2023年监理工程师《目标控制（土建专业）》考试真题及答案解析
1工程建设与使用中，保证人身和环境免受危害，是建设工程质量特性中的()。A.适用性B.耐久性C.安全性D.可靠性【答案】C【解析】安全性，是指工程建成后在使用过程中保证结构安全、保证人身和环境免受危害的程度。【考点】质量P12.工程建设与使用中，保证人身和环境免受危害，是建设工程质量特性中的()要求。A.适用性B.耐久性C.安全性D.可靠性【答案】C【解析】安全性，是指工程建成后在使用过程中保证结构安全、保证人身和环境免受危害的程度。建设工程产品的结构安全度、抗震、耐火及防火能力，人民防空的抗辐射、抗核污染、抗冲击波等能力是否能达到特定的要求，都是安全性的重要标志。【考点】建设工程质量特性(p1)3.加强过程和中间产品的质量检查与控制，体现了质量管理中的()原则。A.持续改进B.预防为主C.以人为核心D.以合同为依据【答案】B【解析】坚持预防为主的原则：要重点做好质量的事前控制和事中控制，以预防为主，加强过程和中间产品的质量检查和控制。【考点】质量P54.施工单位向建设单位提交工程竣工验收报告时，应向建设单位出具的文件是()。A.质量保修书B.工程质量评估报告C.工程竣工图D.工程竣工结算文件【答案】A【解析】建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。【考点】质量P105·关于建设单位行为的说法，正确的是()。A.将单位工程分解成若干标段，平行发包给不同施工单位B.向施工单位支付相应费用后可任意压縮工期C.将施工合同范围内的工程另行发包给承诺工期短的施工单位D.对于涉及建筑主体结构变动的装修工程，要求设计方案完成前不得施工【答案】D【解析】A肢解发包，C非法转包;建设单位不得将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位：不得将施工合同范围内 的单位工程或分部分项程又行发包;不得违反合同约定，通过各种形式要求承包单位 选择指定的分包单位。B任意压缩工期，建设 程发包时，不得迫使承包方以低 成本的价格竟标，不得任意压缩合理工期.【考点】建设单位的质量责任和义务(P11)6.关于全数检测和抽样检测的说法，正确的是()A.只有全数检验在时间上不允许时，才采用抽样检验B.只有全数检验在经济上不允许时，才采用抽样检验C.能够进行全数检验的，就不要采用抽样检验D.破坏性检验，不能采用全数检验【答案】D【解析】虽然只有采用全数检验，才有可能得到 100%的合格品，但由于下列原因，还必须采用抽样检验：(1)破坏性检验，不能采取全数检验方式。【考点】抽样检验及检验批(P59)7.某工程质量检查项目及其不合格点数统计如下表，根据排列图法，影响该工程质量的主要因素有()个。A.1B.2C.3D.4【答案】B【解析】如下图表格，累计频率在0-80%的区间内，有两个项目，故主要因素为2，选B。8.采用直方图法分析工程质量状况时，将两种不同工艺方法产生的数据混在一起，可能绘制出()直方图。A.孤岛型B.双峰型C.折齿型D.绝壁型【答案】B【解析】双峰型，是由于用两种不同方法或两台设备或两组工人进行生产，然后把两方面数据混在一起整理产生的。【考点】工程质量统计分析方法 质量P73【专业科目】：目标控制(土木建筑)9.某工序质量控制图中，质量点全部落在控制界限内，但出现()时，应判定为工序质量异常。A.四点链B.五点链C.六点链D.七点链【答案】D【解析】链。是指质量点连续出现在中心线一侧的现象。出现五点链，应注意生产过程发展状况。出现六点链，应开始调查原因。出现七点链，应判定工序异常需采取处理措施。【考点】工程质量统计分析方法质量P7710.砌体结构实体检测中，属于砌体结构强度检测的内容是()。A.混凝土构造柱强度检测B.砌筑砂浆强度检测C.楼板混凝土强度检测D.预制构件承载力试验【答案】B【解析】砌体结构的强度检测可分为砌筑块材强度、砌筑砂浆强度、砌体强度等项目，各项目的检测方法操作应遵守相关检测技术标准。11.施工组织设计由施工单位项目部组织编制完成后，由()审核并加盖单位公章后报项目监理机构审查。A.项目监理B.项目部技术负责人C.施工单位技术负责人D.施工单位法定代表人【答案】C【解析】施工单位编制的施工组织设计经施工单位技术负责人审核签认后，与施工组织设计报审表一并报送项目监理机构。【考点】施工组织设计的审查(质量P110)12.ISO质量管理体系中，过程方法管理原则的基本内容是()。A.应用PDCA循环B.组织全员参与C.坚持持续改进D.注重关系管理【答案】A【解析】过程方法的基本内容包括：(1)应用PDCA 循环;(2)过程策划;(3)明确管理的职责和权限;(4)配备过程所需资源;(5)重点管理能改进组织关键活动的各种因素。(6)评估过程风险以及对顾者其他相关方可能产生的影响和后果;【考点】ISO质量管理体系的质量管理原则及特征(质量22-23)13工程监理企业质量管理体系文件中，阐述企业内部质量管理纲领性文件的是()A.质量手册B.程序文件C.作业文件D.质量记录【答案】A【解析】质量手册。质量手册是监理单位内部质量管理的纲领性文件和行动准则，应阐明监理单位的质量方针和质量目标，并描述其质量管理体系的文件，它对质量管理体系做出了系统、具体而又纲领性的阐述。【考点】监理企业质量管理体系的建立与实施(质量P31)14经试验测得一组3块200mm×200mm×200mm混凝土试件的土方体抗压强度分别为42.5MPa，45.8MPa和52.8MPa，则该组混凝土试件抗压强度是()MPa。A.45.8B.47.0C.48.1D.49.4【答案】B【解析】52.8-45.8)÷45.8=15.3%>15%，(45.8-42.5)+45.8=7.2%<15%。故取中间值45.8【考点】普通混凝土拌合物性能试验(P82)15.采用立方体试块抗压强度试验方法检测砌筑砂浆强度时，试块强度验收应符合的规定是()A.同一验收批试块强度平均值与设计强度等级值的比值21.10B.同一验收批试块强度最小一组平均值与设计强度等级值的比值21.10C.同一验收批试块强度平均值与设计强度等级值的比值21.05D.同一验收批试块强度最小一组平均值与设计强度等级值的比值>1.05【答案】A【解析】1、同一验收批砂浆试块强度平均值应大于或等于设计强度等级值的 1.10 倍;2、同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值应大于或等于设计强度等级值的85%。【考点】砌体结构材料(p86)16下列专业工程中，通常需要进行方案设计的是()。A.公路工程B.能源工程C.市政道路工程D.建筑与人防工程【答案】D【解析】建筑与人防专业建设项目，一般分为方案设计、初步设计和施工图设计三个阶段。【考点】初步设计阶段质量管理质量P9717.下列施工控制测量成果检查工作中，属于专业监理工程师（）A.查验测量设备的检定证书B.查验模板的平整度C.检查边坡位移测量报告D.检查承台施工后的轴线偏差【答案】A【解析】专业监理工程师应检查、复核施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施，签署意见：并应对施工单位在施工过程中报送的施 放线成果进行查验。施工控制测量成果及保护措施的检查、复核，包括：①施工单位测 人员的资格证书及测 设备检定证书;②施工平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果及控制桩的保护措施。【考点】查验施工控制测量成果(P113)18检查施工质量管理人员是否到位，特种作业人员是否持证上岗，属于项目监理机构()的工作内容。A.验收B.巡视C.旁站D.平行检验【答案】B【解析】巡视应包括下列主 内容：(3)施下现场管理人员.特别是施工质量管理人员是否到位，应对其是否到位及履行情况做好检查和记录。【考点】巡视与旁站(P120)19.关于后浇带施工要求的说法，正确的是()。A.后浇带两侧混凝土浇筑60天后即可浇筑后浇带混凝土B.后浇带处的模板及支撑应与相邻模板及支撑同时安装C.所有后浇带处都应设置止水带D.后浇带处混凝土应采取减少混凝土收缩的措施【答案】D【解析】A错误;后浇带的棍凝土按设计和规范要求的时间进行浇筑。浇筑时间，应事先在施工 方案中确定。B错误;楼板后浇带的模板支撑体系按规定单独设置。C错误;有防水要求的大体积底板参加墙相连线的施工 缝，应采取钢板止水带处理措施。)【考点】混凝土工程(P128-129)20·用于检查结构件混凝土强度的同条件养护试块，取样地点和方式正确的是()A.邮寄厂随机抽取B.搅拌运输车进入工地时随机抽取C.建筑地点随机抽取D.工地试验室制备取样【答案】C【解析】选定同条件养护试件结构部位，检查结构构件混凝强度试件取样，检查施工记录及试件强度试验报告。用于检查结构构件混凝土强度的试件，应在混凝土的浇筑地点随机抽取。【考点】混凝土制备质量控制P13721城市轨道交通建设工程自()合格之日可投入不载客试运行。A.单位工程验收B.竣工验收C.项目工程验收D.竣工预验收【答案】C【解析】城市轨道交通建设工程自项目.工程验收合格之日起可投入不载客试运行，试运行时间不应少于三个月。【考点】项目工程验收P18322.某结构梁的混凝土强度设计等级为C30，其试块强度为35MPa，试题取芯强度评定为26MPa。期该结构混凝土验收合格的条件是()。A.经项目监理机构确认，试块强度符合验收要求。B.经建设单位组织专家论证，确定符合验收要求。C.经监理单位计算复核，满足设计要求D.经原设计单位验算，满足结构安全和使用功能【答案】D【解析】经有资质的检测机构检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能够满足安全和使用功能的检验批，可予以验收。【考点】建筑工程质量验收时不符合要求的处理P18023在搅拌运输车运输过程中，混凝土坍落度损失过大时，可采取的措施是()。A.在运输车罐内适量加水快速搅拌B.