660-(32801.05))/10000=38.88万21年3月管材的价差费用：1.81000(3860-(32801.05))/10000=74.88万21年4月管材的价差费用：1.81000(4150-(3280*1.05))/10000=127.08万
2023年一级造价工程师《工程计价》真题及答案解析
一、单选题1.某建筑工程项目建设投资为 12000 万元，工程建设其他费为 2000 万元，预备费为 500 万元建设期利息为 900 万元，流动资金为 300 万元。该项目的固定资产投资额为( )万元。A.12900B.13400C.15400D.15700【答案】A【解析】本题考查的是我国建设项目总投资及工程造价的构成。12000+900=12900 万元。参见教材 P2。2.根据国际建设项目计量标准(CMS)，下列费用中，应计入项目相关建设成本的是( )。A.场外设施费B.附属工程费C.拆除和场地平整费D.场地购置费【答案】A【解析】本题考查的是国外建设项目总投资构成。项目相关建设成本包括场外设施费用、工器具及生产家具购置费、与项目建设有关的咨询费和监理费以及风险准备金，不包括场地购置费和业主为实现项目发生的其他费用。参见教材 P3。3.某项目采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料、加工费等费用为30万元，外购配套件费为8万元，利润率为7%，增值税率为13%。不计其他费用，则用成本计算估价法计算的该台设备原价为( )万元。A.44.27B.44.91C.45.31D.45.95【答案】C【解析】本题考查的是设备购置费的构成和计算。利润=30×7%=2.1 万元，增值税=(30+8+2.1)×13%=5.213 万元，设备原价=30+8+2.1+5.213=45.313 万元。参见教材 P5。4.下列费用中，应计入进口设备运杂费的是( )。A.国际运费B.国际运输保险费C.外贸手续费D.采购及保管费【答案】D【解析】本题考查的是设备购置费的构成和计算。 设备运杂费是指国内采购设备自来源地、国外采购设备自到岸港运至工地仓库或指定堆放地点发生的采购、运输、运 输保险 、保管、装卸等费用。通常由下列各项构成：(1)运费和装卸费。国产设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库(或施工组织设计指定:的需要安装设备的谁故地点止所发生的运费输装卸费;进口设备由我国到岸港口或边境车站起至工地仓库(或施工组织设计指定的需安装设备的堆放地点)止所发生的运费和装卸费。 (2)包装费。在设备原价中没有包含的，为运输而进行的包装支出的各种费用。(3)设备供销部门的手续费。按有关部门规定的统一费率计等。(4)采购与仓库保管费。指采购、验收、保管和收发设备所产生的各费用，包括设备采购人员、保管人员和管理人员的工资、工资附加费、办公费、差旅交通费，设备供应部门办公和仓库所占固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保护费、检验试验这些费用可按主管部门规的采购与保管费费率计算。参见教材 P8。5.关于一般计税方法和简易计税方法的选择，下列说法正确的是( )。A.允许采用简易计税方法时，选择何种方法主要取决于可抵扣的进项税额B.计税方法一经选择，48个月内不得变更C.同一时期承包人的不同项目只能选择相同的计税方法D.不允许发包人在招标合同条款中要求选择特定的计税方法【答案】A【解析】本题考查的是建筑业的増值税税务筹划。选项 B 错误，根据有关规定，计税方法的选择权归属于纳税人，具体到建筑行业，计税方法的选择权应归属于承包人，除规定只能使用简易计税方法的情况外，满足上述简易计税适用范围的四种情况时，承包人可以选择采用一般计税方法或简易计税方法，但一经选择，36个月内不得变更。选项 C 错误，一般纳税人可就不同应税行为选择不同的计税方法，有可能出现一般计税方法和简易计税方法同时存在的情形，所以36 个月内不得变更主要是针对单个项目而言的，而不是说一般纳税人选择了简易计税方法以后，全部建筑项目均要适用简易计税。选项 D 错误，，发包人虽然在法理上并不具备税方法的选择权，但其可以在建设项目招投标问朋程中通过事先拟定的合同条款要求选择特定的计税方法，在这种情况下，发包人事实上享有了增值税计税方法的选择权。参见教材 P15。6.关于措施项目工程量的计算单位，下列说法正确的是( )。A.脚手架费按建筑面积或垂直投影面积以“㎡”为单位计算B.超高施工增加费按建筑物超高高度以“m”为单位计算C.垂直运输费按运输距离以"m"为单位计算D.降水费用按降水深度以"m"为单位计算【答案】A【解析】本题考查的是按造价形成划分建筑安装工程费用项目构成和计算。选项 B 错误，超高施工增加费按建筑物超高部分建筑面积以“㎡”为单位计算。选项 C 错误，垂直运输费可根据不同情况用两种方法进行计算：按照建筑面积以 “㎡”为单位计算;按照施工工期日历天数以“天”为单位计算。选项 D 错误，施工排水、降水费分两个不同的独立部分计算：成井费用通常按照设计图示尺寸以钻孔深度以“m”计算;排水、降水费用通常照排、降水日历天数以“昼夜”计算。参见教材 P20～21。7.下列国外建筑安装工程费的构成项目中，应计入管理费的是( )。A.现场保卫设施费B.现场试验费C.工人现场福利费D.保函手续费【答案】D【解析】本题考查的是国外建筑安装工程费的构成。管理费包括工程现场管理费(占整个管理费的20%～30%)和公司管理费(占整个管理费的 70%~80%)。管理费除了包括与我国施工管理费构成相似的管理人员工资、管理人员辅助工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、生活设施使用费、工具用具使用费、劳动保护费、检验试验费以外，还含有业务经费。业务经费包括：(1)广告宣传费。(2)交际费，如日常接待饮料、宴请及礼品费等。(3)业务资料费，如购买投标文件、文件及资料复印费等。(4)业务所需手续费，施工企业参加投标时，必须由银行开具投标保函;在中标后必须由银行开具履约保函;在收到业主的工程预付款以前，必须由银行开具预付款保函;在工程竣工后，必须由银行开具质量或维修保函。在开具以上保函时，银行要收取一定的担保费。(5)代理人费用和佣金，施工企业为争取中标或为加强收取工程款，在工程所在地(所在国)寻找代理人或签订代理合同，因而付出的佣金和费用(6)保险费，包括建筑安装工程一切险投保费、第三者责任险投保费等。(7)向银行贷款利息。在许多国家，施工企业的业务经费往往是管理费中所占比例最大的一项，占整个管理费的 30%～38%。参见教材 P23。8.下列关于项目建设管理费的说法中，正确的是( )。A.是指建设单位从项目筹建之日起至通过竣工验收之日止发生的管理性支出B.按照工程费用和用地与工程准备费之和乘以项目建设管理费率计算C.代建管理费和项目建设管理费之和不得高于项目建设管理费限额D.不得用于委托咨询机构进行施工项目管理发生的施工项目管理费支出【答案】C【解析】本题考查的是项目建设管理费和用地与工程准备费。选项 A，项目建设管理费是指项目建设单位从项目筹建之日起至办理竣工财务决算之日止发生的管理性质的支出;选项 B，项目建设管理费按照工程费用之和(包括设备及工器具购置费和建筑安装工程费用)乘以项目建设管理费率计算;选项 D，建设单位委托咨询机构进行施工项目管理服务发生施工项目管理费。施工项目管理.费从项目建设管理费中列支。参见教材 P25。9.某建设项目静态投资计划额为 10000 万元，建设前期年限为1年。建设期为2年，分别完成投资( )万元。A.442.79B.649.60C.860.50D.1075.58【答案】C【解析】本题考查的是预备费。年涨价预备费=4000×[(1+0.04)(1+0.04) 0.5 -1]=242.38万元，第二年涨价预备费=6000×[(1+0.04)(1+0.04) 1.5 -1]=618.12万元该项目预备费 =242.38+618.12=860.50万元.参见教材 P33。10.关于建设期贷款利息计算公式 qj=(Pj-1+1/2A j)×i 的应用，下列说法正确的是( )。A.仅适用于贷款在年中一次性发放的情况B.Pj-1为建设期第(j-1)年末累计贷款本金C.Aj为建设期第j年贷款金额和利息之和D.利用国外贷款的年利率i中应综合考虑贷款手续费、承诺费等【答案】D【解析】本题考查的是建设期利息。建设期利息的计算，根据建设期资金用款计划，在总贷款分年均衡发放前提下，可按当年借款在年中支用考虑，即当年借款按半年计息，上年借款按全年计息。 利用国外贷款的利息计算中，年利率应综合考虑贷款协议中向贷款方加收的手续费、管理费、承诺费，以及国内代理机构向贷款方收取的转贷费、担保费和管理费等。参见教材 P33～34。11.根据《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500-2013，清单综合单价是( ) 。A.工料单价B.成本单价C.完全费用综合单价D.不完全费用综合单价【答案】D【解析】本题考查的是工程计价基本原理。根据我国现行有关规定，又可以分成清单综合单价(不完全综合单价)与全费用综合单价(完全综合单价) 两种。参见教材 P37。12.下列定额中，子目最多，项目划分最细的定额是( ) 。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标【答案】A【解析】本题考查的是工程定额体系。参见教材 P43。13.根据《建设工程工程量清单计价规范》(G505002013)，关于工程量清单及其编制，下列说法正确的是( )。A.招标工程量清单的完整性由招标代理人负责B.招标工程量清单应以分部分项工程为单位编制C.已标价工程量清单需经承包人确认D.已标价工程量清单不包括规费和税金项目清单【答案】C【解析】本题考查的是工程量清单计价原理。选项 A，采用工程量清单方式招标，招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责;选项 B，招标工程量清单应以单位(项)工程为单位编制;选项 D，由分部分项工程项目清单，措施项目清单，其他项目清单，规费项目、税金项目清单组成。参见教材 P46。14.下列措施费中，宜采用分部分项工程项目清单编制的是( )。A.大型机械进出场及安拆费B.安全文明施工费C.二次搬运费D.完工程和设备保护费【答案】A【解析】本题考查的是措施项目清单。措施项目则是可以计算工程量的项目，如脚手架工程，混凝土模板及支架(撑)，垂直运输，超高施工增加，大型机械设备进出场及安拆，施工排水、降水等，这类措施项目按照分部分项工程项目清单的方式采用综合单价计价，更有利于措施费的确定和调整。参见教材 P50。15.下列工作时间中，虽属于损失时间但在拟定定额时需适当考虑的是( ) 。A.抹灰工偶然补墙洞的时间B.工人熟悉图纸的时间C.工人完工后清理的时间D.工人喝水的时间【答案】A【解析】本题考查的是施工过程分解及工时研究。多余工作是工人进行了任务以外而又不能增加产品数量的工作，如重新施工质量不合格的工程。多余工作的工时损失，一般都是由于工程技术人员和工人的差错而引起的，因此,不应计入定额时间中。偶然工作也是工人在任务外进行的工作，但能够获得一定产品，如抹灰工不得不补上偶然遗留的墙洞等。由于偶然工作能获得定产品，拟定定额时要适当考虑它的影响。参见教材 P60。16.通过计时观察资料得知，砌砖墙人工勾缝10㎡的基本工作时间为90min，辅助工作时间占工序作业时间的5%，准备与结束工作时间、不可避免中断时间、休息时间分别占工作日的5%、12%、3%。该人工勾缝的产量定额为( )㎡/工日。A.0.024B.0.025C.40.53D.42.22【答案】C【解析】本题考查的是确定人工定额消耗量的基本方法。90min=0.1875 工日，产量定额=10/[0.1875/(1-5%)/(1-20%)]=40.53(㎡ /工日)。参见教材 P65。17.用 M75 水泥砂浆与规格为 240mm×115mm×53mm 的普通砖砌筑一砖厚墙体灰缝宽度为 10mm。假设普通砖与水泥砂浆的损耗率均为 1%，则每 10m 3该墙体中普通砖和水泥砂浆的消耗量分别为( )。A.5291块，2.26m³B.5344块，2.18m³C.5291块，2.20m³D.5344块，2.28m³【答案】D【解析】本题考查的是确定材料定额消耗量的基本方法。每 10m 3该墙体中普通砖消量=10/[0.24×(0.24+0.01)×(0.053+0.01)]×1×2×1.01=5344 块;砂浆消耗量=[10-5291×(0.24X0.115X0.053)]×1.01=2.28m 3。参见教材 P67。18.某建设项目从供应商处采购甲材料，已知含税采购价为 5650 元/t(适用13%增值税率)，不含税运杂费为100 元/t，若运输损耗、采购保管费率均按 3%考虑，则该材料的不含税单价应为( )元/t。A.5100B.5406C.5411D.5750【答案】C【解析】本题考查的是材料单价的编制依据和确定方法。该材料的不含税单价=(5650/1.13+100)×(1+3%)×(1+3%)=5411 元/t。参见教材 P71。19.某载重汽车预算价格为20万元，可耐用1000台班，残值率为5%，需配司机1人。若年度工作日为250天，年工作台班为200台班，人工单价为300元，该载重汽车的台班折旧费、人工费分别是( )元/台班。A.190.300B.190.375C.200.300D.200.375【答案】B【解析】本题考查的是台班折旧费及人工费的计算。该载重汽车的台班折旧费=200000×(1-5%)/1000=190 元/台班;该载重汽车的台班人工费=1×[ 1+(250-200)/200 ]×300=375 元/台班。参见教材 P72-75。20.依据劳动定额编制预算定额人工工日消耗量，已知完成10m³某工作的基本用工 8 个工日、辅助用工1.5 个工日、超运距用工 0.5个工日，人工幅度差系数按照15%考虑，则完成该工作10m³的预算定额工消耗量为( )工日。A.10.0B.11.2C.11.3D.11.5【答案】D【解析】本题考查的是预算定额中人工工日消耗量的计算完成该工作10m³的预算定额工消耗量=(8+1.5+0.5)×(1+15%)=11.5。参见教材 P79。21.根据《建设工程造价指标指数分类与测算标准》(GB/T512902018)，按照用途的不同，建设工程造价指标可以分为( )。A.投资估算、设计算工图预算、工程结算和竣工决算指标B.工程经济指标、工程量指标、工料价格与消耗量指标C.建设项目总投资指标和建设项目投资明细指标D.人材机市场价格指标、单项工程造价指标和建设工程造价综合指标【答案】B【解析】本题考查的是工程造价指标的编制及应用。按照用途的不同，建设工程造价指标可以分为工程经济指标、工程量指标、工料价格与消耗量指标。参见教材 P109。22.现从30个建设工程造价资料中随机抽取7个项目的现浇混凝土矩形梁工程综合单价及工程量，数据如下表所示，采用数据统计法测算，现浇混凝土矩形梁工程的综合单价指标为( )元/m 3。A.738B.758C.759D.761【答案】A【解析】本题考查的是工程造价指标的编制及使用。(680×1200+770×540+720×620+745×600+805×420+830×190+765×570)/(1200+540+620+600+420+190+570)=738元/m³参见教材P110。23.某地区测算新建医院的造价综合指数，已测得新建医院的住院楼、医技楼、门诊楼、实验楼、其他建筑的造价指数及总投资额如下表所示。若基期价格指数为 1.00，则该地区新建医院的造价综合指数为( )。A.1.060B.1.066C.1.075D.1.077【答案】B【解析】本题考查的是工程造价指数及其编制。(6×1.08+4×1.1+5×1.05+2×1.03+3×1.04)/(6+4+5+2+3)=1.066。参见教材 P114。24.某地2023年拟建一年产30万吨工业产品项目该地区2020年建成的年产20万吨同类产品项主要设备购置费为6000万元，建筑安装工程费占主要设备购置费的比例为70%。若该地区2020年至2023年工程造价年均递增4%，预计建设期两年内造价年均上涨率为5%，则该项目的工程费用估( )万元(生产能力指数为 0.8)。A.13768B.15554C.15870D.17497【答案】C【解析】本题考查的是投资估算的编制。6000×(30/20) 0.8(1+4%) 3×(1+70%)=15870万元。参见教材 P138。25.关于投资决策阶段对工艺设备安装费的估算，下列说法正确的是( )。A.以单位工程为估价单元进行估算B.不包括安装主材费C.可按设备原价为基数，乘以安装费费率进行估算D.以“m³”或“㎡”为单位，套用投资估算指标进行估算【答案】C【解析】本题考查的是工艺设备安装费的估算。工艺设备安装费估算，以单项工程为单元，根据单项工程的专业特点和各种具体的投资估算指标，采用按设备费百分比估算指标进行估算;或根据单项工程设备总重，采用以“t”为单位的综合单价指标进行估算。参见教材 P141。26.关于投资决策阶段对流动资金的估算，下列说法正确的是( )。A.在确定各类资产和负债的最低周转天数时应考虑适当的保险系数B.流动资金借款利息应计入建设期贷款利息C.在项目计算期末收回全部流动资金(含利息)D.用扩大指标估算法计算流动资金应在经营成本估算前进行【答案】A【解析】本题考查的是流动资金的估算。各类流动资产和流动负债的最低周转天数，可参照同类企业的平均周转天数并结合项目特点确定，或按部门(行业)的规定。另外在确定最低周转天数时应考虑储存天数、在途天数，并考虑造当的保险系数。参见教材 P144。27.在满足住宅功能和质量前提下，下列设计思路中，可降低单位和面积造价的是( )。A.缩小住宅宽度B.降低结构面积系数C.增加楼层数D.扩大流通空间面积【答案】B【解析】本题考查的是设计阶段影响工程造价的主要因素。在满足住宅功能和质量前提下，适当加大住宅宽度。这是由于宽度加大，墙体面积系数相应减少，有利于降低造价。参见教材 P156。28.某学校拟新建宿舍楼工程，按概算指标和地区材料预算价格等算出每平方米建筑面积含税工程造为2100元，但拟建宿舍楼设计资料与概算指标相比较，外墙涂料装饰变更为墙砖装饰、增加了热水系统，已知每平方米建筑面积外墙装饰的工程量为0.5㎡，涂料装饰和墙砖装饰税前综合单价分别为90元/㎡、150元/㎡，每平方米建筑面积热水系统税前造价为20元，增值税率为9%。该新建宿舍楼工程每平方米建筑面积的含税工程造价为( )元。A.2144B.2146C.2150D.2155【答案】D【解析】本题考查的是概算指标法。每平方米建筑面积的含税工程造价=2100+ 0.5×(150-90)×1.09+20×1.09=2155元。参见教材 P165。29.采用类似工程预算法编制设计概算时，关于调整公式 D=A•K 的应用，下列说法正确的是( )。A.如A为工料单价，则K取工料机费的综合调整系数B.如A为全费用单价，则K取工料机费和企业管理费的综合调整系数C.各费用项目的调整系数=类似工程成本中该费用项目单价(或费率)/拟建地区该费用项目单价(或费率)D.费用项目的调整权重=类似工程成本中该费用项目金额/类似工程总预算【答案】A【解析】本题考查的是类似工程预算法。选项B错误，如A为全费用单价，则 K 取人材机管利规费和税金的综合调整系数。选项C错误，各费用项目的调整系数=拟建地区该费用项目单价(或费率)/类似工程成本中该费用项目单价(或费率)。选项D错误，费用项目的调整权重=类似工程成本中该费用项目金额/类似工程成本。参见教材P167。30.关于施工图预算的作用，下列说法正确的是( )。A.是招投标阶段控制投标报价不突破最高投标限价的依据B.是施工企业确定合同价款的直接依据C.是施工企业收取工程款的直接依据D.是投资方控制造价的依据【答案】D【解析】本题考查的是施工图预算的作用。选项A，施工图预算是确定工程最高投标限价的依据;选项B，施工图预算是建筑施工企业投标报价的基础;选项C，施工图预算是施工企业控制工程成本的依据。参见教材 P174。31.施工图预算编制时可能发生的主要工作有①列项计量;②预算定额计算人、材、机消耗量;③套预算定额单价;④计算并汇总直接费;⑤编制工料分析表;⑥计算主材费并调整直接费;⑦计算其他费用，并汇总造价。采用工料单价法编制施工图预算时，发生的主要工作及其顺序是( )。A.①②④⑦B.①③④⑤⑥⑦C.①②⑤④⑥⑦D.①③④⑦【答案】B【解析】本题考查的是建筑安装工程费用计算。1)准备资料、熟悉施工图纸。①收集编制施工图预算的编制依据。包括预算定额或企业定额，取费标准，当时当地人工、材料、施工机具市场价格等。②熟悉施工图等基础资料。熟悉施工图纸、有关的通用标准图、图纸会审记录、设计变更通知等资料，并检查施工图纸是否齐全、尺寸是否清楚，了解设计意图，掌握工程全貌。③了解施工组织设计和施工现场情况。全面分析各分项工程，充分了解施工组织设计和施工方案，如工程进度、施工方法、人员使用、材料消耗、施工机械、技术措施等内容，注意影响费用的关键因素;核实施工现场情况，包括工程所在地地质、地形、地貌等情况，工程实地情况、当地气象资料、当地材料供应地点及运距等情况;了解工程布置、地形条件、施工条件、料场开采条件、场内外交通运输条件等。2)列项并计算工程量。按照预算定额(或企业定额)子目将单位工程划分为若干分项工程，按照施工图纸尺寸和定额规定的工程量计算规则进行工程量计算。一般借助工程计价软件，通过建模的方式由软件系统自动计算工程量，点选适合的定额，以确保软件系统对工程的计量是按预算定额中规定的工程量计算规则进行;计量单位应与定额中相应的分项工程的计量单位保持一致;输人系统的原始数据应以施工图纸上的设计尺寸及有关数据为准，注意分项子目不能重复列项计算，也不能漏项少算。3)套用预算定额(或企业定额)，计算人工、材料、机具台班消耗量。根据预算定额(或企业定额)所列单位分项工程人工工日、材料、施工机具台班的消耗数量，分别乘以各分项工程的工程量，统计汇总出完成各分项工程所需消耗的各类人工工日、各类材料和各类施工机具台班数量。此步骤也通过计价软件进行统计计算。4)计算并汇总直接费。调用当时当地人工工资单价、材料预算单价、施工机械台班单价、施工仪器仪表台班单价，分别乘以人工、材料、机具台班消耗量，汇总即得到单位工程直接费。5)计算其他各项费用，汇总造价。根据规定的税率、费率和相应的计取基础，分别计算企业管理费、利润、规费和税金。将上述所有费用汇总即可得到单位工程预算造价。与此同时，计算工程的技术经济指标，如单方造价等。费率标准可在计价软件中设定，上述计算过程由系统自动完成 6)复核、填写封面、编制说明。检查人工、材料、机具台班的消耗量计算是否准确，有无漏算、重算或多算;检查采用的人工、材料、机具台班实际价格是否合理。