在运输车罐内加入高效减水剂C.在运输车罐内适量加入与原配合比相同成分的减水剂D.在原混凝土强度等级的基础上降一级使用【答案】C【解析】采用混凝土搅拌运输车运输混凝土进入工地后对坍落度检查，对因道路堵塞或其他意外情况造成坍落度损失过大，不能满足施工要求时严禁加水，可在运输车罐内加入适量的与原配合比相同成分的减水剂。减水剂掺入后搅拌运输车应快速进行搅拌，搅拌的时间应由试验确定。【考点】混凝土生产质量控制(质量P135)24·设备制造质量控制中，通过设置设备质量控制点实现设备制造过程质量控制的工作方式是()A.驻厂监控B.巡回监控C.定点监控D.定时监控【答案】C【解析】定点监控：大部分设备可以采取定点监控的方式。定点监控通过对影响设备制造质量的诸多因素设置质量控制点，以做好预控及技术复核，从而实现设备制造过程中的质量控制。【考点】设备制造的质量控制方式(质量P199)25某项目的设备及工器具购置费6000万元，建筑安装工程费5000万元，工程建设其他费3600万元，基本预备费450万元。涨价预备费610万元，建设期利息650万元、流动资金900万元，则该项目的动态投资部分为()万元。A.2160B.1260C.1060D.610【答案】B【解析】固定资产投资可分为静态投资部分和动态投资部分。静态投资部分由建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费和基本预备费构成。动态投资部分，是指在建设期内，因建设期利息和国家新批准的税费、汇率、利率变动以及建设期价格变动引起的固定资产投资增加额，包括涨价预备费和建设期利息。610+650=1260万元【考点】建设工程项目投资的概念(投资P1)26·关于工序验收的说法，正确的是()。A.每道工序完成后，需经建设单位检查合格方可进行下道工序施工B.每道工序完成后，施工单位应当报项目监理机构进行验收C.监理单位提出检查要求的工序，应经项目监理机构检查认可方可进行下道工序施工D.只要分项工程的最后一道工序需要项目监理机构参加验收【答案】B【解析】在施工过程中，项目监理机构应督促施工单位加强内部质量管理，严格质量控制。施工作业过程均应按规定工艺和技术要求进行。在每道工序完成后，施工单位应进行自检，只有上一道工序被确认质量合格后，方能准许下道工序施工。【考点】施工质量控制的工作程序(质量106)27.纳税人所在地在县城、镇的。城市维护建设投资税率为()A.1%B.3%C.5%D.7%【答案】C【解析】城市维护建设税是指为了加强城市的维护建设，扩大和稳定城市维护建设资金的来源，规定凡缴纳增值税、消费税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税。城市维护建设税税率如下：纳税人所在地在市区的，税率为7%;纳税人所在地在县城、镇的，税率为5%;纳税人所在地不在市区、县城或者镇的，税率为1%。【考点】按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成(投资P16)28.施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购、施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整等费用应列入()。A.暂列金额B.总承包服务费C.计日工D.措施项目费【答案】A【解析】暂列金倾指建设单位在工程量清单中暂定并包括在工程合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。【考点】其他项目费(P19)29某综合办公楼项目，建筑分部分项工程费为4500万元，安装分部分项工程费为2500万元，装饰装修分部分项工程费为3000万元。人工费占分部分项工程费的30%;措施项目费以分部分项工程费为计算基础，措施项目费费率为5%;其他项目费合计1200万元;规费以人工费为计费基础，规费费率为15%;增值税税率为9%。以上费用均不含增值税进项税额，则该项目的建筑安装工程费为()。A.11700.0B.12150.0C.13203.0D.13243.5【答案】D【解析】分部分项费;4500+2500+3000=10000万元措施项目费;10000×5%=500万元其他项目费;1200万元规费;10000×30%×15%=450万元税金;(10000+500+1200+450)x9%=1093.5万元合计;10000+500+1200+450+1093.5=13243.5万元【考点】按造价形成划分的建筑安装工程费用项目组成(P18)30.某进口设备，装运港船上交货价(FOB)为70万美元，到岸价(CIF)为78万美元，关税税率为10%，增值税税率为13%，美元汇率为：1美元=6.9元人民币，则该进口设备的增值税为人民币()万元。A.62.7900B.69.9660C.76.2450D.76.9626【答案】D【解析】增值税;(78×6.9)x(1+10%)x13%=76.9626万元问【考点】进口设备抵岸价的构成(P29)31某新建项目，建设期2年，计划向银行借款9000万元，第1年借款5000万元，第二年借款4000万元，年利率为5%，则该项目估算的建设期利息为()万元A.250.00B.356.25C.481.25D.712.50【答案】C【解析】第一年;5000×50%×5%=125万元第二年;(5000+125+4000×50%)x5%=356.25万元合计;125+356.25=481.25万元【考点】建设期利息(P36)32.建设工程进度控制计划体系中，施工准备工作计划是()计划系统的组成内容A.建设单位B监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】D【解析】施工单位的进度计划包括：施工准备工作计划、施工总进度计划、单位工程施工进度计划及分部分项工程进度计划。【考点】施工单位的计划系统(P12)33.应用网络计划技术编制建设工程进度计划时，依据时间定额，并考虑工作建设合理的劳动组织可计算的时间参数是()A.工作持续时间B.工作最早完成时间C.节点最早时间D.要求工期【答案】A【解析】工作持续时间是指完成该工作所花费的时间。其计算方法有多种，既可以凭以往的经验进行估算，也可以通过试验推算。当有定额可用时，还可利用时间定额或产量定额并考虑工作面及合理的劳动组织进行计算。【考点】计算时间参数及确定关键线路阶段(P17)34监理工程师审查施工进度计划时发现有重大问题的，应进行的工作是()。A.口头通知施工单位确定整改方案33网B.及时向建设单位汇报C.及时组织消除存在的问题D.建立避免出现类似重大问题的相关制度【答案】B【解析】如果监理工程师在审查施工进度计划的过程中发现问题，应及时向承包单位提出书面修改意见(也称整改通知书)，并协助承包单位修改。其中重大问题应及时向业主汇报。【考点】建设工程施工进度控制工作内容进度P12135.编制施工总进度计划时，需要进行的工作是()A.按工艺确定分项工程之间的逻辑关系B.按组织确定分布工程之间的逻辑关系C.确定各单位工程的施工期限D.确定各分项工程的施工期限【答案】C【解析】施工总进度计划是根据施工部署中施工方案和工程项目的开展程序，对全工地所有单位工程做出时间上的安排。其目的在于确定各单位工程及全工地性工程的施工期限及开竣工日期，进而确定施工现场劳动力、材料、成品、半成品、施工机械的需要数量和调配情况，以及现场临时设施的数量、水电供应量和能源、交通需求量。因此，科学、合理地编制施工总进度计划，是保证整个建设工程按期交付使用，充分发挥投资效益，降低建设工程成本的重要条件。【考点】施工单位的计划系统P1236.工程项目组织依次施工的特点是()A.能充分利用工作面进行施工，工期较短B.能由一个工作队完成全部工作任务，有利于专业化作业C.单位时间内利用的施工机具少，有利于调配施工机具D.专业工作队连续施工，有利于最大限度地搭接施工【答案】C【解析】依次施工方式具有以下特点：(1)没有充分地利用工作面进行施工，工期长;(2)如果按专业成立工作队，则各专业队不能连续作业，有时间间歇，劳动力及施工机具等资源无法均衡使用;(3)如果由一个工作队完成全部施工任务，则不能实现专业化施工，不利于提高劳动生产率和工程质量;(4)单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量较少，有利于资源供应的组织;(5)施工现场的组织、管理比较简单。【考点】组织施工的方式(P21)37.流水施工参数中，流水步距的含义是()A.相邻两个施工过程相继开始施工的最小间隔时间B.相邻两个施工段相继开始施工的最小间隔时间C.相邻两个施工过程之间因组织安排需要增加的间隔等待时间D.相邻两个施工段之间因工艺安排需要增加的间隔等待时间【答案】A【解析】流水步距是指组织流水施工时，相邻两个施工过程(或专业工作队)相继开始施工的最小间隔时间。【考点】时间参数(P25)38.关于工程网络计划中关键工作的说法，正确的是()。A.非关键线路上无关键工作B.关键工作的持续时间最长233网C.计划工期等于计算工期时，关键工作无机动时间D.计划工期大于计算工期时，关键工作自由时差大于零【答案】C【解析】工作的总时差是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间。无机动时间说明总时差为0【考点】工作的六个时间参数(P46)39，《卓越绩效评价准则》的实质是一种()评价。A.标准化导向B.符合性C.合格性D.成熟度【答案】D【解析】卓越绩效"模式是成熟度评价，采用目标驱动和绩效激励，对过程绩效与结果绩效进行诊断，通过对过程绩效的评价，可以了解企业处于成熟度的哪个阶段。40.下列双代号网络工作路线图示中，绘图正确的是()。【答案】A【解析】B无节点编号，错误。C出现无箭头连线，错误。D节点编号表示方式错误。【考点】双代号网络图的绘制(P38)41在工程网络计划中，关于计划工期的说法，正确的是()A.