封面应写明工程编号、工程名称、预算总造价和单方造价等，撰写编制说明，将封面、编制说明、预算费用汇总表、人材机实物量汇总表、工程预算分析表等按顺序编排并装订成册，便完成了单位施工图预算的编制工作。参见教材 P177。32.最高投标报价公布时间，正确的是( ) 。A.应在发布招标文件时一并公布B.开标时公布C.评标时公布D.与公示中标通知人时一并公布【答案】A【解析】本题考查的是招标文件的组成内容及其编制要求。如按照规定应编制最高投标限价的项目，其最高投标限价应在发布招标文件时一并公布。参见教材 P191。33.关于分部分项工程项目清单的编制，下列说法正确的是( )。A.同一标段工程的项目编码不得有重码B.常规工程的项目特征无需描述C.项目特征描述不得直接采用“详见 x 双图号"的方式D.工程量应在实体工程量基础上增加施工损耗量【答案】A【解析】本题考查的是招标工程量清单的编制。选项 B，在编制工程量清单时，必须对项目特征进行准确和全面的描述;选项 C，若采用标准图集或施工图纸能够全部或部分满足项目特征描述的要求，项目特征描述可直接采用“详见××图集”或“××图号”的方式;选项 D，工程量计算按图纸计算。参见教材 P194。34.在编制投标报价时，其他费用中的专业工程暂估价的费用组成为( )。A.人工机械材料费B.人工机械材料费、企业管理费、利润C.人工机械材料费、企业管理费、利润、规费D.人工机械材料费、企业管理费、利润、规费、税金【答案】B【解析】本题考查的是。以“项”为计量单位给出的专业工程暂估价一般应是综合暂估价，即应当包括除规费、税金以外的管理费、利润等。 参见教材 P195。35.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，招标人在编制最高投标限价时，下列风险因素，应考虑纳入综合单价的是( )。A.人工单价波动风险B.技术复杂项目的管理风险C.法律法规变化风险D.税率变化风险【答案】B【解析】本题考查的是最高投标限价的编制。为使最高投标限价与投标报价所包含的内容一致，综合单价中应包括招标文件中要求投标人所承担的风险内容及其范围(幅度)产生的风险费用。1)对于技术难度较大和管理复杂的项目，可考虑一定的风险费用，并纳入综合单价中。2)对于工程设备、材料价格的市场风险，应依据招标文件的规定，工程所在地或行业工程造价管理机构的有关规定，以及市场价格趋势考虑一定率值的风险费用，纳人综合单价中。3)税金、规费等法律、法规、规章和政策变化的风险和人工单价等风险费用不应纳入综合单价。参见教材 P201。36.关于投标人在投标报价前对招标工程量清单中工程量的复核，下列说法正确的是( )。A.工程量的复核结果影响投标策略B.复核工程量的目的是修改工程量清单C.发现工程量有错误应立即向招标人提出修改意见D.应重点复核计日工数量【答案】A【解析】本题考查的是询价与工程量复核。工程量清单作为招标文件的组成部分，是由招标人提供的。工程量的大小是投标报价最直接的依据。复核工程量的准确程度，将影响承包人的经营行为：一是根据复核后的工程量与招标文件提供的工程量之间的差距，从而考虑相应的投标策略，决定报价裕度;二是根据工程量的大小采取合适的施工方法，选择适用、经济的施工机具设备、投入使用相应的劳动力数量等。参见教材 P207。37.下列关于招标工程量清单中的事项，投标人在工程投标报价时应重点关注的是( )。A.暂列金额的合理性B.材料暂估价与市场价的差异C.计日工暂估数量的合理性D.总承包服务费的服务内容【答案】D【解析】本题考查的是投标报价的编制方法和内容。选项 ABC 由招标人编制。参见教材 P216。38.某招标项目估算价为 2000 万元，根据《招标投标法》的规定，该项目最高投标保证金为( ) 。A.20 万元B.30 万元C.40 万元D.50 万元【答案】C【解析】本题考查的是编制投标文件。投标保证金的数额不得超过项目估算价的2%，2000×2%=40万。参见教材P219。39.下列关于评标委员会成员的说法，正确的是( ) 。A.成员的名单应在开标后、评标前确定B.成员的名单应随中标候选人一并公示C.成员对中标人有决定衩D.成员中技术、经济等方面专家不得少于三分之二【答案】D【解析】本题考查的是评标程序及评审标准。评标委员会成员名单一般应于开标前确定，而且该名单在中标结果确定之前应当保密。评标委员会在评标过程中是独立的，任何单位和个人都不得非法干预、影响评标过程和评标结果;定标委员会的组建。定标委员会由招标人负责组建和管理，成员为5人以上单数，本单位在编人员不得少于成员总数的三分之二，成员名单在中标结果确定前应当保密。定标委员会应当推荐定标组长，招标人(不含代理机构)的法定代表人或者主要负责人参加定标委员会的，由其直接担任定标委员会组长，定标委员会名单在中标结果公告前应当保密。定标委员会的组成、定标地点、定标方法和标准等内容应当在招标文件中明确。参见教材 P221,P277。40.某项目采用综合评估法评标，其中投标报价部分总分值为35分，评标基准价为投标人报价的算数平均值，偏差率=(投标人报价-评标基准价)/评标基准价×100%。当投标报价>评标基准价时，投标报价得分=35-偏差率×100×2，当投标报价≤评标基准价时，投标报价得分=35-偏差率×100×1。本项目有甲、乙、丙、丁四个通过初评的投标人，投标报价分别为 7000 万元、7300 万元、7200万元、6900 万元。该项目投标报价得分最高的投标人是( )。A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】A【解析】本题考查的是评标程序及评审标准。(7000+7300+7200+6900)/4=7100 万元。甲丙与基准价最近，但偏高时为35-偏差率×100×2，所以得分最高的是甲。参见教材 P224。41.下列工程总承包的类型中，总包方能承担项目可行性研究工作的是( )。A.EPC 总承包B.交钥匙总承包C.设计施工总承包D.设计采购总承包【答案】B【解析】本题考查的是工程总承包合同价款的约定。交钥匙总承包的范围包括：项目前期的投资机会研究、项目发展策划、建设方案及可行性研究和经济评价;工程勘察、总体规划方案和工程设计;工程采购和施工;项目动用准备和生产运营组织;项目维护及物业管理的策划与实施等。参见教材 P230。42.工程 EPC 总承包模式下的造价,下列风险中，应由承包人承担的是( )。A.因国家政策变化引起的合同价格变化B.勘察设计深度不足造成的工程费用变化C.材料价格波动幅度超出合同约定幅度的部分D.不可抗力造成的工程费用变化【答案】B【解析】本题考查的是工程总承包合同价款的约定。ACD 为发包人承担的风险。参见教材 P237。43.关于国际工程投标报价中的暂定金额，下列说法正确的是( )。A.由投标人根据项目特点自主报价B.应分摊计入各工程量清单项目单价中C.可供工程实施中不可预料事件使用D.包含工程保险费用【答案】C【解析】本题考查的是国际工程招标投标及合同价款的约定。暂定金额是指发包人在招标文件中并在工程量清单中以备用金标明的金额，是供任何部分施工，或提供货物、材料、设备及服务,或供不可预料事件使用的一项金额。投标人的投标报价中只能把暂定金额列入工程总报价，不能以间接费的方式分摊进入各项目单价中。承包人无权使用此金额，而是按工程师的指示来决定是否动用。参见教材P244。44.下列施工合同约定调整合同价款的事项中，属于工程变更类型的是( )。A.法律法规变化B.追加额外工作C.物价波动D.误期赔偿【答案】B【解析】本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。发承包双方按照合同约定调整合同价款的若干事项，可以分为五类:一是法规变化类， 主要包括法律法规变化事件;二是工程变更类，主要包括工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、计日工等事件;三是物价变化类,主要包括物价波动、暂估价事件;四是工程索赔类，主要包括不可抗力、提前竣工(赶工补偿)、误期赔偿、索赔等事件;五是其他类，主要包括现场签证以及发承包双方约定的其他调整事项，现场签证根据签证内容，有的可归于工程变更类，有的可归于索赔类，有的可能不涉及合同价款调整。参见教材P246。45.因承包人原因导致工程延误的,关于延误期间国家法律、行政法规发生变化带来的工程造价变化与合同价款处理，下列说法正确的是( )。A.不论工程造价增减，合同价款不予调整B.不论工程造价增减，合司价款应予调整C.造成工程造价减少的，合同价款予以调减D.造成工程造价增加的，合同价款予以调增【答案】 C【解析】本题考查的是法规变化类合同价款谪整事项。如果由于承包人的原因导致的工期延误,按不利于承包人的原则调整合同价款。在工程延误期间国家的法律、行政法规和相关政策发生变化引起工造价变化的，造成合同价款增加的，合同价款予调整;造成合同价款减少的，合同价款予以调整。参见教材P247。46.某工程招标工程量清单中现浇混凝土板的工程量为1600㎡,施工中由于设计变更调增为2100㎡该项目最高投标限价综合单价为400元/㎡，投标报价为480元/㎡。合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过15%时。按照现行工程量清单计价规范调整综合单价,该清单项目的结算金额应为( )万元。A.96.60B.98.72C.100.28D.100.80【答案】C【解析】本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。当工程量增加15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低。1600X (1+15%)=1840㎡<2100㎡;400X (1+15%) =460元/㎡;1600X (1+15%) X480+(2100-1.15X1600)X460=100.28万元。参见教材P249。47.某施工项目投标截止日期为 2022 年 8 月 1 日，施工合同约定工程价款结算时采用价格指数法调整，人工、钢材、混凝土等权重系数及价格指数如下表所示，则2022年9月份的综合调价指数为( )。A.1.044B.1.046C.1.068D.1.088【答案】D【解析】本题考查的是物价变化类合同价款调整事项。0.3+0.25×1.05/1+0.15×1.21/1.10+0.30×1.08/0.9=1.088。参见教材 P251。48.某建筑工程施工过程中发生如下事件：① 遇到不利物质条件，用工20个工日;②异常恶劣天气停工 1 日，窝工 30 个工日。人工工日单价 200 元/工日，窝工补贴 100 元/工日，管理费用、利润分别按人工费的 20%、10%计算， 不考虑其他费用。根据《标准施工招标文件》 (2007 年版)的通用合同条款，承包人可向发包人索赔的金额为( )元。A.4800B.5200C.8400D.9100【答案】A【解析】本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。事件 1 赔偿费用 20×200×(1+20%)=4800万元，事件 2 赔偿工期，不赔偿费用，利润，管理费。参见教材 P258。49.关于工期“共同延误”的责任处理，下列说法正确的是( ) 。A.由造成拖期的初始延误者对工程拖期负主要责任B.在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者承担部分拖期责任C.初始延误者是发包人的，可给予承包人工期和经济补偿D.初始延误是客观原因造成的，可给予承包人工期和经济补偿【答案】C【解析】本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。选项 A，造成拖期的初始延误者对工程拖期负全部责任;选项 B，在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任;选项 D，如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人可以得到工期补偿，但很难得到费用补偿。参见教材 P262。50.关于按照 T=P-M/N 约定的预付款起扣点，下列说法正确的是( )。A.**代表未完成工程的金额B.起扣点的金额与预付款金额所占合同总额的比例负相关C.起扣点后，每期支付进度款应扣除本期实际发生的材料设备款D.该起扣点计算法，有利于发包人资金使用，但对承包人不利【答案】B【解析】本题考查的是预付款及期中支付。选项 C，每次结算工程价款时，按材料所占比重扣减工程价款;选项D，该方法对承包人比较有利，最大限度地占用了发包人的流动资金，但是显然不利于发包人资金使用。参见教材 P265。51.关于建设工程施工过程结算及进度款支付，下列说法正确的是( )。A.施工过程结算不应包括承包人现场签证、索赔金额B.发包人提供材料的金额，应按发包人实际采购单价和数量从进度款中扣除C.发包人对承包人工程进度款支付申请核实确认后，应出具进度款支付证书D.发现已签发的任何支付证书有错、漏项的，发承包人双方均有权予以修正【答案】C【解析】本题考查的是预付款及期中支付。选项 A，对周期内已完成且无争议的工程量(含变更、索赔等)进行工程进度款计算、确认和支付;选项 B，由发包人提供的材料、工程设备金额，应按照发包人签约提供的单价和数量从工程进度款中扣除，列入本周期应扣减的金额中;选项 D，发现已签发的任何支付证书有错、漏或重复的数额，发包人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。参见教材 P268。52.关于工程施工项目竣工结算款的支付，下列说法正确的是( )。A.竣工结算款支付申请金额应包括质量保证金在内的所有未支付款项B.合同价款总额中应扣除经双方确认的误期赔偿费C.承包人有权获得的延迟支付利息，应自催告发包人支付之日起计算D.发包人未按规定支付竣工结算款的，承包人不得直接向人民法院申请拍卖工程【答案】B【解析】本题考查的是竣工结算。选项 A，应扣留的质量保证金不予支付;选项 C，发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人可催告发包人支付，并有权获得延迟支付的利息;选项 D，发包人在竣工结算支付证书签发后或者在收到承包人提交的竣工结算款支付申请规定时间内仍未支付的，除法律另有规定外，承包人可与发包人协商将该工程折价，也可直接向人民法院申请将该工程依法拍卖。承包人就该工程折价或拍卖的价款优先受偿。参见教材 P271。53.关于建设工程施工质量缺陷责任期，下列说法正确的是( )。A.是指承包人履行质量保修的期限B.一般为1年，最长不超过2年C.承诺出竣工验收申清之日起计算D.正常应不属于质量保证金的期限【答案】B【解析】本题考查的是质量保证金的处理。缺陷责任期相关概念(1)缺陷。缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制标准、设计文件以及承包合同的约定。(2)缺陷责任期。缺陷责任期是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金(已缴纳履约保证金的除外)的期限。 参见教材 P272。54.根据我国司法解释，关于建设工程施工无效合同的认定和价款处理，下列说法正确的是( )。A.承他人超越资质等级签订建设工程施工合同，虽在工程竣工前期取得相应资质等级，仍应按无效合同处理B.未经发包人批准，具有劳务作业资质的承包人与分包人签订的劳务分包合同，应按无效合同处理C.建设工程施工合同无效，但验收合格的，可以参照合同中关于工程价款的约定，折价补偿承包人D.建设工程施工合同无效，且验收不合格的，由承包人承担发包人的一切损失【答案】C【解析】本题考查的是合同价款纠纷的处理。选项 A，承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，人民法院不予支持;选项 B，具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同，当事人请求确认无效的,人民法院依法不予支持;选项 D，建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，按照以下情形处理：1)修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用;2)修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。参见教材 P277。55.根据《建设工程造价鉴定规范》(GB/T51262-2017)，关于施工合同争议鉴定，下列说法正确的是( )。A.委托人认为鉴定项目合同有效的，鉴定人应按照委托人的决定进行鉴定B.委托人认为鉴定项目合同无效的，鉴定人应依据项目所在地同期适用的计价依据进行鉴定C.项目合同对计价依据、计价方法没有约定的，由鉴定人自主选择适用的计价依据、计价方法进行鉴定D.鉴定项目合同对计价依据、计价方法的约定条款前后矛盾的，鉴定人应提请委托人决定适用条款【答案】D【解析】本题考查的是合同价款纠纷的处理。选项 A，委托人认为鉴定项目合同有效的，鉴定人应根据合同约定进行鉴定;选项 B，委托人认为鉴定项目合同无效的，鉴定人应按照委托人的决定进行鉴定;选项 C，鉴定项目合同对计价依据、计价方法没有约定的，鉴定人可向委托人提出“参照鉴定项目所在地同时期适用的计价依据、计价方法和签约时的市场价格信息进行鉴定”的建议，鉴定人应按照委托人的决定进行鉴定。参见教材 P281。56.对于依法必须招标的暂估价专业工程的招投标，下列说法正确的是( )。A.应由发包人作为招标人，承包人应参加投标B.应由承包人作为招标人，承包人不应参加投标C.承包人不参加投标的，应由承包人作为招标人D.承包人作为招标人的，招标工作费用应另行支付【答案】C【解析】本题考查的是工程总承包合同价款的结算。对于依法必须招标的暂估价项目，专用合同条件约定由承包人作为招标人的，招标文件、评标方案、评标结果应报送发包人批准，与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价中;专用合同条件约定由发包人和承包人共同作为招标人的，与组织招标工作有关的费用在专用合同条件中约定。参见教材 P285。57.国际工程管理中，如果承包商认为其建议被业主采纳后能够降低业主实施工程的费用，可随时向工程师提交一份书面建议书，该书面建议书的编制费用应由( )承担。A.业主B.承包商C.设计单位D.工程师【答案】B【解析】本题考查的是国际工程合同价款的结算。如果承包商认为其建议被业主采纳后能够缩短工程工期，降低业主实施 、维护或运营工程的费用，能为业主提高竣工工程的效率、价值或者为业主带来其他利益，那么他可以随时向工程师提交一份书面建议。承包商应自费编制此类建议书，其内容与工程师指示变更程序中要求承包商提交的建议书内容一致。参见教材 P292。58.编制建设项目竣工决算文件时，下列建设项目投资支出，应计入待核销基建支出的是( ) 。A.报废工程净损失、设备盈亏及损毁支出B.办公生活用家具、器具购置支出C.软件研发不能计入设备投资的软件购置支出D.不能形成资产的城市绿化、水土保持支出【答案】D【解析】本题考查的是竣工决算的内容和编制。待核销基建支出包括以下内容：非经营性项目发生的江河清障、航道清淤、飞播造林、补助群众造林、退耕还林(草)、封山(沙)育林(草)、水土保持、城市绿化、毁损道路修复、护坡及清理等不能形成资产的支出，以及项目未被批准、项目取消和项目报废前已发生的支出;非经营性项目发生的农村沼气工程、农村安全饮水工程、农村危房改造工程、游牧民定居工程、渔民上岸工程等涉及家庭或者个人的支出，形成资产产权归属家庭或者个人的，也作为待核销基建支出处理。参见教材 P304。59.下列建设项目竣工决算文件中，能够反映基本建设项目的全部资金来源和资金占用情况的是( )。A.基本建设项目概况表B.基本建设项目交付使用资产明细表C.基本建设项目交付使用资产总表D.基本建设项目竣工财务决算表【答案】D【解析】本题考查的是竣工决算的内容和编制。建设项目竣工财务决算表是用来反映建设项目的全部资金来源和资金占用情况，是考核和分析投资效果的依据。参见教材 P304。60.工业建设项目及其甲车间的竣工决算资料如下表所示。甲车间应分摊的项目建设管理费为( )万元。A.20.00B.22.29C.25.33D.27.79【答案】C【解析】本题考查的是新增资产价值的确定。甲车间应分摊的项目建设管理费=(1000+300+600)/ (6000+1000+2000)×120=25.33。参见教材 P317。二、多选题1.关于设备及工器具购置费的构成，下列说法正确的有( )。A.国产设备原价中包含未达到固定资产标准的备品备件费B.国产设备运杂费包括从设备出厂到运至工地仓库发生的所有合理费用C.进口设备抵岸价是指设备抵达买方边境、港口或车站时的价格D.工器具及生产家具购置费包括生产、办公、生活家具购置费E.设备运杂费中包括设备供销部门的手续费【答案】BE【解析】本题考查的是设备购置费的构成和计算。选项 A，设备原价通常包含备品备件费在内，备品备件费指设备购置时随设备同时订货的首套备品备件所发生的费用;选项 C，进口设备的原价是指进口设备的抵岸价，即设备抵达买方边境、港口或车站，交纳完各种手续费、税费后形成的价格;选项 D，工器具及生产家具购置费，是指新建或扩建项目初步设计规定的，保证初期正常生产必须购置的没有达到固定资产标准的设备、仪器、工卡模具、器具、生产家具和备品备件等的购置费用。参见教材 P4。2.在不增加施工成本的前提下，下列关于承包人增加增值税可抵扣进项税额的方法，正确的有( )。A.可采用劳务分包方式获取抵扣进项税额B.材料的采购应在价格低廉和能取得增值税专用发票之间选择后者C.自购施工机具取得的可抵扣进项税额需一次性抵扣D.检验试验费中的增值税进项税额按6%的适用税率扣减E.办公费中的增值税进项税额按9%的适用税率扣减【答案】ACD【解析】本题考查的是按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算。选项 B，有时材料采购部门可能会为了价格低廉而采购不取得增值税专用发票的材料，此时需要进行审慎选择，判断其与为了取得增值税专用发票而支付较高的采购价格哪种方案对承包人最为有利;选项 E，当采用一般计税方法时，办公费中增值税进项税额的扣除原则以购进货物适用的相应税率扣减，其中购进自来水、暖气、冷气、图书、报纸、杂志等适用的税率为9%，接受邮政和基础电信服务等适用的税率为9%，接受增值电信服务等适用的税率为6%，其他一般为 13%。参见教材P16。3.关于工程建设其他费的内容，下列说法正确的有( )。A.研究试验费中包含施工企业技术革新的研究试验费B.配套设施费包括城市基础设施配套费和人防易地建设费C.工程咨询服务费中包含专有技术使用费D.联合试运转费不包含应由设备安装工程费开支的调试及试车费用E.生产准备费包含保证初期正常生产必需的办公、生活家具用具购置费【答案】BDE【解析】本题考查的是工程建设其他费的构成和计算。选项 A，研究试验费不应包括以下项目：(1)应由科技三项费用开支的项目，(2)应在建筑安装费用中列支的施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用及技术革新的研究试验费(检验试验费)，(3)应由勘察设计费或工程费用中开支的项目;选项 C，专有技术使用费属于建设期计列的生产经营费。参见教材P28、31。4.关于工程计价原理与依据，下列说法正确的有( )。A.项目的造价与建设规模大小呈线性关系B.工程计价的基本原理是项目的分解和价格的组合C.工程计价可分为工程计量和套用单价两个环节D.定额计价与工程量清单计价的主要区别之一是风险分担方式不同E.时间定额与产量定额互为倒数【答案】BDE【解析】本题考查的是其他项目清单。选项 A 错误，项目的造价并不总是和规模大小呈线性关系的，典型的规模经济或规模不经济都会出现;选项 B 正确，工程计价的基本原理是项目的分解和 价格的组合;选项 C 错误，工程计价可分为工程计量和工程组价两个环节;选项 D 正确，定额计价与工程量清单计价的主要区别：(1)造价形成机制不同，(2)风险分担方式不同，(3)计价的目的不同;选项 E 正确，时间定额与产量定额互为倒数。参见教材 P36、41、42。5.下列费用中，在投标时需按招标人确定的单价或金额计入投标总价的有( )。A.暂列金额 B.专业工程暂估价 C.计日工单价 D.材料暂估单价 E.总承包服务费【答案】ABD【解析】本题考查的是其他项目清单。暂列金额是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项;暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额，包括材料暂估单价、工程设备暂估单价和专业工程暂估价。参见教材 P52、53。6.下列施工机械消耗时间，应计入施工机具台班消耗量的有( )。A.筑路机在工作区末端掉头的时间。B.暴雨时压路机的停工时间C.操作工人短暂休息的停机时间D.汽车装货时的停车时间E.甲方材料供应不及时引起的停机时间【答案】ACD【解析】本题考查的是施工过程分解及工时研究。选项 BE 属于损失的工作时间。参见教材 P61～62。7.下列与施工仪器仪表相关的费用中，属于施工仪器仪表台班单价的有( )。A.折旧费 B.维护费 C.校验费 D.检测软件费用 E.操作人工费【答案】ABC【解析】本题考查的是施工机械台班单价的组成和确定方法。施工仪器仪表台班单价由四项费用组成，包括折旧费、维护费、校验费、动力费。施工仪器仪表台班单价中的费用组成不包括检测软件的相关费用。参见教材 P76。8.关于房屋建筑工程造价指标的特征信息，下列说法正确的有( )。A.建设项目特征信息包括基本信息和面积信息B.二级或三级分类的工程需描述分类特征信息C.必须描述的项目特征信息包括工程所在地、竣工日期和资金来源等D.必须描述的通用特征信息包括建筑性质、结构类型、抗震等级、建筑面积等E.居住建筑必须描述的分类特征信息包括建筑分类、高度类型、建筑档次等【答案】ABDE【解析】本题考查的是。建设项目特征信息工程造价指标的编制及使用。建设项目特征信息是以建设项目为单位，针对设项目的共性内容、通用内容进行描述。对于房屋建筑工程而言，通常包 括棊本信息和面积信息两部分。基本信息中工程特征分类(民用建筑、工业建筑或构筑物)、项目所在地、造价类型(投资估算、设计概算、最高投标限价、投标报价、合同价、工程结算、竣工决算等)以及建筑安装造价是否含税为必须描述的项目特征，其余可选择描述的特征还包括了变化率、开竣工日期、工程承包模式、资金来源等;面积信息中必须描述的项目特征主要是建筑面积，其余可选择描述的项目特征还包括红线内室外面积、人防建筑面积 、停车场面积等。 2)单项工程特征信息。单项工程特征信息是以单项工程为单位，对单项工程的基本信息、工程专业信息、计价信息进行描述，对于房屋建筑工程而言，可包括通用特征信息和分类特征信息两部分。 ①单项工程通用特征信息。通用特征信息中必须描述的通用特征包括建设性质(新建或扩建)、结构类型、抗震等级、建筑面积、檐高、层数、层高、装修标准等。通用特征的信息描述要求适合于所有的房屋建筑工程的一级分类 ②单项工程分类特征信息。分类特征信息的描述要求适合于房屋建筑工程的二级或三级分类。以居住建筑为例，必须描述的分类特征信息包括居住建筑分类(普通住宅、别墅、公寓、养老地产、集体宿舍等)、高度类型(低层或多层、髙层、超高层)、居住建筑档次(高、中、低档)等。 参见教材 P109。9.关于利用指标估算法进行投资估算，下列说法正确的有( )。A.应根据不同地区、建设年代、施工条件等进行价格调整B.可以以工程量为依据进行价格调整C.可以以人工、主要材料消耗量为依据进行价格调整D.应根据工艺流程、定额、价格等的分析结果进行指标调整与换算E.工程建设其他费的估算指标无需调整【答案】ABCD【解析】本题考查的是投资估算的编制。指标估算法注意事项。使用指标估算法，应注意以下事项：1) 影响投资估算精度的因素主要包括价格变化、现场施工条件、项目特征的变化等。因而，在应用指标估算法时，应根据不同地区、建设年代、条件等进行调整。因为地区、年代不同，人工、材料与设备的价格均有差异，调整方法可以以人工、主要材料消耗量或“工程量”为计算依据，也可以按不同的工程项目的“万元工料消耗定额”确定不同的系数。在有关部门颁布定额或人工、材料价差系数(物价指数)以及其他各类工程造价指数时，可以据其调整。 2)使用估算指标法进行投资估算绝不能生搬硬套，必须对工艺流程、定额、价格及费用标准进行分析，经过实事求是的调整与换算后，才能提高其精确度。 参见教材 P142。10.关于建筑工程设计概算的编制工作，下列说法正确的有( )。A.设计概算的编制内容包括静态投资、动态投资和铺底流动资金三个层次B.根据设计深度的不同，合理选择概算编制方法C.通过项目特征合理匹配工程造价指标，并结合项目情况进行调整后编制D.针对基础性建材和劳务用工，充分利用市场化询价信息编制E.充分利用数智化技术进行编制【答案】BCDE【解析】本题考查的是设计概算的概念及其编制内容。概算编制的市场化改革应包括三个方面的内容 (1) 根据设计深度的不同合理选择概算编制方法。根据《建筑工程设计文件编制深度规定(2016 年版)》(建质函〔2016〕247 号)，方案设计阶段主要负责确定场地范围、建筑总尺寸等基础工作;初步设计阶段需要对整体建筑设计方案进行全面考量，解决方案设计审批时存在的主要问题。除了需要详细绘制各建筑的平(立、剖)面图的布局外，还需细化建筑、结构、建筑电气、给水排水、供暖通风与空调功能、热能动力等各专业的布置内容，并提供各专业的设计图纸和计算书等。在概算编制时，需要根据设计达到的深度情况 ，选择最合适的概算编制方法，才能够保证概算的精度要求。 (2) 充分利用市场化的造价数据。市场化的造价数据包括两个方面，一是利用本书第二章第六节中提及的不同分类、不同层级的工程造价指标，根据项目达到的设计深度建立建设项目分解清单，根据项目分解情况通过项目特征匹配寻找可参考使用的工程造价指标，根据项目情况进行调整后完成概算编制;二是充分进行市场化的询价，重点针对基础性建材价格信息和劳务用工市场价格信息建立完成询价规则和机制，避免泛泛而问、撒网问价的“假询价”现象，通过保证基本建设资源价格的准确性和市场性来提高概算的精度。 (3) 充分利用数智化技术。基于 BIM 的概算编制也是未来发展趋势，将 BIM 模型分解为不同细度的 BIM 模型组如单项工程模型、单位工程模型、分部工程模型、分项工程模型、单构件模型，积累形成种类齐全、不同精度的模型化指标数据库。通过构建初步设计的 BIM 模型，直接完成工程计量，调用相应的指标数据库价格信息，即可形成初步设计深度的概算文件。数字化、智能化仍将是工程概算编制的发展方向。 参见教材 P170。11.关于招标人编制招标工程量清单的准备工作，下列说法正确的有( )。A.应认真研究设计文件，发现问题及时提出B.应进行现场踏勘C.应拟定考虑施工步骤的施工总方案D.应拟定常规的施工组织设计E.应调查了解当地政府对施工现场管理的要求【答案】BD【解析】本题考查的是招标文件的组成内容及其编制要求。招标工程量清单编制的相关工作在收集资料包括编制依据的基础上，需进行如下工作：初步研究;现场踏勘;拟定常规施工组织设计。参见教材 P192。12.关于投标有效期的确定，下列说法正确的有( )。A.从招标文件开始发出之日起算 B.应考虑资格预审的时间 C.应考虑评标需要的时间 D.应考虑确定中标人需要的时间 E.应考虑签订合同需要的时间【答案】CDE【解析】本题考查的是编制投标文件。投标有效期是招标人对投标人发出的邀约作出承诺的期限，也是投标人就其提交的投标文件承担相关义务的期限。投标有效期从投标截止时间起开始计算，主要用作组织评标委员会评标、招标人定标、发出中标通知书以及签订合同等工作，一般考虑以下因素： 1)组织评标委员会完成评标需要的时间; 2)确定中标人需要的时间 ：3)签订合同需要的时间。 参见教材 P219。13.下列评标中遇到的情形，评标委员会可直接否决其投标的有( )。A.投标文件中的大、小写金额不一致B.投标文件未经投标单位盖章C.投标文件中存在不平衡报价D.投标报价高于最高投标限价E.投标人不接受评标委员会的算数修正【答案】DE【解析】本题考查的是评标程序及评审标准。经初步评审后否决投标的情况。评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的投标，评标委员会应当否决其投标。具体情形包括：1)投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字;2) 投标联合体没有提交共同投标协议;3) 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件;4) 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件允许提交备选投标的除外;5) 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价，对报价是否低于工程成本的异议，评标委员会可以参照国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市有关主管部门发布的有关规定进行评审;6) 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件做出响应;7) 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。参见教材 P222。14.在计算国际工程投标报价时，下列费用中应计入国内派出人工工日单价的是( )。A.国际差旅费 B.国外津贴 C.人身意外保险费 D.劳务单位管理费 E.社会福利费【答案】ABC【解析】本题考查的是国际工程招标投标及合同价款的约定。国内派出工人工日单价，主要包括：国外岗位工资;派出工人的企业收取的管理费;服装费、卧具及住房费;国内、国际差旅费;国外津贴、补贴费和伙食费;奖金及加班工资;劳保福利费;工资预涨费，每年上涨率一般可按 5%~10%估计;保险费，按当地工人保险费标准计算。参见教材 P242。15.关于建设工程施工过程中合同价款的调整，下列说法正确的有( )。A.工程变更引起分部分项工程项目发生变化的，优先适用已标价工程量清单中的单价B.工程变更项目参考类似项目单价的前提包括：采用的材料、施工工艺和方法基本相似，不增加关键线路上工程的施工时间C.工程变更引起措施项目发生变化的，除安全文明施工费外，其他不做调整D.招标工程量清单缺漏项造成新增清单项目的，适用工程变更事件的规定E.招标工程量清单项目特征描述与设计图纸不符的，适用工程变更事件的规定【答案】BD【解析】本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。分部分项工程费的调整。工程变更引起分部分项工程项目发生变化的，应按照下列规定调整: 1)已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，且工程变更导致的该清单项目的工程数量变化不足 15%时，采用已标价工程量清单中的单价。 直接采用适用的项目单价的前提是其采用的材料、施工工艺和方法柑同，也不因此增加关键线路上工程的施工时间。 2)已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价或总价调整。采用类似的项目单价的前提是其采用的材料、施工工艺和方法基本相似，不增加关键线路上工程的施工时间，可仅就其变更后的差异部分，参考类似的项目单价由发承包双方协商新的项目单价。3)已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息(参考) 价格和承包人报价浮动率，提出变更工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整。 4)已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工造价管理机构发布的信息(参考)价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等的有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整。 参见教材 P247～248。16.根据《标准施工招标文件》(2007 年版)通用合同条款，承包人有权利同时提出工期、费用、利 润索赔的事件有( )。A.发包人延迟提供图纸B.施工中发现文物、古迹C.施工中遇到不利物质条件D.发包人提供的工程设备造成工程不合格E.发包人提供的错误资料导致测量放线错误【答案】ADE【解析】本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。 参见教材 P257～258。17.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，关于编制工程竣工结算文件时的计价原 则，下列说法正确有( )。A.采用总价合同的，应在合同总价的基础上进行结算B.采用单价合同的，应在合同单价的基础上进行结算C.有材料暂估价的，暂估价材料应按照暂估价格进行结算D.设有暂列金额的，工程价款调整金额以暂列金额为限进行结算E.采用过程结算的，发承包双方已经确认的工程计量结果应直接进入结算【答案】ABE【解析】本题考查的是。采用总价合同的，应在合同总价基础上，对合同约定能调整的内容及超过合同约定范围的风险因素进行调整;采用单价合同的，在合同约定风险范围内的综合单价应固定不变，并应按合同约定进行计量，且应按实际完成的工程量进行计量。此外，发承包双方在合同工程实施过程中已经确认的工程计量结果和合同价款，在竣工结算办理中应直接进入结算。参见教材P26918.关于和解方式解决建设工程施工合同纠纷，下列说法正确的有( )。A.和解是指当事人在自愿互谅的基础上自行解决争议的一种方式B.和解方式具有简便易行，能经济、及时解决纠纷的特点C.和解解决纠纷应邀请第三方见证，或者在第三方的组织下进行D.和解达成一致的应签订和解协议，和解协议对双方均具有约束力E.一方拒不履行和解协议的，对方当事人可以请求人民法院执行【答案】ABD【解析】本题考查的是。和解是指当事人在自愿互谅的基础上，就已经发生的争议进行协商并达成协议，自行解决争议的一种方式。发生合同争议时，当事人应首先考虑通过和解解决争议。合同争议和解解决方式简便易行，能经济、及时地解决纠纷，同时有利于维护合同双方的友好合作关系，使合同能更好地得到履行。根据《建设工程工程量清单计价规范 GB50500—2013 的规定，双方可通过以下方式进行和解： (1) 协商和解。合同价款争议发生后，发承包双方任何时候都可以进行协商。协商达成一致的，双方应签订书面和解协议，和解协议对发承包双方均有约束力。如果协商不能达成一致协议，发包人或承包人都可以按合同约定的其他方式解决争议。 (2) 监理或造价工轾师暂定。若发包人和承包人之间就工程质量、进度、价款支付与扣除、工期延期、索赔、价款调整等发生任何法律上、经济上或技术上的争议，首先应根据已签约合同的规定，提交合同约定职责范围内的总监理工程师或造价工程师解决，并抄送另一方。总监理工程师或造价工程师在收到此提交件后14天内应将暂定结果通知发包人和承包人。发承包双方对暂定结果认可的，应以书面形式予以确认，暂定结果成为最终决定。 参见教材P274。19.根据《建设项目工程总承包合同(示范文本)》(GF-2020-0216)通用合同条件，关于工程总承包合同价款结算，下列说法正确的有( )。A.总承包合同为总价合同，除合同对价款调整另有约定外，合同价格不做调整B.承包人应按合同约定支付各项税费，并根据税费的变化进行合同价格调整C.价格清单中列出的工程量，应视为求承包人实际实施的工作量D.合同中可以约定工程的某些部分按照实际完成的工程量进行计量和支付E.采用价格指数法调价时，未列入合同《价格指数权重表》的费用不进行调整【答案】ADE【解析】本题考查的是国际工程合同价款的结算。根据《建设项目工程总承包合同(示范文本)》(GF2020-0216)通用合同条件，总承包合同为总价合同，除根据合同相关增减金额的约定进行调整外，合同价格不做调整。发承包双方可以将部分主要工程材料、工程设备、人工价格及其他双方认为应当根据市场价格调整的费用列入合同附件《价格指数权重表》，并根据价格调整公式计算差额调整合同价格，未列入《价格指数权重表》的费用不因市场变化而调整。 根据《建设项目工程总承包合同(示范文本)》 (GF2020-0216) 通用合同条件，总承包合同为总价合同，除根据合同相关增减金额的约定进行调整外，合同价格不做调整。工程款的支付应以合同协议书约定的签约合同价格为基础，按照合同约定进行调整。承包人应支付根据法律规定或合同约定应由其支付的各项税费，除由于法律变化引起的调整事件外，合同价格不应因这些税费进行调整。价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。参见教材 P284、286。20.下列竣工决算的审核内容，属于项目管理核算审核的有( )。A.单位、单项工程造价是否在合理范围内B.建设成本核算是否准确C.转出投资是否已落实接收单位D.项目资金使用情况E.决算内容和格式是否符合国家有关规定【答案】ABCE【解析】本题考查的是竣工决算。项目核算管理情况审核，具体包括： 1) 建设成本核算是否准确。对于超过批准建设内容发生的支出、不符合合同协议的支出、非法收费和摊派，无发票或者发票项目不全、无审批手续、无责任人员签字的支出以及因设计单位、施工单位、供货单位等原因造成的工程报废损失等不属于本项目应当负担的支出，是否按规定予以审减。 2) 待摊费用支出及其分摊是否合理合规。 3) 待核销基建支出有无依据、是否合理合规。 4) 转出投资有无依据、是否已落实接收单位。5) 决算报表所填写的数据是否完整，表内和表间钩稽关系是否清晰、正确，6)决算的内容和格式是否符合国家有关规定。 7) 决算资料报送是否完整、决算数据之间是否存在错误。 8) 与财务管理和会计核算有关的其他事项。 参见教材 P315。
2019年一级造价工程师考试《工程计价》真题及答案解析