当有要求工期时，计划工期不大于要求工期B.当未规定要求工期时，计划工期可小于计算工期C.根据网络计划确定计划工期时，计划工期须等于计算工期D.根据网络计划确定计划工期时，可不考虑要求工期【答案】A【解析】计划工期。计划工期是指根据要求工期和计算工期所确定的作为实施目标的工期。1)当已规定了要求工期时，计划工射过款2)当未规定要求工期时，可令计划工期等于计算工期。【考点】工作持续时间和工期(P45)42.某工程网络计划如下图所示，工作D的最迟开始时间和总时差分别是()。A.6和2B.6和4C.7和2D.7和3【答案】D【解析】工作D的总时差为3，最迟开始时间=4+3=743·工程单代号网络计划中，工作总时差是指()A.本工作与其紧后工作之间的时间间隔B.本工作与其紧后工作之间时间间隔的最小值C.本工作与其紧后工作之间时间间隔加该紧后工作总时差之和的最小值D.本工作与其紧后工作之间时间间隔加该紧后工作总时差之和的最大值【答案】C【解析】其他工作的总时差应等于本工作与其各紧后工作之间的时间间隔加该紧后工作的总时差所得之和的最小值44某工程双代号时标网络计划如下图，工作C的最早开始时间和总时差分别是()A.3和2B.3和1C.2和2D.2和1【答案】B【解析】工作c的最早开始时间可以直接由图可得，为3天;工作C的总时差=min{1，3+2}=1天45.工程网络计划资源优化的目标是()A.工期固定条件下寻求资源均衡B.工期固定条件下寻求资源需求最小C.资源供应充足条件下寻求最短工期D.寻求资源需求最小时的工期安排【答案】A【解析】在通常情况下，网络计划的资源优化分为两种，即“资源有限，工期最短”的优化和“工期固定，资源均衡”的优化。前者是通过调整计划安排，在满足资源限制条件下，使工期延长最少的过程;而后者是通过调整计划安排，在工期保持不变的条件下，使资源需用量尽可能均衡的过程。46.建设工程进度调整系统过程中，需要进行的工作是()A.建立进度数据采集系统B.收集实际进度数据C.分析进度偏差产生的原因D.实际进度与计划进度的对比分析【答案】C【解析】进度调整的系统过程：(1)分析进度偏差产生的原因(2)分析进度偏差对后续工作和总工期的影响(3)确定后续工作和总工期的限制条件(4)采取措施调整进度计划【考点】进度调整的系统过程(进度91)47.某工程横道计划如下图所示，图中表明的正确信息是()。A.第2周中断施工，进度拖后B.第3周中断施工，进度拖后C.第5周连续施工，进度超前D.第6周连续施工，进度超前【答案】C【解析】选项A错误，第2周中断施工，进度超前;选项B错误，第3周中断施工，进度超前;选项D错误，第6周中断施工，进度超前。【考点】横道图比较法(进度94)48.监理工程师编制的施工进度控制工作细则应包含的内容是()A.工程延期审批工作程序B.与进度控制有关的工作流程C.工期延误处置措施D.工程材料设备检验计划【答案】B【解析】施工进度控制工作细则是在建设工程监理规划的指导下，由项目监理机构进度控制部门的监理工程师负责编制的更具有实施性和操作性的监理业务文件。其主要内容包括：(1)施工进度控制目标分解图;(2)施工进度控制的主要工作内容和深度;(3)进度控制人员的职责分工;(4)与进度控制有关各项工作的时间安排及工作流程;(5)进度控制的方法(包括进度检查周期、数据采集方式、进度报表格式、统计分析方法等);(6)进度控制的具体措施(包括组织措施、技术措施、经济措施及合同措施等);(7)施工进度控制目标实现的风险分析;(8)尚待解决的有关问题。【考点】建设工程施工进度控制工作内容(进度120)49在工程建设领域对建筑工人工资支付负总责的单位是()A.建设单位B.总包单位C.分包单位D.监理单位【答案】B【解析】农民工工资的支付。工程建设领域总包单位对农民工工资支付负总责，推行分包单位农民工工资委托总包单位代发制度。【考点】支付账户(P198)50.关于建筑工程施工质量验收层次划分的说法，正确的是()。A.隐蔽工程是分部工程的组成部分B.检验批由分项工程组成C.分部工程是按专业性质和工程部位划分的D.检验批质量验收项目均为主控项目【答案】C【解析】选项A错误，分项工程是分部程的组成部分。选项B错误，检验批是分项工程的组成部分。选项D错误，检验批验收包括资料检查、主控项目和一般项目的质量检验。【考点】建筑工程施工质量验收层次划分原则(质量156)51.单位工程竣工验收由()组织相关单位进行。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.设计单位项目负责人D.施工单位项目负责人【答案】A【解析】单位工程竣工验收由建设单位项目负责人组织监理、施工、设计、勘察等单位项目负责人等。52.某土方工程，合同工程量为4万m3，合同综合单价为92元/m3，合同约定，当实际工程量增加15%以上时，超出15%以上部分的工程量综合单价应与调低，由于设计变更，该工程实际完成工程量5万m3，监理人和承包人依据合同约定协商后确定的土方工程变更单价为89.5元/m3，则该工程实际结算价款为()万元A.447.5B.457.5C.459.0D.460.0【答案】B【解析】40000×1.15×92+(50000-40000×1.15)×89.5-459万元53.钻孔桩桩长的计量一般采用的方法是()A.断面法B.图纸法C.估价法D.分解计量法【答案】B【解析】在工程量清单中，许多项目都采取按照设计图纸所示的尺寸进行计量。如昆凝土构筑物的体积，钻孔桩的桩长等【考点】工程计量的方法(P162)54.根据《关于完善建设工程价款结算有关办法的通知》(财建[2022]183号)，政府机关、事业单位、国有企业建设工程进度款支付应不低于已完成工程价款的()。A.70%B.80%C.85%D.90%【答案】B【解析】提高建设工程进度款支付比例。政府机关、事业单位、国有企业建设工程进度款支付应不低于已完成工程价款的80%。【考点】进度款【投资196】55.影响工程进度的因素中，出现复杂的工程地质条件属于()影响因素。A.业主方B.施工技术C.勘察设计D.自然环境【答案】D【解析】自然环境因素。如复杂的工程地质条件;不明的水文气象条件;地下埋藏文物的保护、处理;洪水、地震、台风等不可抗力等。【考点】影响进度的因素分析(进度1)56.项目公司将资金成本作为比较A.比较项目各种融资方式优劣B.比较选择各个追加筹资方案C.确定项目最佳资本结构D.分析和计算个别资金成本高低【答案】A【解析】资金成本是比较筹资方式、选择筹资方案的依据。资金成本有个别资金成本、综合资金成本、边际资金成本等形式，它们在不同情况下具有各自的作用。个别资金成本的高低可作为比较各种融资方式优劣的一个依据。综合资金成本的高低就是比较各美资做出最佳资本结构决策的基本依据。边际资金成本就成为比较选择各个追加筹资方案的重要依据。57在项目可行性研究阶段，建设方案研究和比选应包括的内容是()A.工艺技术和主要设备方案B.项目监理工作方案C.项目施工组织设计D.危大工程施工应急预案【答案】A【解析】建设方案研究和比选应包括的内容包括：(1)产品方案与建设规模。(2)工艺技术和主要设备方案。(3)厂(场)址选择。(4)主要原材料、辅助材料、燃料供应。(5)总图运输和土建方案。(6)公用工程。(7)节能、节水措施。(8)环境保护治理措施方案。(9)安全、职业卫生措施和消防设施方案。(10)项目的组织机构与人力资源配置等。(11)对政府投资项目还应包括招标方案和代建制方案等。【考点】项目可行性研究的内容(投资65)58.某项目年初向银行借款1000万元，年利率3%，按年复利计息，从借款年当年末起连续3年末等额还本付息，则每年末应偿还的金额为()万元A.343B.344C.353D.364【答案】C【解析】A=Pi(1+i)n/((1+i)n-1)=1000x3%(1+3%)3/((1+3%)3-1)=353.53【考点】资金时间价值的计算(投资74)59.某项目预计年经营成本为3000万元，年外购原材料、燃料或服务费用为2000万元，年预付各类原材料、燃料或服务费为1200万元，年应收账款周转次数4次，则该项目应收账款估算金额为()A.450B.500C.750D.800【答案】C【解析】应收账款=年经营成本/应收账款周转次数=3000/4=750万元。60.某招标工程，发包人拟将其中的专业工程甲依法单独发包，但施工过程中由承包人统一提供协调和配合服务，则承包人投标报价时应将该服务费用列入()A.总承包服务费B.计日工费C.专业工程暂估价D.措施项目费【答案】A【解析】总承包服务费是为了解决招标人在法律、法规允许的条件下进行专业工程发包以及自行采购供应材料、设备时，要求总承包人对发包的专业工程提供协调和配合服务(如分包人使用总包人的脚手架、水电接剥等);对供应的材料、设备提供收、发和保管服务以及对施工现场进行统一管理;对竣工资料进行统一汇总整理等发生并向总承包人支付的费用。61为有效控制工程设计进度，需要工程设计单位进行的工作是()A.编制设计出图计划B.编制设计任务书C.编制设计进度控制工作细则D.编制设计工作量清单【答案】A【解析】设计单位的进度控制：(1)建立计划部门，负责设计单位年度计划的编制和工程项目设计进度计划的编制。(2)建立健全设计技术经济定额，并按定额要求进行计划的编制与考核。(3)实行设计工作技术经济责任制，将职工的经济利益与其完成任务的数量和质量挂钩。(4)编制切实可行的设计总进度计划、阶段性设计进度计划和设计进度作业计划。(5)认真实施设计进度计划，力争设计工作有节奏、有秩序、合理搭接地进行。(6)坚待按基本建设程序办事，尽量避免进行"边设计、边准备、边施工”的“三边”设计。(7)不断分析总结设计进度控制工作经验，逐步提高设计进度控制工作水平。【考点】设计单位的进度控制(进度114)62.因发包人提供图纸有误，导致项目费用增加和工期延误时，监理人处理承包人索赔的正确做法是()。A.批复增加的费用，不批复延误的工期和利润补偿B.批复延误的工期，不批复增加的费用和利润补偿C.批复增加的费用和延误的工期，不批复利润补偿D.批复增加的费用、延误的工期和利润补偿【答案】D【考点】承包人向发包人的索赔(P182)63.某分项工程具有四项功能，各功能区功能价值和现实成本如下表。对该分项公工程开展价值工程活动时，应优先作为改进对象的是()A.F1B.F2C.F3D.F4【答案】A【解析】以功能目标成本为基准，通过与功能现实成本的比较，求出两者的差值(改善期望值)，然后选择改善期望值大的功能作为价值工程活动的重点对象：F1：150-30=20问F2：180-170=10F3：140-155=-15233F4：200-215=15显然选择F1作为改进对象。64·单项工程施工图预算造价的计算表达式是()A.Σ单位建筑工程费用+Σ单位安装工程费用B.Σ单位建筑工程费用+Σ单位设备及安装工程费用C.E单位建筑工程费用+2工程建设其他费用D.Σ单位建筑工程费用+Σ项目措施费用【答案】B【解析】单项工程施工图预算=Σ单位建筑工程费用+Σ单位设备及安装工程费用【考点】施工图预算的编制方法(投资124) 多选81总监理工程师签发工程开工令时，该工程需具备的条件有()。A.已完成设计交底和图纸会审B.已签认施工组织设计C.已审核分包单位资质D.已开通进场道路及水、电、通信E.签署的工程开工报审表已获建设单位批准【答案】ABD【解析】具备下列条件时，应由总监理工程师签署审查意见，并应报建设单位批准后，总监理工程师签发工程开工令：1)设计交底和图纸会审已完成;2)施工组织设计已由总监理工程师签认;3)施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立，管理及施工人员已到位，施工机械具备使用条件，主要工程材料已落实;4)进场道路及水、电、通信等已满足开工要求。【考点】项目质量控制系统的建立和实施(质量P43)82.在工程建设中，施工单位应履行的法定质量责任和义务有()。A.建立质量责任制，对工程的施工质量负责B.分包单位对其分包工程的质量向建设单位负责C.施工中发现设计文件图纸有差错的，应及时提出意见和建议D.隐蔽工程隐蔽前，应通知建设单位和工程质量监督机构E.对涉及结构安全的试块，应自觉进行现场取样并检测【答案】ACD【解析】施工单位的质量责任和义务是：(1)应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。(2)对建设工程的施工质量负责。应当建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人。建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责;建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项实行总承包的，总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购的设备的质量负责。(3)总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包月工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。(4)必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。(5)必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字：未经检验或者检验不合格的，不得使用。(6)必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。(7)施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。(8)对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。(9)应当建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训;未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业。【考点】施工单位的质量责任和义务(质量P13-14)83.工程监理企业质量管理体系有效运行的表现有()。A.总体设计完美B.通俗易懂C.全面贯彻与行为到位D.适时管理与适中控制E.有效识别和不断完善【答案】CDE【解析】质量管理体系的有效运行可以概括为全面贯彻、行为到位、适时管理、适中控制、有效识别、不断完善。【考点】监理企业质量管理体系的建立与实施(质量P35)84项目监理机构建立项目质量控制系统时，应制定的工作制度有()。A.施工图设计文件审查制度B.施工组织设计审核审批制度233网C.工程计量签证制度D.工程资料检验制度E.监理例会制度【答案】BE【解析】制定工作制度：施工图纸会审及设计交底制度;施工组织设计/施工方案审核、审批制度;工程开工、复工审批制度;工程材料检验制度;工程质量检验制度;工程变更处理制度;工程质量验收制度;监理例会制度;监理工作日志制度【考点】项目质量控制系统的建立和实施(P43)85.专业监理工程师对施工单位试验室的检查内容有()。A.试验室的资质等级及实验范围B.试验设备的计量C.类似的试验业绩D.相关试验方法E.试验人员的资格证书【答案】ABE【解析】专业监理工程师应检查施工单位为本工程提供服务的试验室(包括施工单位自有试验室或委托的试验室)。试验室的检查应包括下列内容：①试验室的资质等级及试验范围;②法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明;③试验室管理制度：4试验人员资格证书。86.对于复杂的建筑工程主体结构分部工程，可划分为()等于子分部工程。A.混凝土结构B.填充墙砌体结构C.钢结构D.钢管混凝土结构E.铝合金结构【答案】ACDE【解析】当分部工程较大或较复杂时，可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别将分部工.程划分为若干子分部工程。如：建筑工程的主体结构分部工程划分为混凝土结构、砌体结构、钢结构、钢管混凝土结构、型钢混凝土结构、铝合金结构、木结构等子分部工程。【考点】 建筑工程施工质量验收层次划分原则P15687项目监理机构在装配式结构施工过程中，应当旁站的关键工序有()A.钢筋套筒的选择B.钢筋套筒链接的灌浆233网木C.装配式构建支撑体系的搭设D.预制构件的吊装E.现浇混凝土施工【答案】BD【解析】3.构件存放、运输与吊装的质量控制(1)构件吊装1)楼板面测量放线时，项目监理机构应进行旁站，并对放样的细部尺寸构件安装标高进行测量放线。2)构件(外挂板、外墙板、内墙板、隔墙板、预制柱、叠合梁、叠合板、楼梯)吊装时，项目监理机构应对吊装施工进行旁站监理。3)PC构件灌浆时，项目监理机构应对钢筋套筒灌浆连接、钢筋浆锚搭接灌浆作业实施旁站监理。88.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，建筑电气专业的安全和功能检查项目有()。A.照明通电试运行记录B.绝缘电阻测试记录C.应急电源装置应急持续供电记录D.导线连接测试记录E.等电位连接测试记录【答案】ABC89.混凝土钻芯取样试验可用来检验的混凝土特性有()。A.密实性B.裂缝处理效果C.抗压强度D.耐久性E.与钢筋的握裹性能【答案】ABC【解析】2)必要的鉴定为确保工程质量事故的处理效果，凡涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处理工作，常需做必要的试验和检验鉴定工作。如果质量事故处理施工过程中建筑材料及构配件保证资料严重缺乏，或对检查验收结果各参与单位有争议时，常见的检验工作有：混凝土钻芯取样，用于检查密实性和裂缝修补效果，或检测实际强度;结构荷载试验，确定其实际承载力;超声波检测焊接或结构内部质量：池、罐、箱柜工程的渗漏检验等。检测鉴定必须委托具有资质的法定检测单位进行。【考点】工程质量事故处理的基本方法 P19590.政府和社会资本合作(ppp)项目中，原则上由社会资本承担的项目风险有()A.法律和政策风险B.项目设计风险C.项目财务风险D.项目最低需求风险E.运营维护风险【答案】BC【解析】原则上，项目设计、建造、财务和运营维护等商业风险由社会资本承担，法律、政策和最低需求等风险由政府承担，不可抗力等风险由政府和社会资本合理共担。【考点】PPP模式的含义和适用范围(P59)91.在装配式混凝土结构连接部位及叠合构建浇筑混凝土之前，应进行隐蔽工程验收的内容有()。A.混凝土粗糙面的质量B.键槽的尺寸、数量、位置C.钢筋的牌号、规格、数量、位置D.与预制件之间的防水、防火等构造做法E.构件出厂合格证【答案】ABCD【解析】对于装配式混凝土结构连接部位及叠合构件浇筑混凝土之前、应进行隐蔽工程验收。隐蔽工程验收主要内容包括：混凝土粗糙面的质量，键槽的尺寸、数量、位置;钢筋的牌号、规格、数量、位置、间距，箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度;钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率、搭接长度、锚固方式及错固长度;预埋件、预留管线的规格、数量、位置;预制混凝土构件接缝处防水、防火等构造做法：保温及其节点施工;其他隐蔽项目：隐蔽项目施工过程记录照片。【考点】隐蔽工程质量验收P16492.下列费用中，属于工程建设其他费的有()。A.工程招标费B.环境影响评价费C.单台设备调试费D.进口设备检验鉴定费E.生产准备费【答案】ABDE【解析】工程建设其他费用，是指未纳入以上两项的，根据设计文件要求和国家有关规定应由项目投资支付的、为保证工程建设顺利完成和交付使用后能够正常发挥效用而发生的一些费用。