一、单项选择题(共 60 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意) 1.根据我国现行建设工程总投资及工程造价的构成，下列资金在数额上和工程造价相等的是( )。 A.固定资产投资+流动资金 B.固定资产投资+铺底流动资金 C.固定资产投资 D.建设投资 【答案】C 【解析】同定资产投资与建设项目的工程造价在量上相等。P1 2.关于设备原价的说法，正确的是( )。 A.进口设备的原价是指其到岸价 B.国产设备原价应通过查询相关交易价格或向生产厂家询价获得 C.设备原价通常包含备品备件费在内 D.设备原价占设备购置费比重增大，意味资本有机构成的提高 【答案】C 【解析】设备原价指国内采购设备的出厂(场)价格，或国外采购设备的抵岸价格，设备原价通常包含备品备件费在内。P4 3.某进口设备人民币货币 400 万元，国际运费折合人民币 30 万元，运输保险费率为 3‰，则该设备应计的运输保险费折合人民币( )万元。 A.1.200 B.1.204 C.1.290 D.1.294 【答案】D 【解析】(400+30)/(1-3%)×3%=1.29388(万元)。P7 4.根据我国现行建筑安装工程费用构成，下列费用中属于安全文明施工费的是( )。 A.脚手架费 B.临时设施费 C.二次搬运费 D.非夜间施工照明 【答案】B 【解析】安全文明施工费是指工程项目施工期间，施工単位为保证安全施工、文明施工和保护现场内外环境等所发生的措施项目费用。通常由环境保护费、文明施工费、安全施工裁费、临时设施费组成。P15 5.根据国外建筑安装工程费用的构成，施工工人的招雇解雇用一般计入( )。 A.直接工程费 B.现场管理费 C.公司办理费 D.开办费 【答案】A 【解析】人工费，国外一般工程施工的工人按技术要求划分为高级技工、熟练工、半熟练工和壮工，当工程价格采用平均工资计算时，要按各类工人总数的比例进行加权计算，人工费应该包括工资，加班费，津贴照顾，解雇费用等，而人工费属于直接工程费。P20 6.根据我国现行建设项目总投资及工程造价的构成，下列有关建设项目费用开支，应列入建设单位管理费的是( )。 A.监理费 B.竣工验收费 C.可行性研究费 D.节能评估费 【答案】B 【解析】建设单位管理费是指项目建设单位从项目筹建之日起至办理竣工财务决算之日止发生的管理性质的支出。包括工作人员薪酬及相关费用、办公费、办公场地租用费、差旅交通费、劳动保护费、工具用具使用费、固定资产使用费、招募生产工人费，技术图书资料费(含软件)、业务招待费、竣工验收费和其他管理性质开支。P23 7.根据我国现行建设项目总投资及工程造价的构成，联合试运转费应包括( )。 A.施工单位参加联合试运转人员的工资 B.设备安装中的试车费用 C.试运转中暴露的设备缺陷的处理费 D.生产人员的提前进场费 【答案】A 【解析】试运转支出包括试运转所需原材料、燃料及动力消耗、低值易耗品，其它物料消耗、工具用具使用费、机械使用费、联合试运转人员工资、施工单位参加试运转人员工资、专家指导费，以及必要的工业炉烘炉费等;试运转收入包括试运转期间的产品销售收入和其他收入。联合试运转费不包括应由设备安装工程费用开支的调试及试车费用，以及在试运转中暴露出来的因施工原因或设备缺陷等发生的处理费用。P29 8.根据我国现行建设项目总投资及工程造价构成，在工程概算阶段考虑的对一般自然灾害处理的费用应包含在( )内。 A.未明确项目准备金 B.工程建设不可预见费 C.暂列金额 D.不可预见准备金 【答案】B 【解析】基本预备费是指投资估算或工程概算阶段预留的，由于工程实施中不可预见的工程变更及洽商、一般自然灾害处理、地下障碍物处理、超规超限设备运输等而可能增加的费用，亦可称为工程建设不可预见费。P30 9.某新建项目建设期为两年，分年均衡进行贷款，第一年贷款 200 万元，第二年贷款 300 万元，在建设期 内贷款利息只计息不支付，年利率为 10%的情况下，该项目应计建设期贷款利息为( )万元? A.36.00 B.46.00 C.52.00 D.70.00 【答案】B 【解析】第一年利息=200×0.5×10%=10 万元;第二年利息=(200+10+300×0.5)×10%=36 万元;建设期贷款利息=10+36=46 万元。P31 10.关于施工定额的应用，下列说法正确的是( )。 A.施工定额是编制施工图预算的依据 B.行业统一定额只能在本行业范围内使用 C.企业定额反映了施工企业的生产消耗标准，宜用于工程计价 D.工期定额是工程定额的一种类型，但不属于工程计价定额 【答案】D 【解析】部分地区和行业造价管理部门还会颁布工期定额，工期定额是指在正常的施工技术和组织条件下，完成建设项目和各类工程所需的工期标准，参见教材 P41 11.关于工程量清单计价，下列表达式正确的是( )。 A.分布分项工程费=∑(分部分项工程量×相应分布分项的工料单价) B.措施项目费=∑(措施项目工程量×相应的工料单价) C.其他项目费=暂列金额+材料设备暂估价+计日工+总承包服务费 D.单位工程造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金 【答案】D 【解析】分部分项工程费=∑(分部分项工程里×相应分部分项工程综合单价);措施项目费=∑各措施项目费;其他项目费=暂列金额+暂估价+计日工+总承包服务费;单位工程造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金。P39 12.根据现行工程量计算规范，适宜采用分部分项工程项目清单计价方式计价的措施项目费是( )。 A.二次搬运费 B.超高施工增加费 C.已完工程及设备保护费 D.地上、地下设施临时保护费 【答案】B 【解析】有些措施项目则是可以计算工程量的项目，如脚手架工程，混凝土模板及支架(撑)，垂直运输，超高施工增加，大型机械设备进出场及安拆，施工排水、降水等，这类措施项目按照分部分项工程项目清单的方式，采用综合单价计价，更有利于措施费的确定和调整。P47 13.在工程量清单计价中，下列费用项目应计入总承包服务费的是( )。 A.总承包人的工程分包费 B.总承包人的管理费 C.总承包人对发包人自行采购材料的保管费 D.总承包工程的竣工验收费 【答案】C 【解析】总承包服务费是指总承包人为配合协调发包人进行的专业工程发包，对发包人自行采购的材料，工程设备等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。P51 14.在工程量清单计价中下列关于暂估价的说法正确的是( )。 A.材料设备暂估价是指用于尚未确定或不可预见的材料、设备采购的费用 B.纳入分部分项工程项目清单综合单价中的材料暂估价包括暂估单价及数量 C.专业工程暂估价与分部分项工程综合单价在费用构成方面应保持一致 D.专业工程暂估价由投标人自主报价 【答案】C 【解析】专业工程的暂估价一般应是综合暂估价，包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润，不包括规费和税金。P49 15.在测定时所采用的方法中，测时法用于测定( )。 A.循环组成部分的工作时间 B.准备与结束时间 C.工人休息时间 D.非循环工作时间 【答案】A 【解析】测时法主要适用于测定定时重复的循环工作的工时消耗。是精确度比较高的一种计时观察法，一般可达到 0.2-15s，测时法只用来测定施工过程中循环组成部分工作时间的消耗，不研究工人休息准备与结束及其他非循环的工作时间。P59 16.工作日写实法测定数据显示，完成 10m³某现浇混凝土工工程需基本时间 8 小时，辅助工作时间占工序作业时间的 8%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间、损失时间分别占工作日的 5%、2%、18%，6% ,则该项混凝土工程的时间定额是( )工日/10m³。 A.1.44工日/10m³ B.1.45工日/10m³ C.1.56工日/10m³ D.1.64工日/10m³ 【答案】B 【解析】1 /(1-8%)/(1-25%)=1.449(工日/10m³)。 17.用于泥疑土抹灰砂浆贴 200X300 瓷砖墙面，灰缝宽 5mm，假设瓷砖损耗率为 8%，则 100m2 瓷砖墙面的瓷砖损耗率是( ) A.103.6 B.104.3 C.108 D.108.7 【答案】A 【解析】本题考查的是确定材料定额消耗量的基本方法。每 100 ㎡瓷砖墙面中瓷砖的净用量 =100/[(0.2+0.005)×(0.3+0.005)]=1599.36(块)，1599.36×(0.2×0.3)×(1+8%)=103.6 ㎡。参见教材 P65 18.某工程采用两票制支付方式采购某种材料，已知材料原价和运杂费的含税价格分别为 500 元/t、30 元/t，材料运输损耗率采购及保管费率分别为 0.5%、3.5%，材料采购和运输的增值税率分别为 13%、9%，则该材料的不含税单价为( )元? A.480.87 B.481.47 C.488.88 D.489.49 【答案】C 【解析】[500/(1+13%)+30/(1+9%)]×(1+0.5%)×(1+3.5%)=488.88 元/t。P69 19.下列用项目中属于施工仪器仪表台班单价构成内容的是( )。 A.人工费 B.燃料费 C.检测软件费 D.校验费 【答案】D 【解析】施工仪器仪表台班单价由四项费用组成，包括折旧费、维护费、校验费、动力费。施工仪器仪表台班单价中的裁用组成不包括检测软件的相关用。P74 20.编制预算定额人工日消耗量时，实际工程现场运距超过预算定额取定运距时的用工应计入( )。 A.超运距用工 B.辅助用工 C.二次搬运用工 D.人工幅度差 【答案】C 【解析】需要指出，实际工程现场运距超过算定额取定运距时，可另行计算现场二次撤运费。P78 21.工程造价指标测算中，各类造价做据的时间需求符合造价指标的时间要求。下列造价数据的时间选取符合规定的是( )。 A.投资估算采用投资估算书编制完成日期 B.最高投标限价采用投标截止日期 C.合同价采用合同签订日期 D.结算价采用工程结算日期 【答案】A 【解析】建设工程造价指标的时间应符合下列规定：1)投资估算、设计概算、招标控制价应采用成果文件编制完成日期;2)合同价应采用工程开工日期;3)结算价应采用工程竣工日期。 22.关于工程造价指数的计算，下列表达式正确的是( )。 A.材料费价格指数=∑ (同期各种材料单价 X 所有材料费用/所有材料费用之和) B 单位工程价格指数=∑(同期各分部工程价格指数 x 各分部工程费用/单位工程费用) C 单项工程造价指数=报告期单项工程造价指标/基期单项工程造价指标 D.建设工程造价综合指数=报告期建设工程造价综合指标/基期建设工程造价综合指标 【答案】C 【解析】人工费(材料费、施工机具使用费)价格指数=基期人工日工资单价(材料价格、施工机具台班单价)P1/报告期人工日工资单价(材料价格、施工机具台班单价)P0;单项工程造价指数=基期单项工程造价指标P1/报告期单项工程造价指标P0 23.在进行建设厂址多方案全寿命周期技术经济分析时，应计入项目投产后生产经营费用的是( )。 A.拆迁补偿费 B.生活设施费 C.动力设施费 D.原材料运输费 【答案】D 【解析】选项ABC都属于投资费用，因此正确答案是D 24.某地2019年拟建一座年产40万吨某产品的化工厂。根据调查，该地区2017年已建年产30万吨相同产品项目的建筑工程费为4000万元，安装工程费为2000万元，设备购置费8000万元。已知按2019年该地区价格计算的拟建项目设备购置费为9500万元，征地拆迁等其他费用为1000万元，且该地区2017至2019年建筑安装工程费平均每年递增4%，则该拟建项目的静态投资估算为( )。 A.16989.6 B.17910.0 C.18206.4 D.19152.8 【答案】D 【解析】拟建项目的建筑安装工程费估算=(4000+2000)×(40/30)×(1+4%)2=8652.8万元;则拟建项目的静态投资估算=8652.8+9500+1000=19152.8万元。 25.若外币对人民币贬值,则关于该汇率变化对涉外项目投资额产生的影响，下列说法正确的是( )。 A.从国外市场购买材料，所支付的外币金额减少 B.从国处市场购买村料，换算成人民币所支付的金额减少 C.从国外借款，本息所支付的外币金额增加 D 从国外借款，换算成人民币所支付的本息金额增加 【答案】B 【解析】外币对人民币贬值。项目从国外市场购买设备材料所支付的外币金额不变，但换算成人民币的金额减少；从国外借款，本息所支付的外币金额不变，但换算成人民币的金额减少。 26.某项目根据《建设项目投资估算编审规程>(CECA/GCI-2015),采用概算法编制的估算中，工程费用为 8000万元，基本预备费用为 880 万元，价差预备费为 120 万元，工程建设其他费 800 万，建设期利息为 200 万元，流动资金为 100 万元，则该项目为( )万元。 A.9680 B.9800 C.10000 D.10100 【答案】B 【解析】建设投资=工程费用+工程建设其他费用+预备费=8000+800+880+120=9800（万元）。 27.在满足住宅功能和质量的前提下，下列设计方法中，可降低单位建筑面积造价的是( )。 A.增加住宅层高 B.分散布置公共设施 C 增大墙体面积系数 D.减少结构面积系数 【答案】 D 【解析】在满足住宅功能和质量前提下，适当加大住宅宽度。这是由于宽度加大，墙体面积系数相应减少，有利于降低造价。衡量单元组成、户型设计的指标是结构面积系数(住宅结构面积与建筑面积之比) ,系数越小设计方案越经济。因为，结构面积小，有效面积就增加。结构面积系数除与房屋结构有关外，还与房屋外形及其长度和宽度有关，同时也与房间平均面积大小和户型组成有关。房屋平均面积越大，内墙、隔墙在建筑面积所占比重就越小。 28.关于设计概算的说法，正确的是( )。 A.设计概算是工程造价在设计阶段的表现形式，具备价格属性 B.三级概算编制形式适用于单一的单项工程建设项目 C.概算中工程费用应按预测的建设期价格水平编制 D.概算应考虑货款的时间价值对投资的影响 【答案】D 【解析】设计概算的编制内容。三级概算：单位工程概算；单项工程综合概算；建设项目总概算。当建设项目只有一个单项工程时，单位工程概算、总概算两级概算编制形式。设计概算编制时应满足以下要求：(1)按编制时项目所在地的价格水平编制，总投资应完整地反映编制时建设项目实际投资；(2)设计概算应考虑建设项目施工条件等因素对投资的影响；(3)设计概算应按项目合理建设期限预测建设期价格水平，以及资产租赁和贷款的时间价值等动态因素对投资的影响。(价差预备费、建设期利息)选项A设计概算是工程造价在设计阶段的表现形式，但其不具备价格属性;选项B二级概算编制形式适用于单一的单项工程建设项目;选项C概算中工程费用应按编制时的建设期价格水平。 29.某地市政道路工程，已知与其关似已完工程造价指标为 600 元/m2，人、材、机占工程造价 10%，50%，20%，拟建工程与类似工程人、材、机差异系数为 1.1，1.05，1.05，假定以人、材、机为基数取，综合率为 25%，则该工程综合单价为( )。 A.507 B.608.4 C.633.75 D.657 【答案】C 【解析】工料单价=600×0.8=480 元/㎡，人、材、机占工料单价的比重分别 为：12.5%，62.5%，25%。 该工程的工料单价为：480×(12.5%×1.1+62.5%×1.05+25%×1.05)=507元/㎡。 题中已知，以人、材、机为基数取费，综合费率为 25%， 则该工程综合单价为 507×(1+25%)=633.75 元/㎡。 30.编制工程建设其他表用概算表时，下列其他用中，一般按“工程费用×费率”计算的是( )。 A.征地补偿费 B.拆迁补偿费 C.研究试验费 D.工程监理费 【答案】D 【解析】建设管理费包括建设单位管理费、工程监理费，按“工程费用×费率”或有关定额 列式计算计算。 31.施工图预算以二级预算编制形成( )。 A.总预算和单位工程预算 B.单位工程综合预算和单位工程预算 C.总预算和单位工程综合预算 D.建筑工程预算和设备安装工程预算 【答案】A 【解析】采用二级预算编制形式的工程预算文件包括：封面、签署页及目录、编制说明，总预算表单位工程预算表、附件等内容。 32.采用实物量法与工料单价法编制施工图预算，其工作步骤的差异体现在( )。 A.工程量的计算 B.直接费的计算 C.税金的计算 D.企业管理费的计算 【答案】 B 【解析】实物量法与工料单价法首尾部分的步骤基本相同，所不同的主要是中间两个步骤，即：①采用实物量法计算工程量后，套用相应人工、材料、施工机具台班预算定额消耗量，求出各分项工程人工、材料、施工机具台班消耗数量并汇总成单位工程所需各类人工工日、材料和施工机具台班的消耗量;②采用实物量法，采用的是当时当地的各类人工工日、材料、施工机械台班、施工仪器仪表台班的实际单价分别乘以相应的人工工日、材料和施工机具台班总的消耗量，汇总后得出单位工程的直接费。 33.关于招标工程量清单中分部分项工程量清单的编制，下列说法正确的是( )。 A.所列项目应该是施工过程中以其本身构成工程实体的分项工程或可以精确计量的措施分项项目 B.拟建施工图纸有体现，但专业工程量计算规范附录中没有相对应项目的，则必须编制这些分项工程的补充项目 C.补充项目的工程量计算规则，应符合“计算规则要具有可计算性”且“计算结果要具有唯一性”的原则 D 采用标准图集的分项工程，其特征描述应直接采用“详见×图集”方式 【答案】C 【解析】分部分项工程项目清单所反映的是拟建工程分部分项工程项目名称和相应数量的明细清单，招标人负责包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量在内的五项内容。A错误。当在拟建工程的施工图纸中有体现，但在专业工程量计算规范附录中没有相对应的项目，并且在附录项目的“项目特征”或“工程内容”中也没有提示时，则必须编制针对这些分项工程的补充项目，在清单中单独列项并在清单的编制说明中注明。B错误若采用标准图集或施工图纸能够全部或部分满足项目特征描述的要求，项目特征描述可直接采用“详见××图集”或“××图号”的方式。对不能满足项目特征描述要求的部分，仍应用文字描述。D错误对补充项的工程量计算规则必须符合下述原则：一是其计算规则要具有可计算性，二是计算结果要具有唯一性。 34.编制招标工程量清单时，应根据施工图纸的深度、暂估价设定的水平、合同价款约定调整因素以及工程实际情沉合理确定的清单项目是( )。 A.措施项目清单 B.暂列金额 C.专业工程暂估价 D.计日工 【答案】B 【解析】在确定暂列金额时应根据施工图纸的深度、暂估价设定的水平、合同价款约定调整的因素以及工程实际情况合理确定。一般可按分部分项工程项目清单的10%～15%确定，不同专业预留的暂列金额应分别列项。 35.依据工程所在地区颁发的计价定额等编制最高投标限价、进行分部分项工程综合单价组价时，首先应确定的是( )。 A.风险范围与幅度 B.工程造价信息确定的人工单价等 C.定额项目名称及工程量 D.管理费率和利润率 【答案】C 【解析】首先，依据提供的工程量清单和施工图纸，按照工程所在地区颁发的计价定额的规定，确定所组价的定额项目名称，并计算出相应的工程量;其次，依据工程造价政策规定或工程造价信息确定其人工、材料、施工机具台班单价;同时，在考虑风险因素确定管理费率和利润率的基础上，按规定程序计算出所组价定额项目的合价。 36.关于编制最高投标限价总承包服务费的可参考标准，下列说法正确的是( )。 A.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的 0.5%计算 B.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的 1%计算 C.招标人要求对分包专业 I 程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的 1%~3%计算 D.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的 3%~5%计算 【答案】D 【解析】总承包服务费应按照省级或行业建设主管部门的规定计算，在计算时可参考以下标准：1)招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，按分包的专业工程估算造价的1.5%计算;2)招标人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调，并同时要求提供配合服务时，根据招标文件中列出的配合服务内容和提出的要求，按分包的专业工程估算造价的3%～5%计算;3)招标人自行供应材料的，按招标人供应材料价值的1%计算。 37.投标报价时，投标人需严格按照招标人所列项目明细进行自主报价的是( )。 A.总价措施项目 B.专业工程暂估价 C.计日工 D.规费 【答案】C 【解析】计日工应按照招标人提供的其他项目清单列出的项目和估算的数量，自主确定督项综合单价并计算费用。P206 38.在投标报价确定分部分项工程综合单价时，应根据所选的计算基础计算工程内容的工程量，该数量应为( )。 A.实物工程量 B.施工工程量 C.定额工程量 D.复核的清单工程量 【答案】C 【解析】在投标报价确定分部分项工程综合单价时，计算基础主要包括消耗量指标和生产要素单价。应根据本企业的实际消耗量水平，并结合拟定的施工方案确定完成清单项目需要消耗的各种人工、材料、施工机具台班的数量。因此，计算的工程量为定额工程量。P202 39.某高速公路项目招标采用经评的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标最的评标修正率为4%。现有投标人甲同时投标 1#、2#标段，其报价依次为 7000 万元、6000 万元，若甲在 1#标段已被确定为中标，则其在 2#标段的评标价是( )万元。 A.5720 B.6240 C.5760 D.6280 【答案】C 【解析】6000×(1-4%)=5760。 40.根据 《建设工程造价咨询规范》(GB/T51095- 2015) ,下列投标文件的评审内容，属于清标工作的是( )。 A.营业执照的有效性 B.营业执照、资质证书、安全生产许可证的一致性 C.投标函上签字与盖章的合法性 D.投标文件是否实质性响应招标文件 【答案】D 【解析】清标工作主要包含下列内容： (1)对招标文件的实质性响应。 (2)错漏项分析。 (3)分部分项工程项目清单项目综合单价的合理性分析。 (4)措施项目清单的完整性和合理性分析，以及其中不可竞争性费用的正确性分析。 (5)其他项目清单完整性和合理性分析。 (6)不平衡报价分析。 (7)暂列金额、暂估价正确性复核。 (8)总价与合价的算术性复核及修正建议。 (9)其他应分析和澄清的问题。 41.投标人复核招标工程量清单时发现了遗漏，是否向招标人提出修改意见取决于( )。 A.招标文件规定是否允许提出增补 B.遗漏工程量的大小 C.投标人的投标策略 D.遗漏项目是否在工程量计算规范附录中有列项 【答案】C 【解析】针对招标工程量清单中工程量的遗漏或错误，是否向招标人提出修改意见取决于投标策略。 42.下列工程总承包类型中，总承包商需要履行试运行工作职责的是( )。 A.设计采购施工总承包 B.设计-施工总承包 C.采购-施工总承包 D.设计-采购总承包 【答案】A 【解析】设计采购施工( EPC Engineering- Procurement-constructior)总承包。EPC 总承包即工程总承包人按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。P221 43.国际工程投标报价时，对于当地采购的材料，其单价应为( )。 A 市场价格+运杂费 B.市场价格+运杂费+运输保管耗损费 C.市场价格+运余费+采购保管费 D.市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费 【答案】D 【解析】国际工程中，当地材料商供应到现场的材料、设备单价一般以材料商的报价为依据，并考虑材料预涨费(当工期较长时)的因素，综合计算单价。自行采购的材料、设备单价的计算公式为：材料、设备单价=市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费 44.国际工程分包费与直接费、间接费平行并列时，总包商对分包商的管理费应列入( )。 A.间接费 B.分包费 C.盈余 D.上级单位管理费 【答案】B 【解析】在国际工程标价中，对分包费的处理有两神方法一种方法是将分包费列入直接费中，即考虑间接费时包含了对分包的管理费;另一种方法是将分包费与直接费、间接费平行并列，在估算分包费时适当加入对分包商的管理费即可。P234 45.下列发承包双方在约定调整合同价款的事项中属于工程变更的是( )。 A.工程量清单缺项 B.不可抗力 C.物价波动 D.提前竣工 【答案】A 【解析】工程变更类，主要包括工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、计日工等享件。P236 46.某招标工程项目执行《建设工程工程量清单计价规范》( GB50500-2013) ,招标工程量清单中某分项工程的工程量为 1500m3，施工中由于设计变更调增 1900m3,该分项工程最高投标限价综合单价为 40 元/m3,投标报价为 47 元/m2,则该分项工程的结算价为( )元。 A.87400 B.88900 C.89125 D.89300 【答案】C 【解析】投标报价47>40×(1+15%)=46结算价格为1500×(1+15%)×47+(1900-1500×1.15)×46=81075+8050=89125(元) 47.某市政工程投标载止日期为 2019 年 4 月 20 日，确定中标人后，工程于 2019 年 6 月 1 日开工。施工合同约定，工程价款结算时人工、钢材、水泥、砂石料及施工机具使用费采用价格指数法调差，各项权重系数及价格指数见下表。