工程建设其他费用可分为三类：第一类是建设用地费，包括土地征用及迁移补偿费和土地使用权出让金;第二类是与项目建设有关的费用，包括建设单位管理费(工程招标费)、勘察设计费、专项评价费(包括环境影响评价及验收费、安全预评价及验收费、职业病危害预评价及控制效果评价费、地震安全性评价费、地质灾害危险性评价费、水土保持评价及验收费、压覆矿产资源评价费、节能评估费、危险与可操作性分析及安全完整性评价费以及其他专项评价及验收费。)研究试验费、引进技术和进口设备其他费(进口设备检验鉴定费)、建设工程监理费等。第三类是与未来企业生产经营有关的费用，包括联合试运转费(不包括应由设备安装工程费开支的单台设备调试费及无负荷联动试运转费用)生产准备费、办公和生活家具购置费等。【考点】工程建设其他费用 P32-3593.项目可行性研究阶段进行的投资估算，在项目建设过程中的作用有()A.作为项目投资决策的重要依据B.对工程设计概算起控制作用C.作为编制施工最高投标限价的依据D.作为项目资金筹措的依据E.作为办理工程竣工结算的重要依据【答案】ABD【解析】投资估算在项目建设过程中的作用如下：(1)项目建议书阶段的投资估算，是项目主管部门审批项目建议书的依据之一，并对项目的规划、规模起参考作用。(2)项目可行性研究阶段的投资估算，是项目投资决策的重要依据，也是研究、分析、计算项目投资经济效果的重要条件。(3)项目投资估算对工程设计概算起控制作用。当可行性研究报告被批准后，设计概算就不得突破批准的投资估算额，并应控制在投资估算额以内。(4)项目投资估算可作为项目资金筹措及制订建设贷款计划的依据。建设单位可根据批准的项目投资估算额，进行资金筹措和向银行申请贷款。(5)项目投资估算是核算建设项目建设投资需要额和编制建设投资计划的重要依据。(6)项目投资估算是进行工程设计招标、优选设计单位和设计方案的依据。在进行工程设计招标时，投标单位报送的标书中，除了具有设计方案的图纸说明、建设工期等，还包括项目的投资估算和经济性分析，以便衡量设计方案的经济合理性。94.下列工程量中，监理人应予计量的有()。A.非承包人原因工程变更增加的工程量B.因工程量清单漏项增加的工程量C.承包人超出图纸范围施工增加的工程量D.因发包人提供资料错误造成承包人返工的工程量E.承包人原因施工质量超出合同要求增加的工程量【答案】ABD【解析】非承包人原因引起的工程量增加，且质量达到要求的已完工程，监理人应予计量。95.采用修正总费用法计算索赔费用时，正确的做法有()A.重新核算投标费用B.基于预算定额基价重新核算实际单价C.将计算索赔款的时间段局限于收到外界影响的时间，而不是整个施工期D.只计算受影响时段内某项工作所受影响的损失，而不是计算该时段内所有施工工作所遭受的损失E.与该项工作无关的费用不列入工费用【答案】CDE【解析】修正的总费用法修正的总费用法是对总费用法的改进，即在总费用计算的基础上、去掉一些不合理的因素，使其更合理。A选项错误。修正的内容如下：(1)将计算索赔款的时段局限于受到外界影响的时间，而不是整个施工期。c选项正确。(2)只计算受影响时段内的某项工作所受影响的损失，而不是计算该时段内所有施工工作所受的损失。D选项正确。(3)与该项工作无关的费用不列入总费用中。E选项正确。(4)对投标报价费用重新进行核算：按受影响时段内该项工作的实际单价进行核算，乘以实际完成的该项工作的工程量，得出调整后的报价费用。B错误。按修正后的总费用计算索赔金额的公式如下：索赔金额=某项工作调整后的实际总费用一该项工作调整后的报价费用。修正的总费用法与总费用法相比，有了实质性的改进，它的准确程度已接近于实际费用法。96.下列工程进度控制措施中，属于合同措施的有()。A.推行CM承发包模式B.及时办理工程进度款支付手续C.严格控制合同变更D.加强索赔管理E.对工程延误收取误期损失赔偿金【答案】ACD【解析】合同措施进度控制的合同措施主要包括：(1)推行CM承发包模式，对建设工程实行分段设计、分段发包和分段施工;A选项正确(2)加强合同管理，协调合同工期与进度计划之间的关系，保证合同中进度目标的实现;(3)严格控制合同变更，对各方提出的工程变更和设计变更，监理工程师应严格审查后再补入合同文件之中;c选项正确(4)加强风险管理，在合同中应充分泌虑风险及其对进度的影响，以及相应的处理方法;(5)加强索赔管理，公正地处理索赔。D选项正确。【考点】进度控制的措施和主要任务P397.开展建设项目总进度目标论证时，需要进行的工作有()。A.项目结构分析B.项目工作编码C.监理项目协调工作制度D.进行总进度规划E.编制各层进度计划【答案】ABE【解析】总进度目标论证的工作步骤建设项目总进度目标论证的工作步骤如下：(1)调查研究和收集资料;(2)项目结构分析;A选项正确。(3)进度计划系统的结构分析;(4)项目的工作编码;B选项正确(5)编制各层进度计划：E选项正确(6)协调各层进度计划的关系，编制总进度计划;(7)若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整;(8)若经过多次调整，进度目标无法实现，则报告项目决策者。【考点】建设项目总进度目标的论证P498.下列流水施工参数中，属于空间参数的有()。A.施工工期B.施工段C.工作面D.施工强度E.施工过程【答案】BC【解析】(1)工艺参数：施工过程、流水强度。D、E选项错误。(2)空间参数：施工段、工作面。B、C选项正确(3)时间参数：流水节拍、流水步距、流水施工工期。A选项错误【考点】流水施工参数P22-2599.通过压缩关键工作的持续时间来调整工程网络计划时，应优先选择()的关键工作作为压缩对象。A.资源强度最小B.持续时间最大C.缩短时间总费用增加最少D.缩短时间所需增加直接费最少E.缩短时间对安全影响不大【答案】CE【解析】在网络计划的工期优化过程中，选择压缩对象时宜在关键工作中考虑下列因素：①缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作;E选项正确②有充足备用资源的工作;③缩短持续时间所需增加的费用最少的工作。D选项正确。一般来说，不管采取哪种措施，都会增加费用。因此，在调整施工进度计划时，应利用费用优化的原理选择费用增加量最小的关键工作作为压缩对象。100.采用控制图法分析工序质量状况时，可判定为生产状态异常的情形有()。A.连续2点至少有1点接近控制界限B.连续3点至少有2点接近控制界限C.连续7点至少有3点接近控制界限D.连续10点至少有4点接近控制界限E.连续20点至少有5点接近控制界限【答案】BCD【解析】点子排列接近控制界限。是指质量点落在μ±2σ以外和μ±3σ以内。如属下列情况的，判定为异常：0连续3点至少有2点接近控制界限;0连续7点至少有3点接近控制界限;连续10点至少有4点接近控制界限。101.价值工程活动中，在创新阶段建新方案可采用的方法有A.功能成本法B.功能指数法C.德尔菲法D.头脑风暴法E.哥顿法【答案】CDE【解析】价值工程新方案创造;为了引导和启发创造性的思考，比较常用的方法有以下几种头脑风暴法，哥顿法，专家意见法(德尔菲法)，专家检查法。【考点】价值工程新方案创造(P110)102.采用承压板现场试验方法检测地基土的承载力时，应满足的要求有()。A.试验基坑深度宽度不应小于承压板宽度的3倍B.试验基坑深度不应大于1.2mC.同一土层参加统计的试验点不应少于3点D.加荷分级不应小于8级E.最大加载量不应小于设计要求的2倍【答案】ACDE【解析】地基土的承载力试验采用承压板现场试验确定。试验方法按照现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007 要求进行，要点如下：1)试验基坑宽度不应小于承压板宽度或直径的3倍。2)加荷分级不应少于8级。最大加载量不应小于设计要求的2倍。3)当出现下列情况之一时，即可终止加载：①承压板周围的土明显地侧向挤出;②沉降s急骤增大，荷载-沉降(P-S)曲线出现陡降段;③在某一荷载下，24h内沉降速率不能达到稳定;④沉降量与承压板宽度或直径之比大于或等于0.064)同一土层参加统计的试验点不应少于3点，当试验参数实测值的极差不超过其平均值的30%时，取此平均值作为地基承载力特征值。【考点】地基土承载力试验(p87)103.工程监理单位承担施工图设计的协调管理服务，应完成的工作有()。A.明确施工图设计的深度要求B.审查新材料、新工艺、新技术、新设备在相关部门的备案情况C.建立设计过程的联席会议制度D.开展深化设计管理E.开展施工图审查【答案】BCE【解析】工程监理单位承担设计阶段相关服务的，应做好下列工作：(1)协助建设单位审查设计单位提出的新材料、新工艺、新技术、新设备(简称“四新”)在相关部门的备案情况.(2)协助建设单位建立设计过程的联席会议制度.3)协助建设单位开展深化设计管理。【考点】施工图设计质量管理(P100)104.关于最高投标限价的说法，正确的有()。A.所有招标工程均应编制最高投标限价B.招标人应委托造价咨询机构编制最高投标限制C.最高投标限价应在招标文件中如实公布D.招标人应公布最高投标限价的总价及其详细组成E.招标人可在评标前根据情况调整最高投标限价【答案】CD【解析】选项A，B错误，根据相关部门规定，国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制最高投标限价。最高投标限价应由具有编制能力的招标人或受其委托工程造价咨询人编制和复核。C正确，E错误;招标人应在招标文件中如实公布最高投标限价，不得对所编制的最高投标限价进行上浮或下调。D正确;人在招标文件中应公布最高投标限价各组成部分的详细内容，不得只公布最高投标限价总价。【考点】最高投标限价及确定方法(P140)105.项目采用估算工程量固定单价合同时，关于工程量和工程价款结算的说法，正确的有()。A.估算工程量应由投标人根据设计文件和现场情况测定B.初始合同价格估算工程量和固定单价汇总计算得到C.分部分项工程实际工程量与估算工程量不能有实质性变更D.工程价款结算和支付按实际工程量而非估算工程量计算E.合同完成后，实际工程价款应大于初始合同价款【答案】BCD【解析】(1)估算工程量单价合同这种合同形式是以工程量清单和相应的综合单价表为基础和依据来计算合同价格的，也称为计量估价合同。估算工程量单价合同通常是由发包方提出工程量清单，列出分部分项工程量，由承包方以此为基础填报相应单价，累计计算后得出合同价格(A选项错误)。但最后的工程结算价应按照实际完成的工程量来计算，即按合同中的分部分项工程单价和实际工程量，计算得出工程结算和支付的工程总价格(B选项错误、D选项正确)。采用这种合同时，要求实际完成的工程量与原估计的工程量不能有实质性的变更。C选项确。因为承包方给出的单价是以相应的工程量为基础的，如果工程量大幅度增减可能影响工程成本。这种合同计价方式较为合理地分担了合同履行过程中的风险。承包方据以报价的清单.工程量为估计工程量，这样可以避免当实际完成工程量与估计工程量有较大差异时，总价合同计价可能导致发包方过大的额外支出或是承包方较大的亏损。此外，承包方在投标时可不必将不能合理准确预见的风险计入投标报价内，有利于发包方获得较为合理的合同价格。采用估算工程量单价合同时，工程量是统一计算出来的，承包方只要经过复核后填上适当的单价即可;发包方也只需审核单价是否合理，对双方都较为方便。由于具有这些特点，估算工程量单价合同是比较常用的一种合同计价方式，它可在不能精确地计算出工程量的条件下，避免发包或承包的任何一方承担过大的风险。估算工程量单价合同大多用于工期长、技术复杂、实施过程中可能会发生各种不可预见因素较多的建设工程，或发包方为了缩短项目建设周期，如在初步设计完成后就拟进行施工招标的工程。在施工图不完整或当准备招标的工程项目内容、技术经济指标一时尚不能明确和具体予以规定时，往往要采用这种合同计价方式。【考点】单价合同P48106.按计划期分解施工进度控制目标时，新分解的目标可用A.实物工程量B.XX消耗量C.货币工作量D.形象进度E.里程碑事件【答案】ACD【解析】(四)按计划期分解，组织综合施工将工程项目的施工进度控制目标按年度、季度、月(或旬)进行分解，并用实物工程量、货币工作量及形象进度表示，将更有利于监理工程师明确对各承包单位的进度要【考点】施工进度控制目标体系(P118)107.项目监理机构在主体结构工程施工阶段进行巡视的内容有( )A.检查钢筋连接方式是否符合设计要求B.查看模板拆除是否符合已审批的施工方案C.审查装配式预制构件的吊装方案D.监督钢筋在梁柱节点的安装质量E.检查基坑坑边的荷载是否在允许范围内【答案】ABD【解析】巡视是对工程施工质量进行巡视，强调是否按照工程设计文件、工程建设标准和批准的施工组织设计、(专项)施工方案施工进行施工，而不是对方案本身进行审查。E属于基础土方开挖工程的内容。108.某项目计算期8年，基准收益率为6%，基准动态投资回收期为7年，计算期现金流量如下表。(单位：万元)根据该项目现金流量可得到的结论是()。A.项目累计净现金流量为300万元B.项目年投资利润率为15.15%C.项目静态投资回收期为7.5年D.从动态投资回收期判断，项目可行E.项目前三年累计现金流量现值为-2248.4万元【答案】ACE【解析】项目累计净现金流量=-3300+500+500+500+500+500+500+600=300万元，A正确。从表中无法找到利润的相关数据，B错误。静态投资回收期是在不考虑资金时间价值的条件下，累计净现金流等于0时对应时间：7+300/600=7.5年，C正确。动态投资回收期要比静态投资回收期长些，因此动态投资回收期大于7.5年，超过基准动态投资回收期，项目不可行，D错误。项目前三年累计现金流量现值为-3300/(1+6%)+500/(1+6%)2+500/(1+6%)2=-2248.4万元，E正确。109.某工程组织流水施工，各施工段流水节拍如下表所示，该工程的流水步距，间歇时间和流水施工工期计算正确的有()A.AB间流水步距为3B.BC间流水步距为5C.CD间流水步距为2D.AD间流水步距为9E.流水施工工期为20【答案】ACE【解析】求各施工过程流水节拍的累加数列：施工过程A：3，7，10施工过程B：4，7，10施工过程C：2，4，7施工过程D：3，5，9错位相减求得差数列在差数列中取最大值求得流水步距AB间流水步距为3“国流水绩E加)33CD间流水步距为2流水施工工期-3+6+2+9=20【考点】非节奏流水施工(进度32)110.某工程进度计划执行到第3月底和第8月底的前锋线如下图所示，图中表明的是正确信息有()。A.工作C在第3月底检查时，拖后1个月，影响工期B.工作D在第3月底检查时超前1个月，不影响工期C.工作H在第8月底检查时，拖后1个月，不影响工期D.工作I在第8月底检查时进度正常，不影响工期E.工作G在第8月底检查时拖后1个月，不影响工期【答案】ABC【解析】D错误;工作I在第8月底检查时拖后1个月，影响工期E错误;工作G在第8月底检查时拖后2个月，影响工期【考点】进度计划实施中的调整方法(P105)111.关于工程网络计划中关键线路的说法，正确的有()。A.关键线路上相邻两项工作之间的时距均为零B.关键线路上的工作是关键工作C.关键节点组成的线路是关键线路D.双代号时标网络计划中无波形线的线路是关键线路E.单代号网络计划中时间间隔均为零的线路是关键线路【答案】BDE【解析】A错误，所谓时距，就是在搭接网络计划中相邻两项工作之间的时间差值，与关键线路没有必然关系C错误;关键工作两端的节点必为关键节点，但两端为关键节点的工作不一定是关键工作。
2022年11月补考监理工程师《目标控制》考试真题及答案解析
1.下列质量数据特征中，用来描述质量数据集中趋势的是（）A.均值B.标准偏差C.极差D.变异系数【答案】A【解析】常用的有描述数据分布集中趋势的算术平均数（又称均值）、中位数和描述数据分布离中趋势的极差、标准偏差、变异系数等。【考察考点】工程质量统计分析2.工程开工前，使用图设计交底会应有（）组织召开A.施工单位B.设计单位C.项目监理机构D.建设单位【答案】D【解析】建设单位应在收到施工图设计文件后3个月内组织并主持召开工程施工图设计交底会。【考察考点】施工准备阶段的质量控制3.采用承压板现场试验确定地基土承载力时，荷载最大加载量不应小于设计要求的（）倍A.1.2B.1.5C.2D.3【答案】C【解析】地基土的承载力试验采用承压板现场试验确定。试验方法按照现行国家标准《建筑地基基础设计规范））GB50007要求进行，要点如下：2）加荷分级不应少于8级。最大加载量不应小于设计要求的2倍。4.工程监理单位对制造周期长的设备制造过程进行质量控制时，通常采用的方式是（）A.驻厂监控B.巡回监控C.定点监控D.旁站监控【答案】B【解析】对某些设备（如制造周期长的设备），可采用巡回监控的方式。【考察考点】设备制造的质量控制方式5.某工程发生工程质量事故，造成6人死亡，8000万元的直接经济损失，该事故属于（）事故A.一般B.较大C.重大D.特别重大【答案】C【解析】重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故，6人死亡属于较大质量事故，8000万直接经济损失属于重大质量事故，就高原则。【考察考点】工程质量事故等级划分6.取土坑或填筑路堤土方工程计量宜采用的方法是（）A.均摊法B.估价法C.断面法D.图纸法【答案】C【解析】断面法主要用于取土坑或填筑路堤土方的计量【考察考点】工程计量的方法7.根据网络计划时间参数计算得到的工期为（）A.要求工期B.计划工期C.合理工期D.计算工期【答案】D【解析】计算工期是根据网络计划时间参数计算而得到的工期。8.在有足够工作面和资源的前提下，施工工期最短的施工组织方式是（）A.依次施工B.搭接施工c平行施工义D.流水施工【答案】C【解析】【考察考点】流水施工方式9.下列流水施工参数中，用来表达流水施工在时间安排上所处状态的参数是（）A.流水步距和流水节拍B.流水段数和流水步距C.流水强度和流水段数D.流水节拍和流水强度【答案】A【解析】时间参数是表达流水施工在时间安排上所处状态的参数，主要包括流水节拍、流水步距和流水施工工期等。【考察考点】流水施工参数10.建设工程组织流水施工时，流水步距的大小取决于相邻两个施工过程在各个施工段上的（）A.流水强度B.技术间歇C.搭接时间D.流水节拍【答案】D【解析】流水步距的大小取决于相邻两个施工过程（或专业工作队）在各个施工段上的流水节拍及流水施工的组织方式。【考察考点】流水施工参数11.编制单位工程施工图预算时，用事先编制好的分项工程的单位估价表来编制的方法是（）A.扩大单价法B.实物量法C.工程量清单单价法D.定额单价法【答案】D【解析】定额单价法（也称为预算单价法、定额计价法）是用事先编制好的分项工程的单位估价表来编制施工图预算的方法。【考察考点】施工图预算的编制方法12.工程监理单位控制工程监察质量最重要的工作是审查（）。A.勘察方案B.勘察合同C.勘察任务书D.勘察成果【答案】D【解析】项目监理机构对勘察成果的审查是勘察阶段质量控制最重要的工作，包括程序性审查和技术性审查。【考察考点】工程勘察成果审查要点13.积极主动的对影响质量的各种因素加以控制，是工程质量控制（）的原则。A.坚持质量第一B.坚持以人为核心C.坚持预防为主D.坚持科学、公平、守法的职业道德规范【答案】C【解析】坚持预防为主的原则：工程质量控制应该是积极主动的，应事先对影响质量的各种因素加以控制，而不能是消极被动的，等出现质量问题再进行处理，以免造成不必要的损失。【考察考点】工程质量控制的原则）14.（）是质量管理体系文件中对具体的作业活动给出的指示性文件。A.质量手册B.程序文件C.作业文件D.质量记录【答案】C【解析】作业文件。程序文件的支持性文件，是对具体的作业活动给出的指示性文件。【考察考点】工程监理单位质量管理体系的建立与实施15.第一个样本随机抽取，然后每隔一定时间抽取一个样本，这种抽样检验方法叫（）。A.简单随机抽样B.系统随机抽样C.分层随机抽样D.