2019 年月，承包人当月完成清单子目价款 200 万元，当月按已标价工程量请单价格确认的变更金额为 200 万元，则本工程 2019 年 8 月的价格调整金额为( )万元。 A.57.80 B.63.58 C.75.40 D.82.94 【答案】D 【解析】本题考查的是物价变化类合同价款调整事项。 价格调整金额=2200×(0.35+0.15×105/100+0.10×90/84+0.20×107.8/104.5+0.10×135/115.6+0.10×110/110-1)=82.03(万元)。 48.关于工程索赔的相关论述，下列说法正确的是( )。 A.工程索赔是指承包人向发包人提出工期和(或)费用补偿要求的行为 B.由于发包人原因导致分包人承受经济损失，分包人可直接向发包人提出索赔 C.承包人提出的工期补偿索赔经发包人批准后，可免除承包人非自身原因拖期违约责任 D.由于不可抗力事件造成合同非正常终止，承包人不能向发包人提出索赔 【答案】C 【解析】工程索赔是指在工程合同履行过程中，当事人一方因非己方的原因而遭受经济损失或工期延误，按照合同约定或法律规定，应由对方承担责任，而向对方提出工期和(或)费用补偿要求的行为。A错误在建设工程分包合同履行过程中，索赔事件发生后，无论是发包人的原因还是总承包人的原因所致，分包人都只能向总承包人提出索赔要求，而不能直接向发包人提出。B错误工期顺延的要求获得批准后，不仅可以免除承包人承担拖期违约赔偿金的责任，而且承包人还有可能因工期提前获得赶工补偿(或奖励)。C正确合同终止的索赔，由于发包人违约或发生不可抗力事件等原因造成合同非正常终止，承包人因其遭受经济损失而提出索赔。如果由于承包人的原因导致合同非正常终止，或者合同无法继续履行，发包人可以就此提出索赔。 49.根据《标准施工招标文件》(2007 年版)通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，可以同时获得工期、费用和利润补偿的是( )。 A.施工中发现文物、古迹 B.发包人延迟提供建筑材料 C.承包人提前竣工 D.因不可抗力造成工期延误 【答案】B 【解析】发包人提供材料、工程设备不合格或迟延提供或变更交货地点可以索赔工期费用和利润。 50.某施工现场主导施工机械一台，由承包人租得，施工合同约定，当发生索赔事件时，遂机械台班单价、租赁费分别按 900 元/台班、400 元/台班计，人工工资、窝工补贴分别按 100 元工日、50 元/工日计;以人工费与机械费之和为基数的综合费率为 30%，在施工过程中，发生如下事件:①出现异赏恶劣天气导致工程停工 2 天,人员窝工 20 个工日;②因恶劣天气导致工程修复用工 10 个工日。主导小机械 1 个台班，为此承包人可向发包人索赔的费用为( ) 元。 A.1820 B.2470 C.2820 D.3470 【答案】B 【解析】事件一只能索赔工期，不能索赔费用;事件二可索赔的费用为：(10100+1900)(1+30%)=2470 51.关于预付款担保的说法，正确的是( )。 A.预付款担保的形式必须为银行保函 B 预付款担保的担保金额必须高于预付款 C.在预付款的拍回过程中担保金额保持不变 D 预付款保函在预付款扣回之前必须保持有效 【答案】D 【解析】预付款担保的主要形式为银行保函。预付款担保的担保金额通常与发包人的预付款是等值的。预付款一般逐月从工程进度款中扣除，预付款担保的担保金额也相应逐月减少。承包人的预付款保函的担保金额根据预付款扣回的数额相应扣减，但在预付款全部扣回之前一直保持有效。 52.关于合同价款的期中支付，下列说法正确的是( )。 A.进度款支付周期应与发包人实际的工程计量周期一致 B.已标价工程量清单中单价项目结算价款应按承包人确认的工程量计算 C 承包人现场签证金额不应列入期中支付进度款，在竣工结算时一并处理 D.进度款的支付按期中结算价款总额和约定比例计算，一般不低于 60%，不高于 90% 【答案】 D 【解析】期中支付价款的计算。(1)已完工程的结算价款。已标价工程量清单中的单价项目，承包人应按工程计量确认的工程量与综合单价计算。如综合单价发生调整的，以发承包双方确认调整的综合单价计算进度款。已标价工程量清单中的总价项目，承包人应按合同中约定的进度款支付分解，分别列入进度款支付申请中的安全文明施工费和本周期应支付的总价项目的金额中。(2)结算价款的调整。承包人现场签证和得到发包人确认的索赔金额列入本周期应增加的金额中。由发包人提供的材料、工程设备金额，应按照发包人签约提供的单价和数量从进度款支付中扣出，列入本周期应扣减的金额中。(3)进度款的支付比例。进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计算，不低于60%，不高于90%。 53.编制竣工结算文件时，应按国家、省级或行业建设主管部门门的规定计价的是( )。 A.劳动保险费 B.总承包服务费 C.安全文明施工费 D 现场签证费 【答案】C 【解析】措施项目中的总价项目应依据合同约定的项目和金额计算;如发生调整的，以发、承包双方确认调整的金额计算，其中安全文明施工费必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算。 54.根据《建设工程质量保证全管理办法》(建质[2017138 号)，质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的( )。 A.19% B.2% C.3% D.5% 【答案】C 【解析】发包人应按照合同约定方式预留质量保证金，质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算额的3%。P262 55.发包人收到承包人提交的最终结清申请单,并在规定时间内予以核实后，向承包人签发( )。 A.工程接收证书 B.竣工结算支付书 C.缺陷责任期终止证书 D.最终支付证书 【答案】D 【解析】发包人收到承包人提交的最终结清申请单后的规定时间内予以核实，向承包人签发最终支付证书。发包人未在约定时间内核实，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请单已被发包人认可。 56 关下合同款纠纷的处理，人民法院应予支持的是( )。 A.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的 B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的 C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的 D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的 【答案】A 【解析】建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：1)修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持;2)修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。(1)当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。(2)当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。(3)当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。 57.对于工程总承包合同中质量保证金的扣留与返还，下列做法正确的是( )。 A.扣留金额的计算中应考虑预付款的支付、扣回及价格调整的金额 B.不论是否缴纳履约保证金，均须扣留质量保证金 C.缺陷责任期满即须返还剩余质量保证金 D.延长缺陷责任期时，应相应延长剩余质量保证金的返还期限 【答案】D 【解析】根据《建设工程质量保证金管理办法》的规定，承包人已经缴纳履约保证金或者采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他担保方式的，发包人不得再预留质量保证金。缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。 58.根据 2017 版 FIDIC《施工合同条件》关于物价波动引起的价格调整，下列说法正确的是( )。 A.在通用条款中规定了调价公式 B.调价公式不适用于基于实际费用或现行价格计算价值的工程 C.调价公式中所列各项费用要求的权重已经约定，合同实施过程中不得调整 D.调价公式中的固定系数，在合同实施过程中可视情况调整 【答案】B 【解析】调价公式不适用于基于实际费用或现行价格计算价值的工程。 59.在建设项目竣工决算报表中，用于考核和分析投资效果，落实结余资金，并作为报告上级核销基本建设支出依据的是( )。 A.基本建设项目概况表 B.基本建设项目竣工财务决算表 C.基本建设项目交付使用资产总表 D.基本建设项目交付使用资产明细表 【答案】B 【解析】P294 60.在过算新增固定资产价值时，仅计算建筑、安装或采购成本，不计分摊的待摊投资的固定资产是( )。 A.管道和线路工程 B.需安装的动力设备 C.运输设备 D.附属辅助工程 【答案】C 【解析】P307 二、多项选择题(共 20 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个就 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得 0.5 分) 61.非标准设备原价中，能作为利润取费基数的是( )。 A.辅助材料费 B.废品损失费 C.包装费 D.外购配套件费 E.专用工具费 【答案】ABCE 【解析】利润的计算基数包括材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费和包装费之和乘以一定利润率计算。P5 62.根据我国现行《建设工程造价计价方法》，下列情況可用简易计税方法的是( )。 A.小规纳税人发生的应税行为 B.般纳人以清包工方式提供的建筑服务 C.一般纳税人以甲供工程货提供的建筑服务 D.《施工许可证》注明的开工日期在 2016 年 4 月 30 日前 E 实际开工日期在 2016 年 4 月 30 日前的建筑服务 【答案】BCD 【解析】简易计税方法主要适用于以下几种情况：1、小规模纳税人发生应税行为。2、一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务。3、一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务。4、一般纳税人为建筑工程项目提供的建筑服务。 63.下列项目费用项目，属于征地补偿费的有( )。 A.拆迁补偿金 B.安置补偿费 C.地上附着物补偿费 D.迁移补偿费 E.土地管理费 【答案】BCE 【解析】征地补偿费包括：土地补偿费、青苗补偿费和地上附着物补偿费、安置补助费、新菜地开发建设基金、耕地开垦费和森林植被恢复费、其他补偿费、土地管理费。 64.在工程量清单编制中，施工组织设计、施工范围和验收规范可以用于确定( )。 A.项目名称 B 项目编码 C 项目特征 D.计量单位 E.工程数量 【答案】ACE 【解析】P38 65.关于分部分项工程项目清单的编制，下列说法正确的有( )。 A.项目编码第 7-9 位为分项工程项目名称顺序码 B.项目名称应按工程量计算规范附录中给定的名称确定 C.项目特征应按工程量计算规范附录中规定的项目特征予以描述 D.计量单位应按工程量计算规范附录中给定的，选用最适宜表现项国特征并方便计量的单位 E.工程量位按实际完成的工程量计算 【答案】AD 【解析】第四级表示分项工程项目名称顺序码(分三位);各专业有特殊计量单位的，再另外加以说明，当计量单位有两个或两个以上时，应根据所编工程量清单项目的特征要求，选择最适宜表现该项目特征并方便计量的单位。分部分项工程项目清单的项目名称应按各专业工程工程量计算规范附录的项目名称结合拟建工程的实际确定。B 错误分部分项工程项目清单的项目特征应按各专业工程工程量计算规范附录中规定的项目特征，结合技术规范、标准图集、施工图纸，按照工程结构、使用材质及规格或安装位置等，予以详细而准确的表述和说明。C 错误所有清单项目的工程量应以实体工程量为准，并以完成后的净值计算，E 错误。 66.下列入工、材料、机械台班的消耗，应计入定额消耗量的有( )。 A.准备与结束工作时间 B.施工本身原因造成的工人停工时间 C.措施性材料的合理消耗量 D 不可避免的施工废料 E.低负荷下的机械工作时间 【答案】 AD 【解析】必需消耗的工作时间是工人在正常施工条件下，为完成一定合格产品(工作任务)所消耗的时间，是制定定额的主要依据，包括有效工作时间、休息时间和不可避免中断时间的消耗。必须消耗的材料，是指在合理用料的条件下生产合格产品需要消耗的材料，包括直接用于建筑和安装工程的材料、不可避免的施工废料、不可避免的材料损耗。必须消耗的材料属于施工正常消耗，是确定材料消耗定额的基本数据。其中，直接用于建筑和安装工程的材料编制材料净用量定额，不可避免的施工废料和材料损耗编制材料损耗定额。 67.下列费用中，不计入机械台班单价而单独列项计算的有( )。 A.安拆简单、移动需要起重及运输机械的轻型施工机械的安拆费及场外运费 B.安拆复杂、移动需要起重及运输机械的重型施工机械的安拆费及场外运费 C.利用辅助设施移动的施工机械的辅助设施相关费用 D.不需相关机械辅助运输的自行移动机械的场外运费 E.固定在车间的施工机械的安拆费及场外运费 【答案】BC 【解析】独计算的情况包括：1)安拆复杂、移动需要起重及运输机械的重型施工机械，其安拆费及场外运费单独计算;2)利用辅助设施移动的施工机械，其辅助设施(包括轨道和枕木)等的折旧、搭设和拆除等费用可单独计算。 68.关于各类工程计价定额的说法，正确的有( )。 A.概算定额基价可以是工科单价、综合单价或全费用综合单价 B.概算指标分为建筑工程概算指标和设备及安装工程概算指标 C.综合概算指标的准确性高于单项概算指标 D.概算指标是在概算定额的基础上进行编制的 E.投资估算指标必须反映项目建设前期和交付使用期内发生的动态投资 【答案】 ABE 【解析】概算定额基价和预算定额基价一样，根据不同的表达方法，概算定额基价可能是工 料单价、综合单价或全费用综合单价，用于编制设计概算。A 正确。概算指标分为建筑工程概算指标和设备及安装工程概算指标，B 正确。综合概算指标是按照工业或民用建筑及其结构类型而制定的概算指标。综合概算指标的概括性较大，其准确性、针对性不如单项指标。概算定额是预算定额的综合与扩大。D 错误。由于投资估算指标属于项目建设前期进行估算投资的技术经济指标，它不但要反映实施阶段 的静态投资，还必须反映项目建设前期和交付使用期内发生的动态投资，以投资估算指标为 依据编制的投资估算，包含项目建设的全部投资额。E 正确。 69.建设工程造价指标测算常用的方法包括( )。 A.数据统计法 B.现场测算法 C.典型工程法 D.写实记录法 E.汇总计算法 【答案】ACE 【解析】建设工程造价指标测算方法主要包括数据究计法、典型工程法和汇总计算法。P106 70.以下属于流动资产的是( )。 A.存货 B.库存现金 C.应收账款 D.应付账款 E.预付账款 【答案】ABCE 【解析】流动资产=应收账款+预付账款+存货+库存现金。 71.某单位建筑工程的初步设计采用的技术比较成熟，但由于设计深度不够，不能准确计算出工程量,若急需该单位建筑工程概算时，可采用的概算编制方法有( )。 A.预算单价法 B.概算定额法 C.概算指标法 D.类似工程预算法 E.扩大单价法 【答案】CD 【解析】建筑工程概算的编制方法有：概算定额法、概算指标法、类似工程预算法等;设备及安装工程概算的编制方法有：预算单价法、扩大单价法、设备价值百分比法和综合吨位指标法等。概算定额法又称扩大单价法或扩大结构定额法，是套用概算定额编制建筑工程概算的方法。运用概算定额法，要求初步设计必须达到一定深度，建筑结构尺寸比较明确，能按照初步设计的平面图、立面图、剖面图纸计算出楼地面、墙身、门窗和屋面等扩大分项工程(或扩大结构构件)项目的工程量时，方可采用。 72.为满足施工招标工程量清单编制的需要，招标人需拟定施工总方案其主要内容包括( )。 A.施工方法 B.施工步骤 C.施工机械设备的选择 D.施工顺序 E.现场平面布置 【答案】ACE 【解析】施工总方案只需对重大问题和关键工艺做原则性的规定，不需考虑施工步骤，主要包括:施工方法，施工机设簣的选择，科学的施工组织，台理的施工进度，现场的平面布置及各种技术措施。P185 73.投标报价的分包询价，投标人应注意的问题有( )。 A.分包标函是否完整 B.分包单价所包含的内容 C.分包单价是否自专用施工机具 D.分包人可信赖程度 E.分包人的质量保证措施 【答案】ABDE 【解析】对分包人询价应注意以下几点：分包标函是否完整;分包工程单价所包含的内容;分包人的工程质量、信誉及可信赖程度;质量保证措施;分包报价。 74.下列条件下的建设工程，其施工承包合同合来用成本加酬金方式确定合同价的有( )。 A.工程建设规模小 B.施工技术特別复杂 C.工期较短 D.紧急抢险项目 E.施工图设计还有待进一步深化 【答案】BD 【解析】根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(住建部第 16 号令)，实行工程量清单计价的建筑工程，鼓励发承包双方采用单价方式确定合同价款建设规模较小，技术难度较低，工期较短的建设工程，发承包双方可以采用总价方式确定合同价款;紧急抢险、救灾以及施工技术特別复杂的建设工程，发承包双方可以采用成本加酣金方式确定合同价款。P220 75.关于依法必须招标的给定暂估价的专业工程招标，下列说法正确的有( )。 A.承包人不参加投标的，应由承包人作为招标人 B.承包人组织招标工作的有关费用应另行计算 C.承包人参加投标的，应由发包人负责招标 D.发包人组织招标工作的有关费用应由从签约合同价中扣回 E.承包人参加投标的，同等条件下应优先中标 【答案】 ACE 【解析】给定暂估价的专业工程。(1)不属于依法必须招标的项目。发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依 法必须招标的，应按照前述工程变更事件的合同价款调整方法，确定专业工程价款。并以此 为依据取代专业工程暂估价，调整合同价款。(2)属于依法必须招标的项目。发包人在招标工程量清单中给定暂估价的专业工程，依法 必须招标的，应当由发承包双方依法组织招标选择专业分包人，并接受建设工程招标投标管 理机构的监督。1)除合同另有约定外，承包人不参加投标的专业工程，应由承包人作为招标人，但拟定的 招标文件、评标方法、评标结果应报送发包人批准。与组织招标工作有关的费用应当被认为 已经包括在承包人的签约合同价(投标总报价)中。2)承包人参加投标的专业工程，应由发包人作为招标人，与组织招标工作有关的费用由发 包人承担。同等条件下，应优先选择承包人中标。3)专业工程依法进行招标后，以中标价为依据取代专业工程暂估价，调整合同价款。 76.下列费用中，承包人可以索赔的有( )。 A.法定增长的人工费 B.承包人原因导致工效降低增加的机械使用费 C.承包人垫资施工的垫资利息 D.发包人拖延支付工程款的利息 E.发包人错误扣款的利息 【答案】ACDE 【解析】索赔费用的要素与工程造价的构成基本类似，一般可归结为人工费、材料费、施工机械使用费、分包费、施工管理费、利息、利润、保险费等。人工费的索赔包括：由于完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;超过法定工作时间加班劳动;法定人工费增长;因非承包商原因导致工效降低所增加的人工费用;因非承包商原因导致工程停工的人员窝工费和工资上涨费等。在计算停工损失中人工费时，通常采取人工单价乘以折算系数计算。利息的索赔包括：发包人拖延支付工程款利息;发包人迟延退还工程质量保证金的利息;承包人垫资施工的垫资利息;发包人错误扣款的利息等。至于具体的利率标准，双方可以在合同中明确约定，没有约定或约定不明的，可以按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算。 77.工程施工中的下列情形，发包人不予计量的有( )。 A.监理人抽检不合格返工增加的工程日 B 承包人自检不合格返工增加的工程日 C 承包人修复因不可抗力损坏工程增加的工程量 D 承包人在合同范围之外按发包人要求增建的临时工程工程量 E.工程，质量验收资料缺项的工程量 【答案】ABE 【解析】(1)不符合合同文件要求的工程不予计量。即工程必须满足设计图纸、技术规范等合同文件对其在工程质量上的要求，同时有关的工程质量验收资料齐全、手续完备，满足合同文件对其在工程管理上的要求。(2)按合同文件所规定的方法、范围、内容和单位计量。工程计量的方法、范围、内容和单位受合同文件所约束，其中工程量清单(说明)、技术规范、合同条款均会从不同角度、不同侧面涉及这方面的内容。在计量中要严格遵循这些文件的规定，并且一定要结合起来使用。(3)因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量，发包人不予计量。 78.关于工程签证争议的鉴定，下列做法正确的有( )。 A.签证明确了人工材料、机具台班数量及价格的，按签证的数量和阶格计算 B.签证只有用工数量没有单价的，其人工单价比照鉴定项目人工单价下浮计算 C.签证只有材料用量没有价格的，其材料价格按照鉴定项目相应材料价格计算 D.签证只有总价款而无明细表述的，按总价款计算 E.签证中零星工程数量与实际完成数量不一致时，按签证的数量计算 【答案】 ACD 【解析】当事人因工程签证费用发生争议的应按以下规定进行鉴定：1)签证明确了人工、材料、机具台班数量及其价格的，按签证的数量和价格计算;2)签证只有用工数量没有人工单价的，其人工单价按照工作技术要求比照鉴定项目相应工程人工单价适当上浮计算;3)签证只有材料机具台班用量没有价格的，其材料和台班价格按照鉴定项目相应工程材料和台班价格计算;4)签证只有总价款而无明细表述的，按总价款计算;5)签证中的零星工程数量与该工程应予实际完成的数量不一致时，应按实际完成的工程数量计算。签证既无数量，又无价格，只有工作事项的，由当事人双方协商，协商不成的，鉴定人可根据工程合同约定的原则、方法对该事项进行专业分析，做出推断性意见，供委托人判断使用，此外，承包人仅以发包人口头指令完成了某项零星工作或工程，要求费用支付，而发包人又不认可，且无物证的，鉴定人应以法律证据缺失为由，做出否定性鉴定。 79.根据 2017 版 FIDIC《施工合同条件》关于工程变更的说法，正确的有( )。 A.不论何种变更，均须工程师发出变更指令 B.在明确构成工程变更的情况下，承包商享有工期顺延和调价权利，无需再发出索赔通知 C.承包商建议的变更是指承包商基于价值工程主动提出建议而形成的变更 D.对于变更工程:重新确定费率或价格，在没有可供参考依据且缺乏合同约定的条件下，利润率按 5%计取 E.承包商基于价值工程主动提出建议引起的变更批准后，变更永久工程的设计增加的设计费由发包人承担; 【答案】 ABD 【解析】工程变更包括工程师指示的变更和承包商建议的变更，不论何种变更，都必须由工程师发出变更指令。在明确构成工程变更的情况下，承包商当然享有工期顺延和调价的权利，无须再依据索赔程序发出索赔通知。承包商的建议包括两类：一类是工程师征求承包商的建议，另一类是承包商基于价值工程主动提出的建议。如果由工程师批准的建议包括对部分永久工程的设计的改变，除非双方另有约定，应当由承包商自费完成该部分工程的设计工作并承担相应的义务。若工程量清单或其他报表中没有明确规定，也没有类似工作，则适用重新确定的费率或价格。每项新的费率或价格应当参考工程量清单或其他报表中的相关费率或价格，并结合变更工作的具体内容做出合理的调整。如果没有可供参考的相关费率或价格，则新的费率或价格应根据实施该项工作的合理费用，以及合同专用条款中规定的利润率(如果没有，按 5%计取)，并考虑任何相关事件后确定。 80.一般不属于无形资产的，但当转让后可以计入无形资产的是( ) A.自创专利权 B.自创专有技木 C.自创商标权 D.出让取得的土地使用权 E.划拔取得的土地使用 【答案】BC 【解析】如果专有技术是自创的，一般不作为无形资产人账，自创过程中发生的费用，按当期费用处理。如具商标权是自创的，一般不作为无形资产入账，而将商标设计、制作、注册、广告宣传等发生的费用直接作为销售费用计人当期损益。转让后可计入无形资产。P309