多阶段抽样【答案】B【解析】第一个样本随机抽取，然后每隔一定时间或空间抽取一个样本。因此，系统随机抽样又称为机械随机抽样。16.（）是分析某个质量问题（结果）与其产生原因之间关系的有效工具。A.排列图法B.调查表法C.因果分析图法D.控制图法【答案】C【解析】因果分析图法是利用因果分析图来系统整理分析某个质量问题（结果）与其产生原因之间关系的有效工具。【考察考点】工程质量统计分析方法17.由于分组组数不当或者组距确定不当出现的直方图类型是（）。A.折齿型B.孤岛型C.双峰型D.绝壁型【答案】A【解析】折齿型是由于分组组数不当或者组距确定不当出现的直方图。【考察考点】直方图的观察与分析18.根据《建筑施工质量验收统标准》，涉及安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求，应由（）组织专家论证。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】A【解析】涉及安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求应由建设单位组织专家论证。【考察考点】建筑工程施工质量验收基本规定19.工程开工前，施工图纸会审会议应由（）主持召开。A.项目监理机构B.施工单位C.建设单位D.设计单位【答案】C【解析】项目监理机构应于开工前协助建设单位组织设计、施工单位进行图纸会审。【考察考点】项目质量控制系统的建立和实施20.对定额、指标、价格、取费标准等依据，都应根据国家有关部门先行规定执行是审查设计概算的编制依据是（）A.技术性B.时效性C.经济性D.合适性【答案】B【解析】审查设计概算的编制依据：时效性审查。对定额、指标、价格、取费标准等各种依据，都应根据国家有关部门的现行规定执行。【考察考点】设计概算审查的主要内容21.项目资本金的特征有（）A.项目资金是债务性资金B.项目法人承担部分资金的利息C.可以抽回D.可以转让【答案】D【解析】对项目来说，项目资本金是非债务性资金，项目法人不承担这部分资金的任何利息和债务。投资者可按其出资的比例依法享有所有者权益，也可转让其出资，但不得以任何方式抽回。【考察考点】项目资本金制度22.质量管理体系要素管理到位的根本条件和基础是（）A.资源管理B.时间管理C.系统管理D.过程管理【答案】B【解析】质量管理体系要素管理到位的根本条件和基础是时间管理。【考察考点】质量管理体系有效运行要求23.卓越绩效模式管理特征中的首要原则是（）A.系统管理和思考B.以顾客和市场为中心C.强调大质量观D.社会责任【答案】B【解析】以顾客和市场为中心应该作为组织质量管理的首要原则。【考察考点】卓越绩效模式的基本特征24.建设工程各计划期需求量的确定编制方法是（）和性法A.计算法和估算法B.计算法和卡段法C.预算法和计算法D.卡段法和估算法【答案】B【解析】建设工程各计划期需求量的确定，其编制方式有两种：计算法和卡段法。【考察考点】物资需求计划的编制25.监理工程师对工程延误的处理方式是（）A.签发暂停令B.签发监理通知单C.妥善处理工程延误事件D.拒签署付款凭证【答案】D【解析】如果由于承包单位自身的原因造成工期拖延，而承包单位又未按照监理工程师的指令改变延期状态时，通常可以采用下列手段进行处理：1.拒绝签署付款凭证；2.误期损失赔偿；3.取消承包资格。【考察考点】工程延误的处理26.项目监理机构应根据工程特点和施工单位报送的（），将影响工程主体结构安全、完工后无法检测其质量或返工会造成较大损失的部位及其施工过程作为关键部位、关键工序，安排监理人员进行旁站。A.施工方案B.施工组织设计C.专项施工方案D.施工进度计划【答案】B【解析】《建设工程监理规范》5.2.11项目监理机构应根据工程特点和施工单位报送的施工组织设计，确定旁站的关键部位；关键工序，安排监理人员进行旁站，并应及时记录旁站情况。【考察考点】工程质量、造价、进度控制及安全生产管理的监理工作27.无损检测的基本要求中，当钢材标称屈服强度大于690MPa时，应以焊接完成（）后无损检测结果作为验收依据。A.24小时B.36小时C.48小时D.12小时【答案】C【解析】无损检测的基本要求中，当钢材标称屈服强度大于690MPa或供货状态为调质状态时，应以焊接完成48h后无损检测结果作为验收依据。【考察考点】钢结构实体检测28.施工图设计文件审查是设计阶段质量控制的一#个重点，其审核的重点是（）。A.设计深度B.设计概算C.设计要求D.设计内容【答案】D【解析】根据2018年12月修改的《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法）（住房和城乡建设部令第13号），国家实施施工图设计文件（含勘察文件，以下简称施工图）审查制度，是指施工图审查机构（以下简称审查机构）按照有关法律、法规，对施工图涉及公共利益、公众安全和工程、设强制性标准的内容进行的审查。施工图审查应当坚持先勘察、后设计的原则。【考察考点】施工图设计文件审查（P8）29.工程发包时，招标人应当根据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期不得超过定额工期的（）。A.10%B.20%C.30%D.50%【答案】B【解析】招标人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的20%，将其量化。超过者，应在招标文件中明示增加赶工费用。【考察考点】提前竣工（赶工补偿）30.总监理工程师组织专业监理工程师审查施工单位报审的施工方案，重点审查（）A.编制依据B.技术方案C.编制程序D.施工工艺【答案】C【解析】总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报审的施工方案，符合要求后应予以签认。施工方案审查应包括的基本内容：①编审程序应符合相关规定；②工程质量保证措施应符合有关标准。【考察考点】施工方案审查（P112）31.下列情形中，承包人可以索赔费用，但不能索赔利润的是（）A.不利的物质条件B.不可抗力C.发包人要求提前交付材料和设备D.发包人原因造成工期延误【答案】B【解析】一般来说，由于工程范围的变更、文件有缺陷或技术性错误、发包人未能提供现场等引起的索赔，承包人可以列人利润。但对于不可归责于合同当事人的原因产生的损失，如施工过程中遭遇异常恶劣的气候条件，承包人可以索赔费用和工期，但包括利润。【考察考点】索赔费用的计算（P186）32.合同约定承包人以银行保函替代预留质量保证金的，质保金额不得超过工程结算款总额的（）A.3%B.5%C.10%D.20%【答案】A【解析】按照2017年修订的《建设工程质量保证金管理办法》的相关规定，发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。合同约定由承包人以银行保函替预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结真问朋友总额3%【考察考点】工程质量保修管理（P185）33.价值工程中所述的价值是指（）A.交换价值B.使用价值C.经济价值D.比较价值【答案】D【解析】价值工程是以提高产品或作业价值为目的，通过有组织的创造性工作，寻求用最低的寿命周期成本，可靠地实现使用者所需功能的一种管理技术。价值工程中所述的“价值“是指作为某种产品（或作业）所具有的功能与获得该功能的全部费用的比值。它不是对象的使用价值，也不是对象的经济价值手交换价值，而是对象的比较价值，是作为评价物有效程度的一种尺度提出来的。【考察考点】价值工程方法及特点（P101）34.已知建设年产40万吨乙烯装置的投资额为80亿元，现有一年产90万吨乙烯装置，工程条件与上述装置类似，估算该装置的投资额是多少（）生产能力指数n=0.7，F=1.4）A.180B.245C.197.58D.168.92【答案】C【解析】35.建筑工程保修期从（）起计算A.竣工验收合格之日B.完工移交之日C.竣工验收备案之日D.缺陷责任期之日【答案】A【解析】房屋建筑工程保修期从工程竣工验收合格之日起计算。房屋建筑工程在保修期限内出现质量缺陷，建设单位或者房屋建筑所有人应当向施工单位发出保修通知。【考察考点】工程质量保修（P10） 36.监理人应在收到承包人提交的工程量报告后（）天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送给发包人。 A.7 B.14 C.28 D.48 【答案】A 【解析】监理人应在收到承包人提交的工程量报告后天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量 【考察考点】计量程序（P161） 37.某工程施工至9月底统计分析得：已完工资预算投资为3800万元，已完工作实际投资为4200万元；计划工作预算投资为4000万元，该江程此时的进度绩效指数为（） A.0.90 B.0.95 C.1.05 D.1.11 【答案】A 【解析】进度绩效指数CSPI）=已完工作预算投资CBCWP）计划工作预算投资CBCWS）=3800-4000=0.9 【考察考点】投资绩效指数（P210） 38.夜间施工所发生的夜班补助费属于（） A.劳动保护费 B.措施费 C.工资补贴 D.其他项目费 【答案】B 【解析】夜间施工增加费指因夜间施工所发生的夜班补助费、夜间施工降效、夜间施工照明设备摊销及照明用电等费用。而夜间施工增加费属于措施费，故选B【考察考点】按造价形成划分的建筑安装工程费用项目组成（P18） 39.某工程由3个施工过程组成，分为4个施工段进行成倍加快流水施工，其流水节拍为6、2、4，其流水工期为（） A.18天 B.20天 C.21天 D.25天 【答案】A 【解析】采用成倍流水节拍，共计需要3+1+2=6个施工队，故工期为；（6+4-1）×2=18 【考察考点】成倍节拍流水施工（P28） 40.