2019年一级造价工程师考试《水利计量》真题及答案（全）
1.【题干】经室内试验测定，一岩块的饱和单轴抗压强度为65MPa。该岩块属于( )。【选项】A.坚硬岩B.中硬岩C.较软岩D.软岩【答案】A2.【题干】根据地下水的埋藏条件，可将地下水分别上层带水(包气带水)、潜水及( )。【选项】A.孔隙水B.裂隙水C.岩D.承压水【答案】D3.【题干】透水率是以吕荣值(Lu)为单位表们岩体渗透性的指标，表示使用灌浆材料作为试验流体时地层的渗透系数，1LU相当于渗透系数( )。【选项】A.1×10-3cm/sB.1×10-4cm/sC.1×10-5cm/sD.1×10-6cm/s【答案】C4.【题干】岩石的基本类型可分为岩浆岩(火成岩).沉积岩、变质岩，下列属于变质岩的是( )。【选项】A.流纹岩B.大理岩C.石灰岩D.玄武岩【答案】B5.【题干】某引水隧洞直径6m，采用钻爆法施工，经施工地质判别围岩为Ⅲ类，支护类型选择( )是合适的。【选项】A.不支护B.局部杆或喷薄层混凝土C.喷混凝上，系统锚杆加钢筋网D.系统锚杆加钢筋网，浇筑混泥土衬砌【答案】B6.【题干】在天然砂料作为混泥土细骨料的质量技术指标中，含沙量宜小于( )。【选项】A.1%B.3%C.5%D.8%【答案】B7.【题干】碱性岩石制作的骨料与沥青黏附性能好，且有比较成熟的工程经验，因此目前工程多采用( )制作沥青混泥土骨料。【选项】A.玄武岩B.花岗岩C.片麻岩D.石灰岩【答案】D8.【题干】按细度模数的大小，可将砂分为粗砂、中砂、细砂和特细砂普通混凝土用砂宜为细度模数( )的中砂。【选项】A.3.7～0.7B.3.0～2.3C.3.7～2.2D.3.0～1.6【答案】B9.【题干】在大体积混凝土设计中，选择三、四级配混凝土的目的是( )。【选项】A.提高混凝土耐久性B.改善混凝土和易性C.减少水泥用量D.减少骨料用量【答案】C10.【题干】在水利水电工程地质勘察中，需研究( )的露陷性。【选项】A.淤泥B.黄土C.膨胀土D.红黏土【答案】B11.【题干】聚苯乙烯泡沫塑料用做像保湿隔热材料时，其最高使用度约为( )℃。【选项】A.50B.70C.100D.120【答案】B12.【题干】水泥强度等级42.5R中的“R”代表该水泥为( )。【选项】A.早强型B.低热型C.快凝型D.快硬型【答案】A13.【题干】碳素结构钢( )具有较高的强度和良好的塑性、韧性，广泛用于建筑结构中。【选项】A.Q195B.Q215C.Q235D.Q275【答案】C14.【题干】土工合成材料耐久性不包括( )。【选项】A.抗紫外线能力B.生物稳定性C.蠕变性D.渗透性【答案】A15.【题干】水利水电工程永久性水工建筑物级别，根据工程等别或永久性水工建筑物的分级指标，划分为( )级。【选项】A.六B.五C.四D.二【答案】B16.【题干】岩基上的重力压力和其他荷载的作用下，主要依靠自身重量在地基上产生的( )来满足抗滑稳定要求。【选项】A.压应力B.扬压力C.凝聚力D.抗滑力【答案】D17.【题干】混凝土重力坝通常将坝体混凝土按不同工作条件分区，合理划定不同混凝土的特性指标，如上下游最低水位以下坝体外部表面混凝土等级的主要控制因素是强度和( )。【选项】A.抗渗B.抗冻C.低热D.抗冲刷【答案】A18.【题干】土石坝根据坝高可分为低坝、中坝和高坝，坝高( )以上为高坝。【选项】A.30mB.50mC.70mD.90m【答案】C19.【题干】土质防渗体与坝壳料之间，根据需要与土料情况可以只设反滤层，也可以同时高为反滤层和( )。【选项】A.垫层B.过滤层C.排水层D.防渗层【答案】B20.【题干】拱坝坝体稳定主要依靠( )。【选项】A.坝体自重B.基础及两岸凝聚力C.两岸拱端反力D.两岸基础摩擦力【答案】C21.【题干】根据《内河通航标准》(GB50139-2014)，船闸级别按同行最大船舶吨级划分为( )级 【选项】 A.五 B.六 C.七 D.八 【答案】C 22.【题干】按闸室结构分类，水闸可分为( )。 【选项】 A.挡潮用、分洪闸、排水闸 B.挡潮闸、开敞式水闸，胸墙式水闸 C.开敞式水闸、胸墙式水闸、封闭式(涵洞式)水闸 D.开敝式水闸、胸墙式水闸、分洪闸 【答案】C 23.【题干】根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017)，水库土石坝级别确定为2级，当坝高超过( )时，其级别可提高一级。 【选项】 A.70m B.80m C.90m D.100m 【答案】C 24.【题干】防洪工程保护对象的防洪标准为50年一遇，其堤防永久性水工建筑物的级别应为( )。 【选项】 A.1级 B.2级 C.3级 D.4级 【答案】B 25.【题干】混凝土重力坝坝体布置应结合枢纽布置全面考虑，宜首先考( )的布置。 【选项】 A.泄洪建筑物 B.供水建筑物 C.发电建筑物 D.航运建筑物 【答案】A 26.【题干】堤坝宽度应根据防汛，管理、施工、构造及其他要求确定，1级堤防堤顶宽度不宜小于( )。 【选项】 A.5m B.6m C.8m D.10 【答案】C 27.【题干】水闸闸室两侧兼有挡土、减少水平边荷载及延长侧向防渗长度的建筑物为( )。 【选项】 A.翼墙 B.岸墙 C.防渗刺墙 D.齿墙 【答案】B 28.【题干】面板堆石坝体填筑时，对堆石区填筑科的质量、级配、压实标准等要求最高的( )。 【选项】 A.垫层区 B.过渡区 C.主堆石区 D.下游堆石区 【答案】A 29.【题干】在事故闸门关闭时，防止压力管道内产生过大负压的是( )。 【选项】 A.伸缩节 B.充水阀 C.通气孔 D.排水阀 【答案】C 30.【题干】涵洞构造中能够防止洞壁外围产生集中渗流的是( )。 【选项】 A.基础下部 B.沉降缝 C.截水环 D.洞壁上部 【答案】C 31.【题干】某水电站规划装量为1200MW，运行水头范围在90-120m之间，电站的拟选用4台相同容量的水轮发电机组，最合适的水轮机型式是( )。 【选项】 A.冲击式 B.混流式 C.轴流转浆式 D.轴流定浆式 【答案】B 32.【题干】水轮发电机的型号SF190-40/10800中，190表示( )。 【选项】 A.功率 B.磁极 C.定子外径 D.转速 【答案】A 33.【题干】电气设备主要分为电气一次设备和电气二次设备，以下不属于电气一次设备的是( )。 【选项】 A.电抗器 B.避雷器 C.继电器 D.熔断器 【答案】C 34.【题干】母线是发电厂和变电站用来连接各种电气设备，汇集、传送和分配电能的金属导线，分为硬母线和软母线，以下不属于硬母线类型的是( )。 【选项】 A.矩形母线 B.钢芯铝绞线 C.圆形母线 D.管型母线 【答案】B 35.【题干】为适应较大位移，在两节钢管之间设置的联接部件的是( )。 【选项】 A.止推环 B.伸缩节 C.加劲环 D.渐交管 【答案】B 36.【题干】铸铁闸门是式小型闸门，主要靠( )来开启和关闭。 【选项】 A.固定卷杨式启 B.螺杆式启机 C.液压式启闭机 D.门式启闭机 【答案】B 37.【题干】在土方开挖工程中，当开挖土层厚度为0.5m、运输距离为300~500m时，首选( )作为合理经济的施工设备 【选项】 A.推土机 B.挖掘机 C.铲运机 D.装载机 【答案】C 38.【题干】施工导流方式一般分为( )。 【选项】 A.全段围堰导流和分段围堰导流 B.明渠导流和隧洞导流 C.分段导流和分期围堰导流 D.底孔导流和缺口导流 【答案】A 39.【题干】在混凝土配合比中，二级配混凝土粗骨料最大粒径为( )mm 【选项】 A.40 B.80 C.120 D.150 【答案】B 40.【题干】土石坝填筑施工中，含铄及不含铄的粘性土的填筑标准应以最优含水率和( )作为设计控制指标。 【选项】 A.压实度 B.干湿度 C.湿密度 D.相对密度 【答案】A41.【题干】截流工程在戗堤全线上设置防渗体的工作，称为( )。 【选项】 A.合龙 B.防渗 C.封堵 D.闭气 【答案】D 42.【题干】在坚硬、中等坚硬且较完整的岩体中进行隧洞开挖时，宜选用( )隧洞掘进机。 【选项】 A.单盾式 B.双护盾式 C.开敞式 D.跨模式 【答案】C 43.【题干】管井法降水一般适用于渗透系数为( )M/D的底层 【选项】 A.10-150 B.1-20 C.100-350 D.<5 【答案】A 44.【题干】某工程筹建期13个月，工程准备期12个月，主体工程施工期32个月，工程完建期8个月。工程施工总工期为( )个月。 【选项】 A.65 B.52 C.53 D.40 【答案】B 45.【题干】水利工程施工现扬的防洪、泄洪设施等主要设备施工用电为( )类负荷。 【选项】 A.一 B.二 C.三 D.四 【答案】A 46.【题干】隧洞灌浆时，一般先进行( )施工。 【选项】 A.帷幕灌浆 B.接触灌浆 C.回填灌桨 D.固结灌浆 【答案】C 47.【题干】中型凿岩台车一般用于开挖( )断面。 【选项】 A.5～20m2 B.5～30m2 C.10～30m2 D.25～100m2 【答案】C 48.【题干】施工总布置方案应贯彻执行( )的方针。 【选项】 A.因地制宜 B.有利生产 C.经济合理 D.合理利用土地 【答案】D 49.【题干】根据水利工程施工特点和机械分类，土石方机械不包括( )。 【选项】 A.推土机 B.挖掘机 C.水利冲挖机组 D.铲运机 【答案】C 50.【题干】钢筋加工一般要经过四道工序，下列说法正确的是( )。 【选项】 A.拉伸、调直、切断、焊接 B.除锈、调直、切断、成型 C.除锈、调直、弯曲、成型 D.除锈、拉伸、切断、焊接 【答案】B 51.【题干】高压喷射灌浆形成凝结体的形状与喷嘴移动方向和持续时间有密切关系，要形成柱状体则采用( )。 【选项】 A.侧喷 B.定喷 C.摆喷 D.旋喷 【答案】D 52.【题干】某水利工程项目进度控制工程师事先绘制进度计划的S形曲线，在项目施工过程中，每隔一定时间按项目实务进度情况绘制完工进度的S形曲线，并与原计划S线进行比较，如图所示，以下说法错误的是( )。 【选项】 A.图中a点的实际进度比计划进度超前 B.图中b点实际进度比计划进度拖后 C.图中△ta表示ta划进度超前时间 D.图中△Qb表示Qb时刻超前的工程 【答案】D 53.【题干】根据《水利水电工程设计工程量计算规定》(SL328-2005)，编制设计工程量是( )。 【选项】 A.图纸工程 B.图纸工程量加超挖超填量 C.图纸工程量加施工附加量 D.图纸工程量乘以设计工程量阶段系数后的工程量 【答案】D 54.【题干】根据《水利水电工程设计工程量计算规定XS3282005)，施王导流工程与永久建筑物相结合部分( )。 【选项】 A.计入永久水工建筑物中，设计工程量阶段系数按永久工程 B.计入永久水工建筑物中，设计工程量阶段系数按施玊临时工程 C.计入施工导游工程中，设计工程量阶段系数按永久工程计取 D.计入施工导游工程中，设计工程量阶段系数按施工临时工程 【答案】B 55.【题干】根据《水利水电工程设计工程量计算规定》(SL328-2005)，关于钻孔灌浆设计工程量，以下说法正确的是( )。 【选项】 A.基础固结灌浆钻孔工程量，自起灌基面算起以长度计 B.采用孔口封闭的帷幕灌浆，灌注孔口管的工程量等于孔口管长度 C.基础帷幕灌浆的工程量，自起灌基面算起以长度计 D.坝体接缝灌浆的工程量，按设讣所需体积计算 【答案】A 56.【题干】根据《水利水电工程设计工程量》(SL328-2005)，砌筑工程量按( )分别计算。 【选项】 A.砌筑厚度、砌筑方式和砌筑部位 B.砌筑材料、砌筑方式和砌筑部位 C.砌筑厚度、砌筑材料和砌筑部位 D.砌筑厚度、砌筑材料和砌筑方式 【答案】B 57.【题干】根据《水利水电工程设计工程量计算规定》(SL328-2005)，疏泠浚工程量的计算( )。 【选项】 A.按设计水下方计量，不计超挖及回淤量 B.按实际开挖计量，包含超挖及回於量 C.按设计实体方计量，计入超挖量，不计回淤量 D.按设计开挖量计量，计入超挖量，不计回淤量 【答案】A 58.【题干】起重机滑触线的计量单位是( )。 【选项】 A.m B.10m C.双10m D.三相10m 【答案】D 59.【题干】根据《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501-2017)，夹有孤石的土方开挖，大于( )m3的孤石按石方开挖计量。 【选项】 A.03 B.0.5 C.0.7 D.0.9 【答案】C 60.【题干】根据《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501-2007)，斜井石方开挖一般适用范围是( )。 【选项】 A.水平夹角5°～70°的石方洞挖 B.水平夹角5°～75°的石方洞挖 C.水平夹角6°～70°的石方洞挖 D.水平夹角6°～75°的石方洞挖 【答案】D61.【题干】下列岩石属于岩浆岩(火成岩)的有( )。 【选项】 A.花岗岩 B.玄武岩 C.安山岩 D.片麻岩 E.闪长岩 【答案】ABCE 62.【题干】当水库库区产生某些不利的地貌地质因素时，可能产生的工程地质问题有( )。 【选项】 A.水库渗漏 B.库岸稳定 C.水库浸没 D.水库诱发地震 E.水质恶化 【答案】ABCD 63.【题干】试验测得一土料场以下数据，符合均质土坝填筑料质量要求的有( )。 【选项】 A.粘粒含量20% B.塑性指数11 C.击实后渗透系数5×10-5cm/s D.水溶盐含量3% E.天然含水率高于最优含水率3.8% 【答案】ABCD 64.【题干】硅酸盐水泥的技术性质指标有( )。 【选项】 A.细度 B.黏聚性 C.安定性 D.** E.保水性 【答案】ACD 65.【题干】建筑材料按材料的化学成分可分为( )。 【选项】 A.无机材料 B.有机材料 C.金属材料 D.高分子材料 E.复合材料 【答案】ABE 66.【题干】钢材的主要性能包力性之性能和工艺性能，其中工艺性能主要有( )。 【选项】 A.冷弯性能 B.冲击性能 C.抗拉性能 D.焊接性能 E.耐疲劳性能 【答案】AD 67.【题干】挡水建筑物的功能是拦截江河、雍高水位、形成水库或约束水流、阻挡潮汐等，下来属于挡水建筑物的有( )。 【选项】 A.溢流坝 B.顺坝 C.施工围堰 D.堤防 E.挡潮闸 【答案】ACDE 68.【题干】对于以下( )永久性水工建筑物，经论证后建筑物级别可高一级，但洪水标准不予提高。 【选项】 A.高填方渠道 B.高边坡挡土墙 C.大跨度或高排架渡槽 D.高水头倒虹吸 E.软基上的力池 【答案】ACD 69.【题干】根据水利部发布的《水利工程设计概(估)算编制规定》(水总2014429号文)，水利工程按工程搅为( )三大类。 【选项】 A.枢纽工程 B.引水工程 C.灌溉工程 D.河道工程 E.堤防工程 【答案】ABD 70.【题干】关于拱坝特点说法误的有( )。 【选项】 A.拱坝将大部分的外荷载通过拱端传至两岸岩体，主要依靠两岸坝肩岩体维持稳定，坝体自重对拱坝的稳定性影响不占主导作用。 B.利用拱梁的结构特点，充分发挥混凝土抗压强度，具有很强的超载能力。因此，拱坝对坝址地基处理的要求相对不高，是一种相对经济的坝型 C.坝体较薄，需设永久性伸缩缝，拱坝坝体周边通常固结于基岩上，因而温度变化、地基变化等对坝体影响较小。 D.坝体单薄情况下设置泄水孔口或坝顶设置溢流孔口会削弱水平拱和顶拱作用 E.拱坝是整体性空间结构，因而其抗震能力较强 【答案】BC 71.【题干】水泵机组包括( )。 【选项】 A.水泵 B.动力机 C.辅助设备 D.传动设备 E.电气设备 【答案】ABD 72.【题干】按工作性质，水的钢闸门可分为( )。 【选项】 A.工作闸门 B.挡水闸门 C.事故闸门 D.泄水闸门 E.检修闸门 【答案】ACE 73.【题干】堆石坝施工时，推石料利砂砾石料填筑施工前，先进行碾压试验来确定( )等碾压施工参数。 【选项】 A.碾重 B.碾压遍数 C.碾压速度 D.含水量 E.限制物料直径 【答案】ABD 74.【题干】碾压混凝土坝采用通仓薄层浇筑，施工碾压厚度通常为( )cm。 【选项】 A.20 B.30 C.50 D.75 E.100 【答案】BCDE 75.【题干】混凝土搅拌机按搅拌方式分为( )。 【选项】 A.强制式 B.自落式 C.鄂板式 D.反击式 E.涡流式 【答案】ABE 76.【题干】土石方平衡调配的基本原则是( )。 【选项】 A.料尽其用 B.因地制宜 C.时间匹配 D.易于管理 E.容量适度 【答案】ACE 77.【题干】土方开挖的一般要求主要有( )。 【选项】 A.做好测量、放线、计量等工作，确保设计的开挖轮廓尺寸 B.严格执行设计图纸和相关施工的各项规范，确保施工质量 C.采用高效率施工设备，确保施工进度 D.开挖区内采取截水，排水措施，防止地表水和地下水影响开挖作业 E.充分利用开挖尽量不占或少占农田 【答案】ABDE 78.【题干】下列关于施工网络计划时间参数计算说法正确的有( )。 【选项】 A.时差就是每道工序的机动时间，时差越大，机动范围越大 B.工序最迟必须完成时间就是最迟必须开始时间加上本工序作业时间 C.计算工序最早可能开始时间，当有几个紧前工序，而计算结果又不相同时，应取其中最小值 D.工序最早可能完成时间就是本工序作业最早可能开始时间加上本工序作业时间 E.计算工序最早可能完成，当有几个紧后工序，而计算结果又不相同时，应取其中最大值 【答案】ABD 79.【题干】根据《水利水电工程设计工程量计算过分》，下列说法正确的有( )。 【选项】 A.若采用混凝土含钢率或含钢量乘以混凝土设计工程量计算钢筋工程量，则不应再考虑钢筋设计工程量阶段系 B.混凝土立模面积指混凝土与模板的接触面积，计算模板工程量时还应考虑模板露明细数 C.锚杆(索)长度为嵌入岩石的设计有效长度，按规定应留的外露部分也应计入工程量中 D.喷混凝土工程量应按喷射厚度，部位及有无钢筋以体积计算，回弹量不应计入工程量中 E.疏波工程量宜按设计水下方认界把过程中的超挖及回淤量不应计入 【答案】AD 80.【题干】根据《水利工程工程量清单计价规范》，以“m”为计量单位的项目有( )。 【选项】 A.岩石层帷幕灌浆 B.岩石层固结灌浆 C.回填灌浆 D.岩石面喷浆 E.混凝土地下连续墙 【答案】CDE
浙江2019二级造价工程师《土建实务》考试真题及答案解析
一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.避免因各段荷载不均匀沉降引起下沉而产生裂缝，将建筑物从基础到顶部分隔成段的竖直缝是( )。A.沉降缝B.伸缩缝C.防震缝D.施工缝【答案】A【解析】沉降缝是指将建筑物或构筑物从基础到顶部分隔成段的竖直缝，或是将建筑物或构筑物的地面或屋面分隔成段的水平缝，借以避免因各段荷载不均引起下沉而产生裂缝。它通常设置在荷载或地基承载力差别较大的各部分之间，或在新旧建筑的连接处。2.下列项目中不属于社会保险费内容的为( )。A.失业保险费B.医疗保险费C.住房公积金D.养老保险费【答案】C【解析】社会保险费包括：养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费。3.因承包方原因造成工期延误的，延误期间价格下降造成的价差由( )受益。A发包方B.承包方C.发、承包方共同D.双方协商【答案】A【解析】承包人的原因导致的工期延误，按不利于承包人的原则调整合同价款。在工程延误期间国家的法律、行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的：(1)造成合同价款增加的，合同价款不予调整。(2)造成合同价款减少的，合同价款予以调整。4.以幕墙作为围护结构的建筑物，应按( )计算建筑面积。A.建筑物外墙外围水平面积B.幕墙外边线围护面积C.幕墙中心线围护面积D.幕墙内侧围护面积【答案】B【解析】以幕墙作为围护结构的建筑物，应按幕墙外边线计算建筑面积。5.土方工程量中，下列内容中无需增加基础施工所需工作面宽度的是( )。A.基础垂直面刷冷底子油B.砖基础C.地下构件的砖模D.挖地下室土方【答案】C【解析】地下构件设有砖模的，挖土工程量按砖模下设计垫层面积乘以下翻深度，不另增加工作面和放坡。6.下列情形可以计算线条模板增加费的是( )。A.混凝土梁面凸出宽度大于300m的单阶线条B.混凝土墙面凸出宽度为250mm的单阶线条C.砖墙上混凝土窗台板单阶挑沿D.女儿墙上混凝土压项单阶挑沿【答案】A【解析】单阶线条凸出宽度大于300mm的，按雨蓬定额执行;单独窗台板、栏板扶手、墙上压顶的单阶挑沿等按单独扶手、压顶或小型构件定额执行的构件不再另计模板增加费。7.装配式混凝土结构工程中依附于外墙板制作的凸(飘)窗安装套( )。A.外墙板安装定额B.分别套凸(飘)窗和外墙板安装定额C.凸(飘)窗安装定额D.阳台板安装定额【答案】A【解析】依附于外墙板制作的飘窗，并入外墙板内计算并单独列项。8.屋面防水工程中，伸缩随、女儿墙、天窗处的弯起高度遇设计无规定时，按( )计算，计入屋面工程量内。A.100mmB.250mmC.350mmD.500mm【答案】D【解析】屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分，按设计图示尺寸计算;设计无规定时，伸缩缝、女儿墙、天窗的弯起部分按500mm计算，计入屋面工程量内。9.楼梯的砂浆面层定额中，未包括的内容是( )。A.踏步抹灰B.砂浆踢脚线C.板底抹灰D.梯段侧面抹灰【答案】C【解析】楼梯面层定额不包括楼梯底板装饰，楼梯底板装饰套天棚工程。砂浆楼梯、台阶面层包括楼梯、台阶侧面抹灰。10.内墙面抹灰工程量计算时，以下说法不正确的是( )。A.不扣除各种踢脚线所占面积B.墙上梁凸出墙面时,凸出部分按梁抹灰以展开面积计算C.附墙柱凸出墙面部分并入相应的墙面计算D.应扣除门窗洞口、但洞口侧壁不加【答案】B【解析】内墙面、墙裙抹灰面积按设计图示主墙间净长乘高度以面积计算，应扣除墙裙、门窗洞口及单个面积0.3m2以外的孔洞所占面积，不扣除踢脚线、装饰线以及墙与构件交接处的面积。且门窗洞口和孔洞的侧壁面积亦不增加，附墙柱、梁、垛的侧面并入相应的墙面面积内。11.下列金属构件中，油漆工程量不能按构件质量乘相应系数折算油漆面积的是( )。A.钢栏杆B.钢爬梯C.钢门窗D.钢平台【答案】C【解析】钢门窗套用单层钢门窗定额，其工程量乘以相应系数。12.房屋建筑与装饰工程的拆除工程定额适用于( )。A.保护性拆除B.控制爆破拆除C.二次装修前的拆除D.机械整体性拆除【答案】C【解析】拆除工程适用于房屋工程的维修、加固、二次装修前的拆除，不适用于房屋的整体拆除。13.房屋建筑与装饰工程的脚手架国标清单项目中，其中( )与其余各项的特征描述要求不一致。A.外脚手架B.挑脚手架C.里脚手架D.满堂脚手架【答案】B【解析】挑脚手架的项目特征为：1.搭设方式2.悬挑高度3.脚手架材质;其余选项的项目特征为：1.搭设方式2.搭设高度3.脚手架材质。14.房屋建筑与装饰工程的垂直运输项目特征描述时，虽然国标清单计算规范未作要求,但按我省计价要求仍需描述的特征是( )。A.建筑物檐高B.建筑物层数C.地下室层数D.建筑物层高【答案】D【解析】我省计价要求仍需描述的特征是建筑物层高。15.C30商品混凝土合同约定的基准价为300元/m3，合同约定的风险幅度为10%。其中，合同工期内的工程量为1000m3，平均信息价为350元/m3;因发包方原因导致工期延误，延误期间的工程量为600m3 ,平均信息价为380元/m3,该商品混凝土应计算的价差为( )元。A.20000B.50000C.68000D.98000【答案】C【解析】正常施工期间价格为：350元/m3 >基准价300×(1+10%)=330元/m3 ，超过风险幅度部分应予以调价350-330=20元/m3 ，工程量为：1000m3，正常施工期间调价为：20×1000=20000元;延误原因是发包方造成的，因此延误期间的增加费用应由发包方承担，混凝土差价为：380-300=80元/m3 ，工程量为600m3，差价为：600×80=48000，混凝土总的价差为：20000+48000=68000元。二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)16.混凝土和易性包括的指标有( )。A.强度B.流动性C.黏聚性D.保水性E.抗渗性【答案】BCD【解析】混凝土和易性包含流动性、黏聚性、保水性。17桩基工程中，相应定额内未包括的项目或费用为( )。A.桩基施工前的场地平整B.压实地表C.探桩费用D.地下障得物清理E.成品桩场内就位供桩【答案】ABD【解析】桩基施工前的场地平整、压实地表、地下障得物清理等定额均未考虑，发生时另行计算。18.下列厂(库)房钢结构的( )等构件安装可套用“钢支撑等其他构件”安装定额。A.柱间支撑B.屋面支撑C.檩条D.钢墙架柱E.钢天窗架【答案】ABCE【解析】厂(库)房钢结构的柱间支撑，屋面支撑、系杆、撑杆、隅撑、檩条、墙梁、钢天窗架、通风器支架、钢天沟支架、钢板天沟等安装套用钢支撑等其他构件安装定额。19.下列关于门窗工程的定额说明，描述不正确的是( )。A.普通木门窗包含地弹簧门锁等五金配件B.成品金属门窗安装项目不包括五金安装C.防火门安装项目包括闭门器、顺位器D.厂库房大门安装均包括五金铁件材料费E成品木门(扇)、成品全玻璃门扇安装项目中包括门普通合页、地弹簧安装【答案】ABCD【解析】普通木门窗一般小五金已综合在五金材料费内，不另计算。地弹簧、门锁、门拉手、闭门器及铜合页等特殊五金另套用相应定额计算。成品金属门窗安装项目包括五金安装人工，五金材料费包括在成品门窗价格中。防火门安装项目不包括闭门器、顺位器。厂库房大门安装均包括五金铁件安装人工、五金铁件材料费另执行相应项目。20.下列项目不应计入建筑物超高人工及机械降效计算基数的是( )。A地上预制构件的安装B.大型机械安拆费C.地下装饰工程D.满堂脚手架工程E.地上砌体工程【答案】BCD【解析】建筑物超高人工及机械降效增加费包括的内容指建筑物首层室内地坪以上的全部工程项目，不包括大型机械的基础、运输、安拆费、垂直运输、各类构件单独水平运输、各项脚手架、现场预制混凝土构件和钢构件的制作项目。三、计算题(共75分)21、定清单综合单价(每小题8分,共24分)题中来作说明的工、料、机价格均以2018版定额本为准,不考虑浙建建发(2019)92号文所涉及的调整系数;综合单价所含费用费率按一般计税方法以招标控制价编制原则取定，不考虚费率调整因素。表内计量单位与定额本同口径,所有计算结果均保留2位小数。【答案】1、套4-24H，人工费：1013.85 x 1.1=1115.24 元/10m3材料费：2038.81+1.58(397.23-413.73)+(5172.67+1.58397.23)(1.03-1)= 2072.98元/10m3机械费：15.31 元/10m322、费用与造价(16分)题中未作说明的工、料、机价格均以2018版定额本为准,不考虑浙建发【2019】92号文所涉及的调整系数。所有计算结果均保2位小数。根据以下背景资料,按我省2018版计价依据,以招标控制价编制原则,填写并完成“费率计算表”和“工程费用计算表”。背景资料如下：(1)某市区国有投资房屋建筑工程,采用装配式整体混凝土结构,PC率(预制率)为35%(2)定额工期650日历天,定合同工期550天(3)建筑工程分部分项工程费12000万元,所含定额人工费和定积机械费合计为3600万元;建筑工程施工技术措施项目费3000万元,所含定额人工费和定题机械费合计为900万元;其他项目暂不考虑(4)本工程部分材料及构件需发生二次搬运(5)本工程采用一般计税法计税(税率为9%)23、计量与计价(35分)题中未作说明的工、料、机价格均以2018版定额本为准,不考虑浙建建发[2019]92号文所涉及的调整系数。所有计算结果均保留2位小数。某单层建筑物背景资料如下:(1)图1为一层柱及屋面梁示意图,钢筋混凝土梁,柱及屋面板顶标高均为3.80m,其中屋面板厚度为120m,梁、柱截面尺寸详见图示。(2)图2为一层建筑平面图,内、外砖墙均为240mm,采用240×115×90非粘土烧结页岩多孔砖以DM M7.5干混砌筑砂浆进砌筑:门窗数量及其洞口尺寸，构造柱平面布置及其截面尺寸详见图示;门窗洞口顶部标高未达框架梁底标高的需设置现浇混凝土过梁,过梁截面高度120mm,两端伸入砖墙各250mm,窗洞口底部标高1.20m。(3)构造柱、过梁采用C25非泵送商品混凝土,其余均为C30泵送商品混凝土。(4)地面做法:素土夯实,100mm厚碎石干铺垫层,80mm厚C20非泵送商品细石混凝土视平层,粘结剂密缝铺贴白色地砖(600mmx600mm),遇外墙设有门洞时,地面面层与外墙外侧齐平。【问题】(1)根据以上背景资料及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013要求,按“清单工程量计算表”所列内容计算该工程±0.00以上现浇混土构件浇捣、砌体砌筑、块料面层及地面垫层的清单工程量,并编制相应分部分项工程量清单。(2)根据《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版),以基期价格计算该块料楼地面的国标清单综合单价(企业管现费率取16.57%,利润率取8.10%)。
安徽2019年二级造价工程师《土建实务》考试真题及答案解析
一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 19.关于砖砌体项目中，基础与墙(柱)身的划分，下列说法错误的是( )。 A.基础与柱身使用同一种材料时，以柱基上表面为界，以下为基础，以上为柱身 B.基础与墙身使用不同材料时，位于设计室内地面高度≤±300mm时，以不同材料为分界线，高度>±300mm时，以设计室内地面为分界线 C.砖围墙以设计室外地坪为界，以下为基础，以上为墙身 D.基础与墙身使用同一种材料时，以设计室内地面为界，以下为基础，以上为墙身 【答案】A 【解析】基础与墙(柱)身的划分：基础与墙(柱)身使用同一种材料时，以设计室内地面为界(有地下室者，以地下室室内设计地面为界)，以下为基础，以上为墙(柱)身。基础与墙身使用不同材料时，位于设计室内地面高度小于或等于≤±300mm时，以不同材料为分界线，高度>±300mm时，以设计室内地面为分界线。砖围墙应以设计室外地坪为界，以下为基础，以上为墙身。P272 20.根据2018版安徽省建设工程计价依据，企业管理费不包括( )。 A.办公费 B.工具用具使用费 C.临时保护设施费 D.管理人员工资 【答案】C 【解析】临时保护设施费属于措施项目费。管理教材。 二.多项选择题(每小题2分,共20分。每小题有两个或两个以上正确答案，至少有1个错项，请将答题卡上相应题号中全部正确答案的字母标号涂黑，错选,本题不得分;少选,每个正确选项得0.5分) 21.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，下列属于分部分项工程项目清单五要件的有( )。 A.项目编码 B.项目名称 C.项目特征 D.计量单位 E.工程量计算式 【答案】ABCD 【解析】分部分项工程项目清单必须载明项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量。P308 22.根据2018版安徽省建设工程计价依据，关于混凝土柱的柱高，下列说法正确的有( )。 A.有梁板的柱高，应自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板的上表面之间的高度计算 B.无梁板的柱高，应自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽上表面之间的高度计算 C.框架柱的柱高，应自柱基上表面至柱顶高度计算 D.砖混结构构造柱按全高计算，嵌接墙体部分(马牙槎)的体积不计入柱身体积内 E.依附于柱上的牛腿,并入柱身体积内计算 【答案】ACE 【解析】有梁板的柱高，应自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板上表面之间的高度计算。无梁板的柱高，应自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽下表面之间的高度计算，故B错。框架柱的柱高应自柱基上表面至柱顶高度计算。构造柱嵌接墙体部分并入柱身体积，故D错。P277 23.国家建筑标准设计图集16G101-1中关于混凝土保护层厚度，下列说法正确的有( )。 A.现浇混凝土柱中钢筋的保护层厚度指纵向主筋到混凝土外表面的距离 B.基础底面钢筋的保护层厚度，有混凝土垫层时应从垫层顶面算起，且不应小于400mm C.混凝土保护层厚度与混凝土结构设计使用年限有关 D.混凝土构件中受力钢筋的保护层厚度不应小于钢筋的公称直径 E.现浇混凝土柱中钢筋的保护层厚度指箍筋外侧到混凝土外表面的距离 【答案】BCDE 【解析】混凝土保护层是结构构件中钢筋外边缘至构件表面范围用于保护钢筋的混凝土。构件中受力钢筋的保护层厚度不应小于钢筋的公称直径d。钢筋混凝土基础宜设置混凝土垫层，基础中钢筋的混凝土保护层厚度应从垫层顶面算起，且不应小于40mm。 24.根据2018版安徽省建设工程计价依据，分部分项工程费包括( )。 A.人工费 B.材料费 C.机械费 D.环境保护费 E.利润 【答案】ABCE 【解析】分部分项工程费是指各专业工程的分部分项工程应予列出的各项费用，由人工费、材料费、机械费和综合费构成。综合费是由企业管理费、利润构成。P340 25.根据2018版安徽省建设工程计价依据，实体砖墙工程量按设计图示尺寸以体积计算，下列说法正确的有( )。 A.扣除门窗和单个面积≥0.3m2的洞口所占体积 B.扣除嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁、混凝土板头所占体积 C.扣除凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积 D.凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积不增加 E.凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算 【答案】ACDE 【解析】实心砖墙扣除门窗、洞口、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积，不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积≤0.3m2的孔洞所占的体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加。凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算。 26.关于民用建筑的分类，下列说法正确的有( )。 A.住宅建筑10层及以上的为高层建筑 B.二层的体育场馆，高度为25.8m，为高层建筑 C.次要建筑的耐久年限不低于25年 D.临时建筑的耐久年限不低于15年 E.框架结构体系的主要优点是建筑平面布置灵活，可形成较大的建筑空间 【答案】ABE 【解析】10层及以上或高度大于27m为高层住宅。除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于24m者为单层或多层建筑，大于24m者为高层建筑(不包括建筑高度大于24m的单层公共建筑)。耐久年限为25~50年，适用于次要的建筑。耐久年限为15年以下，适用于临时性建筑。 主观题部分(共60分)(请用黑色字迹的钢笔或签字笔在答题卡上指定位置作答，否则无效) 三、综合题(10分) 某施工单位承担了某综合办公楼的施工任务，并与建设单位签订了该项目建设工程施工合同，合同价3200万元人民币，合同工期28个月。某监理单位受建设单位委托承担了该项目的施工阶段监理任务，并签订了监理合同。在工程施工过程中，遭受暴风雨不可抗力的袭击，造成了相应的损失。施工单位在事件发生后一周内向监理工程师提出索赔要求，并附索赔有关的材料和证据。施工单位的索赔要求如下： 1.遭暴风雨袭击造成的损失，应由建设单位承担赔偿责任。 2.已建部分工程造成破坏，损失26万元，应由建设单位承担修复的经济责任。 3.此灾害造成施工单位人员8人受伤。处理伤病医疗费用和补偿金总计2.8万元，建设单位应给予补偿。 4.施工单位现场使用的机械、设备受到损坏，造成损失6万元;由于现场停工造成机械台班费损失2万元，工人窝工费4.8万元，建设单位应承担修复和停工的经济责任。 5.此灾害造成现场停工5天，要求合同工期顺延5天。 6.由于工程被破坏，清理现场需费用2.5万元，应由建设单位支付。 【问题】 1.不可抗力造成损失的承担原则是什么? 2.如何处理施工单位提出的要求? 【答案】 1.因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，发承包双方应按以下原则分别承担并调整合同价款和工期。 ①合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。 ②发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。 ③承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。 ④停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。 ⑤工程所需清理、修复费用，由发包人承担。 ⑥因发生不可抗力事件导致工期延误的，工期相应顺延。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。 2.(1)遭暴风雨袭击造成的损失，应由建设单位承担赔偿责任。 ①索赔不成立。 ②遭受暴风雨不可抗力的袭击，损失由施工单位负责。 (2)已建部分工程造成破坏，损失26万元，应由建设单位承担修复的经济责任。 ①索赔成立。 ②工程本身的损害由发包人承担。 (3)此灾害造成施工单位人员8人受伤。处理伤病医疗费用和补偿金总计2.8万元，建设单位应给予补偿。 ①索赔不成立。 ②遭受暴风雨不可抗力的袭击，损失由施工单位负责。 (4)施工单位现场使用的机械、设备受到损坏，造成损失6万元;由于现场停工造成机械台班费损失2万元，工人窝工费4.8万元，建设单位应承担修复和停工的经济责任。 ①索赔不成立。 ②遭受暴风雨不可抗力的袭击，损失由施工单位负责。 (5)此灾害造成现场停工5天，要求合同工期顺延5天。 ①索赔成立。 ②因发生不可抗力事件导致工期延误的，工期相应顺延。 (6)由于工程被破坏，清理现场需费用2.5万元，应由建设单位支付。 ①索赔成立。 ②工程所需清理、修复费用，由发包人承担。 四、计算题一(15分) 某工程项目业主计划公开招标，现委托某造价咨询企业根据2018版安徽省建设工程计价依据编制最高投标限价，有关背景资料如下： 1.分部分项工程项目费用合计1200万元(不包括增值税可抵扣进项税额)，其中，定额人工费为180万元，定额机械费为264万元。 2.措施项目费费率为6.4%。 3.不可竞争费：安全文明施工费费率为14.4%，工程排污费为2万元。 4.其他项目费：考虑可能存在的设计变更等不可预见因素，暂列金额为50万元，其它不计。 5.增值税税率为9%。 【问题】 根据工程量清单计价造价计算程序，分别列式计算措施项目费、不可竞争费、其它项目费、税金(增值税)和最高投标限价(计算结果保留3位小数，单位：万元)。 【答案】 (1)措施项目费=(定额人工费+定额机械费)×措施项目费费率 =(180+264)×6.4%=28.416万元 (2)不可竞争费=安全文明施工费+工程排污费 =(定额人工费+定额机械费)×安全文明施工费费率+工程排污费 =(180+264)×14.4%+2=65.936万元。 (3)其它项目费=50万元 (4)税金=(分部分项+措施项目+不可竞争+其他)×税率 =(1200+28.416+65.936+50)×9%=120.992万元 (5)最高投标限价=分部分项+措施项目+不可竞争+其他+税金 =1200+28.416+65.936+50+120.992=1465.344万元 五、计算题二(15分) 某传达室砖基础，墙体厚度240mm，采用MU100标准砖(240×115×53)，M5水泥砂浆砌筑。已知：砖基础1.00m³，企业管理费费率为15%，利润率为11%，人工单价按照当地造价管理部门发布的人工市场价格信息调整为154元/工日(本题机械费中的人工费不作调整)，标准砖(240x115X53)市场价格信息为600元/千块。 定额基价表如下： 【问题】 列式计算砖基础综合单价(计算结果保留2位小数)。 【答案】 (1)人工费=1.008×154=155.232元。 (2)材料费=5.236×60+0.105×7.96+0.236×192.88=360.515元。 (3)机械费=0.039×215.26=8.395元。 (4)企业管理费=(人+机)×企业管理费费率 =(155.232+8.395)×15%=24.544元。 (5)利润=(人+机)×利润率=(155.232+8.395)×11%=17.999元。 综合单价=人+材+机+管+利=155.232+360.515+8.395+24.544+17.999=566.69元 六、计算题三(20分) 建筑物基础平面及剖面如图所示，图中标高以“m”计，其余以“mm”计，相关做法如下： 【问题】 根据2018版安徽省建设工程计价依据中的《安徽省建设工程工程量清单计价办法》(建筑及装饰装修工程)附录的工程量计算规则，列式计算“建筑工程工程量计算表”中所列项目。(砖基础大放脚部分折合高度为0.60m，计算结果保留2位小数) 注：请在答题卡上按表格序号①~⑦分别列式计算。
陕西2020年二级造价工程师《土建实务》考试真题及答案解析
一、单项选择题 (共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意 ) 1.按照结构受力情况，墙体可分为()。 A.承重墙和非承重境 B.外墙和内墙 C.实体墙和组合墙 D.块材墙和板筑墙 【答案】A 【解析】墙按结构受力情况分为承堂墙和非承重墙两种。P8 2.道路硅酸盐水泥同于()。 A.通用水泥 B.专用水泥 C.特性水泥 D.—般水泥 【答案】B 【解析】专用水泥：专用水泥的用途。如：G级油井水泥、道路硅酸盐水泥，p33。 3.测定混凝土立方体抗压强度的龄期是()。 A.7d B.14d C.21d D.28d 【答案】D 【解析】混凝土的立方体抗压强度与强度等级按照标准的制作方法制成边长为150mm的立方体试件，在标准养护条件(温度(20士3)℃，相对湿度90%以上下，养护到28d，按照标准的测定方法测定其抗压强度值称为混凝土立方体试件抗压强度。P38 4.砌筑砖墙时，转角处和交接处应()。 A.分段砌筑 B.同时砌筑 C.分层砌筑 D.分别砌第 【答案】B 【解析】墙体转角处和纵横墙交接处应同时第。临时间断处应砌成斜搓，斜搓水平投影长度不应小于高度的2/3P71 5.拆除现混凝土框架结构模板时，应先拆除()。 A.楼板底模 B.梁侧模 C.柱模板 D.梁底模 【答案】C 【解析】模板的拆除顺序—般是先拆非承重横板，后拆承重模板;先拆侧模板，后拆底模板。框架结构模板的拆除顺序一般是柱一楼板一梁侧模一梁底模。拆除大型结构的模板时必须事先制定详细方案。P76 6.先张法施工中，混疑土预应力的产生主要依靠()。 A.钢筋热胀冷缩 B.张拉钢筋 C.端部锚具 D.混凝土与预应力筋的粘结力 【答案】D 【解析】先张法是在涝筑混凝土前张拉预应力钢筋，并将张拉的预应力钢筋临时固定在台座或钢模上，然后再涝筑混疑土，待混凝土达到一定强度，保证预应力筋与混凝土有足够的粘结力时，放松预应力筋，借助于混凝土与预应力筋的粘结，使已疑土产生预压应力。P78 7.关于屋面卷材防水层铺设方向的说法，正确的是()。 A.当屋面坡度小于2%时，卷材宜平行于屋脊铺贴 B.当屋面坡度在3%～15%时，卷材可平行或者垂直于屋脊铺贴 C.当屋面坡度大于15%时，沥青访水卷材可平行或者垂直于屋脊铺贴 D.高聚物改性沥青坊水楼材必须垂直于屋顶铺贴 【答案】B 【解析】楼材的铺设方向应根据屋面坡度和至面是否有振动来确定。当屋面坡度小于3%时，卷材宜平行于屋脊铺贴;屋面坡度在3%～15%时，学材可平行或垂直于屋脊铺贴;屋面坡度大于15%或受振动时，沥青卷材应垂直于屋脊铺贴，其他可根据实际情况考虑采用平行或垂直屋脊铺贴。由檐口向屋脊一层层地铺设，各关卷材上下应搭接，多层卷材的搭接位量应错开，上下层卷材不得垂直铺贴P91。 8.坡度在20以内的大面积场地平整，宜选用的土方工程施工机械是()。 A.单斗挖土机 B.多斗挖土机 C.推土机 D.铲运机 【答案】D 【解析】铲运机的特点是能独立完成铲土云土、卸土、填筑、压实等工作，常用于坡度在20以内的大面积场地平整，开挖大型基坑、沟槽，以及填筑路基等土方工程。P93 9.钢筋骨架中交叉钢筋的焊接宜采用()。 A.闪光对焊 B.电弧焊 C.电渣压力焊 D.电组点焊 【答案】D 【解析】电组点焊:钢筋骨架或钢筋网中交叉钢筋的焊接宣采用电阻点。 10.工作A有四项紧后工作B、C、D、E，其持续时间分别为:B=3天、C=4天、D=8天、E=8天，LFe=10、LFc=12、LF=13、LF=15，则LF为()。 A.8 B.7 C.5 D.4 【答案】C 【解析】(1)从左到右:计算ESEF累加取大。(2)从右到左:计算LF、L5，逆减取小。由题可知L5a=7、L5c=8、L5=5、L5=7，所以A工作的最迟完成时间为5。 11.双代号网络进度计划图中虚箭线表示()。 A.工作之间的逻辑关系 B.工作的持续时间 C.资源消耗程度 D.非关键工作 【答案】A 【解析】虚箭线的唯一功能是用以正确表达目关工作的逻辑关系它不消耗资源持续时间为零P106 12.关于施工图预算作用的说法，错误的是()。 A.确定招标控制价的依据 B.办理竣工结算的依据 C.确定施工合同价款的依据 D.承包人确定施工成本的依据 【答案】D 【解析】(三)施工图预算的作用。 1)确定工程造价的依据; 2)是建设单位确定标底和投标单位确定投标报价的依据; 3)是确定族会同价款的依据; 4)是拨付工程进度款和办理竣工结算的依据; 5)是施工图预算与施工预算进行“两算”对比的依据。P254 13.关于工程量清单作用的说法，错误的是()。 A.竣工验收的依据 B.支付工程进度款的依据 C.签订合同的依据 D.进行工程震赔的依据 【答案】A 【解析】工程量清单是工程量清单计价的基础，必须作为编制招标最高限价(《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2008称为招标控制价)、投标报价、计算工程量、调整工程量、支付工程款、调整合同价款、办理竣工结算以及工程震赔等的依据。P126 14.消耗量定额的定额水平是() A.社会平均水平 B.企业平均水平 C.行业先进水平 D.企业先进水平 【答案】A 【解析】消耗量定额的水平是社会平水平，是确定社会平均价格的依据，从性质上讲消耗量定额后于预算定额的范畴，具有预算定额的作用，P217 15.建筑物内各层平面布量中，直接为生产和生活提供服务的净面积之和是()。 A.建筑面积 B.使用面积 C.辅助面积 D.结构面积 【答案】B 【解析】使用面积是指直接为生产和生活提供服务的净面积，如工业厂房的生产车间;如住宅楼的客厅、卧室、厨房、卫生间等，也称居住面积P147 16.满板下无主次梁，板直接以柱支撑的结构构件是()。 A.无梁板 B.有梁板 C.平板 D.栏板 【答案】A 【解析】无梁楼板:在楼板跨中设置柱子来减小板跨，不设主梁和次梁。在柱与楼板连接处，柱顶构造分为有柱帽和无柱帽两种。荷载较小时，采用无柱帽的形式，荷载较大时，采用有柱帽的形式以增加柱对板的支托面积。P14 17.根据《建筑工程工程量清单计价规范》，下列工程量清单项目中，不属于楼地面工程列项项目的是()。 A.整体面层 B.隔断 C.踢脚线 D.台阶装饰 【答案】B 【解析】详见教材P195表256，整体面层、踢脚线、台阶装饰都属于楼地面工程列项项目。隔断同于墙、柱面工程清单项目及计量。 18.根据《建筑工程工程量清单计价规范》，测配件中洗漱台项目的计量单位是()。 A.套 B.台 C.立方米 D.平方米 【答案】D 【解析】洗漱台:按设计图示尺寸以台面外接矩形面积计算。不扣除孔洞、挖弯、削角所占面积，挡板、吊沿板面积并入台面面积内，P211 19.工程量清单计价模式所采用的综合单价不包含的费用是()。 A.管理 B.利润 C.措施费 D.风险费 【答案】C 【解析】综合单价=人工要+材料要+机械要+风险费+企业管理费+利润。P262 20.有永久性顶盖无围护结构的场馆看台，其筑面积的计算应取()。 A.顶盖水平投影面积 B.顶盖水平投影面积的1/2 C.顶盖斜面积 D.0 【答案】B 【解析】有永久性顶盖无围护结构的场馆看台应按其顶盖水平投影面积的1/2计算。P152 二、选择题(共10题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意至少有1个错项，错选，本题不得分:少选，所选的每个选项得0.5分) 21.按照使用功能，建筑物可分为()。 A.居住建筑 B.公共建筑 C.高层建筑 D.工业建筑 E.农业建第 【答案】ABDE 【解析】按使用功能分:居住建筑公共建筑、工业建筑、农业建筑，P1 22.常用的填土压实方法有() A.堆载法 B.水重法 C.碾压法 D.夯实法 E.振动压实法 【答案】CD 【解析】填土压实方法有:碾压法夯实法及振动压实法P63 23.分布较为密案的预制柱的打桩顺序，正确的有()。 A.先深后浅 B.先浅后深 C.先小后大 D.先大后小 E.先长后短 【答案】ADE 【解析】一般当基坑不大时，打桩应从中开始分头向两边或周边进行;当基坑较大时，应将基坑分为数段，而后在各段范围内分别进行，打桩应避免自外向内，或从周边向中间进行。当桩基的设计标高不同时，打桩顺序宣先深后浅;当桩的规格不同时，打桩顺序宣先大后小、先长后短，P65 24.当混凝土筑无法连续进行，间隔时间超过混疑土初疑时间时，施工缝留设的位量宜选取()。 A.受剪力较小的位量 B.便于施工的部位 C.弯矩较大的位置 D.两构件接点处 E.受剪力较大的位置 【答宾】AB 【解析】由于技术上的原因或设备、人的限制，混凝土的第不能连续进行，中间的间歌时间需超过混凝土的初凝时间，则应留量施工缝，施工缝宜留量在结构受剪力较小且便于施工的部位，P77 25.墙面一般抹灰分为()。 A.普通抹灰 B.中级抹灰 C.高级抹灰 D.普通装饰抹灰 E.中级装饰抹灰 【答案】ABC 【解析】—般抹灰按建筑物要求分为普通抹灰中级抹灰、高级抹灰三个等级，不同的等级有不同的质量要求，而不同的质量要求又要求采用不同的施工方法。 26.关于双代号网络计划绘图规则的说法，正确的有()。 A.网络图必须正确表达各工作间的逻辑关系 B.网络图中可以出现循环回路 C.网络图中一个节点只有一条箭线引出 D.网络图中严禁出现没有箭头节点或没有箭尾节点的箭线 E.单目标网络计划只有一个起点节点和一个终点节点 【答案】ADE 【解析】双代号网络图中，严禁出现循环路，故B错。当双代号网络图的某些节点有多条外向箭线或多条内向箭线时，在保证一项工作有唯一的一条箭线和对应有一对节点编号前提下，允许使用母线法绘图，故C错。P106 27.按建筑物自然屈计算建筑面积的部位有()。 A.电梯井 B.门厅 C.大厅 D.提物井 E.附墙烟友 【答案】ADE 【解析】建筑物的室内楼梯间、电梯井、观光电梯井、提物井、管道井、通风排气竖井、垃圾道、附墙烟友，应按建笨物的自然层计算。 28.根据《建筑工程工程量清单计价规范》，关于混凝土及钢筋混凝土工程量计算规则的说法，正确的有()。 A.天沟、挑檐板按设计厚度以面积计算 B.现混凝土墙的工程量不包括墙垛体积 C.散水、坡道按图示尺寸以面积计算 D.地沟按设计图示以中心线长度计算 E.沟盖板、井盖板以个计算 【答案】CD 【解析】天沟(檐沟)、挑檐板按设计图示尺寸以体积计算，故A错。现混凝土墙按设计图示尺寸以体积计算，扣除门窗洞口及单个面积>03m2的孔洞所占体积墙垛及突出墙面部分并入墙体体积内计算，故B错。沟盖板、井盖板、井墨以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算;以块计量，按设计图示尺寸以数量计算，故E错。 29.关于分部分项工程量清单中补充项目编制的说法，正确的有() A.项目编码由B和3位呵拉伯数字组成 B.编码中的3位呵拉伯数字应从001开始 C.应由工程造价管理机构编制 D.补充的项目名称可不唯一 E.工程量计算规则应反映该项目的实体数量 【答案】BE 【解析】补充项目的编码由附录的顺序码B和三位呵拉伯数字组成，并应从×B001起顺序编制，同一单位工程的项目不得重码。出现计价规则附录中未包括的项目，编制人应作补充，并报省工程造价管理机构备案。工程量清单中需补充项的，应附有项目名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则、工程内容，补充的项目名称应具有唯一性，项目特征应根据工程实体内容描述，计量单位应体现该项目基本特征，工程量计算规则应反映该项目的实体数量。P129 30.关于工程量清单中的天棚抹灰面积计算的说法，正确的有()。 A.按主墙间的净面积计算 B.不扣除间壁墙、柱、垛、附墙烟囱、检查囗和管道所占的面积 C.带梁天棚、梁两侧抹灰面积并入天棚面积内 D.锯齿形楼梯底面抹灰按斜面积计算 E.板式楼梯底板抹灰按展开面积计算 【答案】BC 【解析】天棚抹灰按设计图示尺寸以水平投影面积计算(室内净面积)。不扣除间壁墙垛、柱附墙烟囱、检查口和管道所占的面积，带梁天棚、梁两侧抹灰面积并入天棚面积内，板式楼梯底面抹灰按斜面积计算，锯齿形楼梯底板抹灰按展开面积计算P205 三、案例题(共4题，(一)、(二)题每题10分，(三)、(四)题每题20分) (一) 背景资料 某施工单位与建设单位签订一建筑工程施工同，合同总价2300万元，采用单价合同计价方式。开工前，施工单位项目经理部针对该项目编到了施工组织设计，并获得工程师批准其中土方工程施工方案及相应进度计划部分内容:基础土开挖7月11日开始，7月20日结束;采用租货的一台斗容量为1m3的反铲挖掘机施工。已知工程投标报价文件中，反铲挖掘机租费用650元/台班人工工日单价83元/工日，增加用工所需的管理要为人工要的30% 基坑开挖过程中，发生如下事件: 事件1:基坑开挖2天后，租货挖握机出机械故障需进行大修，停工2天造成现场人员窝工12个工日。 事件2:在开把过程中，遇到软弱土层，工程师到现场查看指令停工要求重新进行地质情况复查工作施工单位配合用工15个工日，窝工5个工日(降效系数06)，停工5天后，设计单位给出设计变更通知单，施工单位接到复工令。 事件3:施工单位复工2天后，遇到罕见暴雨，工程被迫停工3天导致人员窝工10个工日最终基坑于7月30日开挖完成。 施工单位分别就事件1～事件3提出了索赔。 【问题】 1.施工单位针对事件1提出的要用和工期索赔是否成立?说明理由。 2.计算施工单位就事件2可索赔的工期和费用说明索赔理由 3.计算施工单位就事件3可索赔的工期和要用说明索赔理由。 【参考答案】 1.事件1要用和工期不能赔。 理由:租货挖据机出现机械故障属于承包方应该承担的风险，要用和工期不能索赔。 2.事件2 (1)工期可以索赔5天 (2)人工费用可以索赔15×83+5×83×06=1494元。 机械费可以索赔5×650=3250元 增加用工所需的管理费15×83×30%=3735元 理由:遇到软弱土层属于发包方应该承担的责任，工期和费用都可以索赔。 3.事件3工期可以索赔3天，费用不可以索赔。 理由:罕见暴雨属于不可抗力，因发生不可抗力事件导致工期延误的，工期相应顺延、费用自理。 (二) 背景资料 某招标用工程量清单文件中，砖基础清单分项如下表21所示。 表21分部分项工程量清单计价表(节选) 相关信息:砖基础消耗量定额见表22;价目表见表23。经查询定额单价:标准砖23000元/干块，M10水泥砂浆12693元/m3，工使用预拌砂浆时，砌筑部分相应定颜子目技每立方米砂浆扣除人工069工日，砂浆数量不变，机械为0。一般土建工程的企业管理费要率511%;一般土建工程的利润费率311%;该分项工程综合单价不计取风险。经市场询价:标准砖35000元干块;M10水泥砂浆650元m3;人工工日单价120元工日。 表22陕西省建设工程消耗量定额(砖基础) 表23陕西省建设工程价目表(砖基础) 【问题】 1.根据相关信息，结合相关材料市场价格，计算调整后的砖基础清单分项中的人工要、材料费和机械费基价。 2.计算砖基础清单分项的综合单价和合价。 【参考答案】 1.人工费=(1179-2360×069)×120=1219392元/10m 材料费=151346+(650-12693)×2360+(350230)×5236=3376225元/10m3 机械费=0元/10m3 基价=1219392+3376225+0=4595617元/10m3 2.管理费=直接工程费×企业管理费费=4595617×511%=234836元/10m 利润=(直接工程要+企业管理费)x利润率=(4595617+234836)×311%=150227元/10m3 综合单价=人工要十材料要十施工机具使用要十企业管理费十利润 =1219392+3376225+0234836+150227=4980.68元/10m3 合价=498068x506=252022408元 (三) 背景资料 某工程建设单位与施工单位签订了的施工合同中含有两个子项工程估算工程量A项为2500m3，B项为3400m3，经协商合同A项为200元m3，B项为180元/m3。施工合同约定开工前建设单位应向施工单位支付合同价0%的预付款;建设单位自第一个月起，从施工单位的工程款中，按3%的比例扣除保修金;当子项工程实际工程量超过估算工程量10%时，可进行调价，调整系数为09:根据市场情况规定价格调整系数平均按12计算;工程师签发月度付款最低金额为30万元;预付款在最后两个月扣除每月50%施工单位每月实际完成并经工程师签证确认的工程量如表3所示。 表3每月实际完成工程量单位:m3 【问题】 1.计算本工程的预付款 2.分别计算1月份～4月份各月工程量价款、工呈师应签证的工程款及实际签发的付款凭证金额。 【参考答案】 1.预付款=(2500×200+3400×180)×20%=222400元=2224万元 2.(1)1月份 工程量价款:550×200+700×180=236000=236万元 应签证的工程款:236×12x(1-3%)=274704万元 由于工程师签发月度付款最低金额为30元，所以本月不予签发付款凭证。 (2)2月份 工程量价款:800×200+1050×180=349000=349万元 应签证的工程款:349×12x(13%)=406236万元 签发付款凭证金额:274704+406236=68094万元 (3)3月份 工程量价款:1000×200+800×180=344000=344万元 应签证的工程款:344×12×(1-3%)=400416万元 扣除预付款后金额为:400416-2224x50%=289216万元 由于工程师签发月度付款最低金额为30万元所以本月不予签发付款凭证。 (4)4月份 ①A项累计完成工程量:550+800+1000+650=3000m3 3000-2500)/2500=20%>1096,需要进行调价 超过10的工程量为:3000-2500×(1+109)=250m3 A项工程量价款=(650-250)×200+250×200×0.9=125000=12.5万元 ②B项累计完成工程量:700+1050+800+600=3150m3 (3400-3150)/3400=7.35%<1096,价款不予调整 B项工程量价款:600×180=108000=10.8万元 ③A和B两项工程量价款合计:12.5+10.8=23.3万元 应签证的工程款:23.3×1.2×(1-3%)-22.24×50%=16.0012万元 签发付款凭证金额:28.9216+16.0012=44.9228万元
江西2020年二级造价工程师《安装实务》考试真题答案及解析
一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.()是指按工资总新构成规定，支付给从事建筑安装工程施工的生产工人和附属生产单位工人的各项费用。 A.工人工资 8.校准工资 C.人工费 D.奖金 【答案】C 【解析】人工费是指按工资总额构成规定，支付给从事建筑安装工程施工的生产工人和附属生产单位工人的各项费用。人工费包括:计时工资和计件工资、奖金、津贴补助、加斑加点工资、特殊情况下支付的工资。 【考点来源】第二章第三节二、安装工程费用项目的组成 2.非直联式按。本体和底座的总量计算，不包括()重量，但包括。。的安装费。 A.电动机 B.电焊机 C.主机 D.发动机 【答案】A 【解析】11)直联式风机按风机本体及电动机、变速器和底座的总重量计算;非直联式风机以本体和底座的总重量计算，不包括电动机重量，但电动机的安装已包括在定额内。 12)泵安装根据设备类型、重量，以“台”为计量单位计算设备重量时 ①直联式泵按泵本体、电动机和底座的总重量计算。 ②非直联式泵按泵本体及底座的总重量计算，不包括电动机重量，但包括电动机的安装 ③离心式深水泵按泵本体、电动机、底座及扬水管的总重量计算 【考点来源】第一章第七节 一、机械设备 二、多项选择题 1.建筑电气工程功能划分，可分为() A.变配电系统 B.防雷接地系统 C.照明控制 D.动力系统 E.二次回路系统 【答案】ABCD 【解析】建筑电气工程根据功能划分可分为变配电系统、建筑动力系统、建筑电气照明系统、防雷接地系统等。 【考点来源】第一章第二节四、安装工程常用系统分类及组成 2.根据防机理不同，按蚀反应机理可分为() A.化学腐蚀 B.全面腐蚀 C.电化学 D.物理腐蚀 E.大气腐蚀 【答案】ACD 【解析】根据腐蚀机理的不同，蚀主要有以下几种常用分类 (1)按蚀环境可分为化学介质腐蚀、大气离蚀、海水腐蚀、土壤腐蚀、杂散电流高蚀、细菌蚀、磨损高蚀、应力蚀和接触腐蚀。 (2)按蚀反应机理可分为化学蚀、电化学蚀和物理腐蚀。 (3)按蚀破坏程度可分为全面腐蚀和局部腐蚀。 【考点来源】第六章第一节一、金属蚀分类及发生条件 3.给排水工程量清单项目，镀锌钢管子目项目特征的描述内容()。 A.安装部位 B.连接形式 C.示带形式 D.除锈剂形式 E.介质 【答案】ABCE 【解析】 【考点来源】第二章第四节工程量清单项目设置 【案例题】 案例一 施工合同中约定，承包人承担的镀锌钢管价格风险幅度为士5%。超出部分依据《建设工程工程量清单计价规范》的造价信息法调差。已知投标人投标价格、基准价发布价格为3100元/t、2900元/t，2019年9月、2020年9月的造价信息发布价分别为2700元/t、3300元/t 【问题】 1.计算2019年9月镀锌钢管的实际结算价格。 2.计算2020年9月锌钢管的实际结算价格。 【解析】 1.2019年9月信息价下降，应以较低的基准价基础为计算合同约定的风险幅度值，即 2900X(1-5%)=2755(元/t) 因此镀锌钢管每应下浮价格=2755-270055(元/t)2019年9月实际结算价格为3100-5=3045(元/t) 2.2020年9月信息价上派，应以较高的投标价格位基础计算合同约定的风险幅度值，即:3100X(1+5%)=3255(元/t) 因此镀锌钢管每应上调价格=3300-325-45(元/t)2020年9月实际结算价格为:3100+45=3145(元/t)
江苏2020年二级造价工程师《安装实务》真题答案及解析
一、单项选择题 15.目前，BIM技术在建筑工程中得到重视井加以应用，下列不属于BIM的特点是() A.模拟性 B.协调 C.优化 D.简易 【答案】D 【解析】BIM具有可视化、协调性、模拟性、优化性和可出图性五大特点。 【考点来源】第二章第四节BIM技术在安装工程中的应用 二、多项选择题 23.下列不属于室内排水系统组成的有 A.卫生具 B.通气管道 C.管道加压系统 D.清通设备 E.补偿 【答案】E 【解析】室内排水系统组成包括卫生具或生产设备受水器 ②存水弯 ③排水管道系统，由排水横支管、排水立管、埋地干管和排出管组成。 ④通气管系。 ⑤清通设备，包括检查口、清扫ロ和室內检查井。 【考点来源】第一第一节给水排水工程
安徽2021年二级造价工程师《造价管理》真题答案及解析
一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 某工程工程费用为6400万元，工程建设有关的其他费用为90万元，预备费为320万元，建设期贷款利息为200万元，流动资金为800万元，则该工程工程造价为()。 A8620万元 B.7820万元 C.7620万元 D.7300万元 【答案】B 工程竣工验收合格的以()之日为实际竣工日期 A.办理竣工结算 B.竣工验收备案 C.工程保修期满 D.提交竣工验收中诗告 【答案】B 建设工程的保修期自()之日起计算 A.竣工验收 B.竣工验收合格 C.交付使用 D.合同期满 【答案】B 某工程于2020年7月取得施工许可证，2020年10月因故中止施工，2021年11月恢复施工在恢复施工前该工程建设单位应()。 A.重新办理施工许可证 B.向发证机关报告后自行施工 C.报发证机关重新核验施工许可证 D.向发证机关申请延期 【答案】C 下列属于行政法规的是()。 A.建筑法 B.建设工程质量管理条例 C.建设工程价款结算智行办法 D.安徽省建设工程造价管理条例 【答案】B 综合单价的组成()。 A.人材机 B.人材机管 C.人材机综合费 D.人材机规利 超过概预算()要重新审 A.5% B.10% C.15% D.20% 【答案】B 压缩工期超过()要给赶工费 A.10% B.15% C.20% D.30% 【答案】C 以扩大的分部分项工程为研究对象的是()定额 A.施工定额 B.预算定额 C.概算定额 D.概算指标 【答案】C T程定额中的基础定额是()。 A.施工定额 B.预算定额 C.概算定额 D.概算指标 【答案】A 缺陷责任期不得超过()。 A.6 B.12 C.18 D.24 【答案】D 咨询企业一般审核办法()。 A.重点 B.抽样 C.类比 D.全面 【答案】D