下列属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的是（） A.开挖深度超过18米的人工挖孔桩工程 B.跨度28米的钢结构安装工程 C.重量800KN的大型结构整体顶升 D.搭设高度48米的落地式钢管脚手架工程 【答案】A 【解析】超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围；开挖深度16m及以上的人工挖孔桩工程。 【考察考点】危大工程范围（P149-151） 41.某工程分部分项工程费1500万元，其中：经业主和承包人商定的增加索赔金额300万元，固定权重值0.2，人工费上涨20%，占得比重50%，其他均未发生变化，此处费用调整金额是（） A.96 B120 C.180 D240 【答案】B 【解析】固定比值为0.2，则可调比值为0.8，而人工费占比重的50%，故；300×0.8×50%=120万元C 【考察考点】采用价格指数进行价格调整（Pl67） 42.某施工机械预算价格50万元，折旧年限10年，年平均工作225个台班，残值率3%，机械台班折旧费是多少元？ A.215，56 B.222.22 C.2155.56 D.22.22 【答案】A 【解析】】 （500000-500000×3%）+（225×10）=215.56元/台 【考察考点】施工机具使用费（P20） 43.建筑设计应注重建筑群体空间与自然山水环境的融合与协调、历史文化与传统风貌特色的保护与发展、公共活动与公共空间的塑造，体现的是（） A.场地设计 B.规划控制 C.建筑物设计 D.室内环境 【答案】B 【解析】1）规划控制方面：建筑项目的用地性质、容积率、建筑密度、绿地率、建筑高度及其建筑基地的年径流总量控制率等控制指标，应符合所在地控制性详细规划的有关规定；建筑及其环境设计应满足城乡规划及城市设计对所在区域的目标定位及空间形态、景观风貌、环境品质等控制和引导要求，并应满足城市设计对公共空间、建筑群体、园林景观、市政等环境设施的设计控制要求；建筑设计应注重建筑群体空间与自然山水环境的融合与协调、历史文化与传统风貌特色的保护与发展、公共活动与公共空间的塑造。 【考察考点】设计方案评选内容和方法（P96） 44.财务分析中属于静态指标和盈利指标的是（） A.利息备付率 B.内部收益率 C.净现值 D.投资收益率 【答案】D 【解析】 【考察考点】财务分析的主要指标（P83） 45.项目编码是分部分项工程量清单项目名称的数字标识，在十二位数字中，第五至六位是（）顺序码。 A.专业工程 B.附录分类顺序码 C.分部工程 D.分项工程 【答案】C 【解析】项目编码是分部分项工程量清单项目名称的数字标识。现行计量规范项目编码由十二位数字构成，一至二位为专业工程码，三至四位为附录分类顺序码；五至六位为分部工程顺序码；七、八、九位为分工程项目名称顺序码；十至十二位为清单项目名顺序码。 【考察考点】分部分项工程项目清单（P131） 46.采取措施调整进度计划的前一个步骤是（） A.分析进度偏差产生的原因 B.实际进度数据的加工处理 C.确定后续工作和总工期的限制条件 D定期收集进度资料 【答案】C 【解析】 【考察考点】、进度调整的系统过程（P91） 47.工程项目建设总进度计划是指在（）后编制。 A.可行性研究报告 B.初步设计 C.项目评估 D.项目前期计划 【答案】B 【解析】工程项目建设总进度计划是指初步设计被批准后，在编报工程项目年度计划之前，根据初步设计，对工程项目从开始建设（设计、施工准备）至竣工投产（动用）全过程的统一部署。 【考察考点】建设单位的计划系统（P6） 48.事故发生后，监理机构应及时签发（），要求施工单位对相关程序处理。 A.工作联系单 B.工程暂停令 C.监理通知单 D.监理报告 【答案】B 【解析】】工程质量事故发生后，总监理工程师应签发工程暂停令，要求暂停质量事故部位和与其有关联部位的施工，要求施工单位采取必要的措施，防止事故扩大并保护好现场。同时，要求质量事故发生单位迅速按类别和等级向相应的主管部门上报。 【考察考点】工程质量事故处理程序（P192） 49.从小到大排序正确的是（） A.检验批分项工程-分部工程 B.检验批分部工程分项工程 C.分项工程分部工程检验批 D.分部工程分项工程检验批 【答案】A 【解析】《建筑工程施工质量验收统一标准>GB50300规定，将具备独立施工条件并能形成独立使用功能的工程划分为单位工程，将单位工程中能形成独立使用功能的部分划分为若干子单位工程，对其进行质量验收。同时为了更加科学地评价工程施工质量和有利于对其进行验收，根据工程特点，按结分解原则将单位或子单位工程划分为若干个分工程。每个分部工程划分为若干个子分部工程。每个子分部工程可划分为若干个分项工程。每个分项工程可划分为若干个检验批。检验批是工程 50.编制施工总进度纲要的步骤：1项目编码、2项目结构分析、3系统结构分析，其中正确的是（） A.1-2-3 B.2-1-3 C.3-2-1 D.2-3-1 【答案】D 【解析】 建设项目总进度目标论证的工作步骤如下： （1）调查研究和收集资料； （2）项目结构分析； （3）进度计划系统的结构分析； （5）编制各层进度计划； （6）协调各层进度计划的关系，编制总进度计划； （7）若所编制的总进度计划不符合项目的进度目 51.下列情况属于异常现象的是（） A.出现连续7点在中心线一侧 B.出现连续6点在中心线两侧 C.出现连续5点在中心线两侧 D.连续11点中有6点在同一侧 【答案】A 【解析】异常现象是指质量点排列出现了“链””多次同侧”“趋势或倾向”周期性变动，“接近控制界限”等情况。1）链。是指质量点连续出现在中心线一侧的现象。出现五点链，应注意生产过程发展状况。出现六点链，应开始调查原因。出现七点链，应判定工序异常，需采取处理措施， 【考察考点】控制图法（P77） 52.未经（）签字不得拨付工程款、不得竣工验收点。 A.总监代表 B.总监理工程师 C.建设单位项目负责人 D.专业监理工程师 【答案】B 【解析】应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行 下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。 【考察考点】工程监理单位的质量责任和义务（P14） 53.总时差是指不影响（）前提下，可以利用的机动时间。 A累后工作的最早完成间 B.紧后工作的最早开始时间 C.紧后工作的最迟开始时间 D.后续工作的最早完成时间 【答案】C 【解析】工作的最迟开始时间是指在不影响整个任务按期完成的前提下，本工作必须开始的最迟时刻。 【考察考点】工作的六个时间参数（P45） 54.下列措施中属于项目监理机构在施工阶段投资控制的组织措施的是（） A.编制工作流程图 B.编制资金使用计划 C.严格控制设计变更 D.参与处理索赔事宜 【答案】A 【解析】【（一）组织措施（1）在项目监理机构中落实从投资控制角度进行施工跟踪的人员、任务分工和职能分工。（2）编制本阶段投资控制工作计划和详细的工作流程图。 【考察考点】投资控制的措施（P6） 多选题 55.下列方法中，可用来编制设备安装工程概算的万法有（） A.估算指标法 B.概算指标法 C.扩大单价法 D.预算单价法 E.百分比分析法 【答案】B，C，D 【解析】设备安装工程概算编制的基本方法有：（1）预算单价法；（2）扩大单价法；（3）概算指标法。【考察考点】设计概算编制办法 56.下列类型项目应该进行经济费用效益分析的是（） A.具有垄断特征的项目 B.产品具有公共产品的特征 C.外部效果显著的项目 D.资源开发项目 E.房地产项目 【答案】A.B，C，D 【解析】下列类型项目应进行经济费用效益分析：①具有垄断特征的项目；②产出具有公共产品特征的项目；③外部效果显著的项目；④资源开发项目；⑤涉及国家经济安全的项目@受过度行政干预的项目。 【考察考点】项目经济分析 57.既有法人内部资金来源的有（） A.增资扩股 B.国家预算内投资 C未来生产经营中获得的可用于项目的资金 D.企业资产变现 E企业产权转让 【答案】C，D，E 【解析】既有法人内部资金来源包括：1）企业的现金；2）未来生产经营中获得的可用于项目的资金；3）企业资产变现。4）企业产权转让 【考察考点】项目资本金筹措渠道与方式 58.《卓越绩效评价准则》与ISO9000的相同点有（）。 A.基本原理相同 B.基本理念相同 C.使用方法相同 D.评价方式相同 E.目标相同 【答案】A.B，C 【解析】1.基本原理和原则相同，2.基本理念和思维方式相同，3.使用方法（工具）相同 【考察考点】《卓越绩效评价准则》与ISO 9000的比较（P58） 59.监理工程师控制物质供应进度，协助业主进行物质供应的决策的有（） A.根据设计图纸和进度计划确定物质供应要求 B.提出物资供应分包方式 C.提出物资供应分包合同清单 D.组织编制物资供应招标文件 E.审核物资供应计划 【答案】A.B，C 【解析】1.协助业主进行物资供应的决策；（1）根据设计图纸和进度计划确定物资供应要求；（2）提出物资供应分包方式及分包合同清单，并获得业主认可；（3）与业主协商提出对物资供应单位的要求以及在财务方f应负的责任。 【考察考点】监理工程师控制物资供应进度的工作内容（P144） 60.多级网络计划系统的编制原则和方法是（） A.整体优化原则 B.统一编制原则 C.连续均衡原则 D.简明适用原则 E.分级编制原则 【答案】A，C.D 【解析】根据多级网络计划系统的特点，编制时应遵循以下原则： （1）整体优化原则。（2）连续均衡原则。（3）简明适用原则。 【考察考点】多级网络计划系统的编制原则和方法（P86） 61.监理单位对分包单位资格审核包括（） A.施工单位对分包单位的管理制度 B.安全生产许可文件 C.类似工程业绩 D.特种作业人员资格 E.总承包单位与分包单位签订的合同 【答案】B.CD 【解析】分包单位资格审核应包括的基本内容：①营业执照、企业资质证书；②安全生产许可文件；③类似工程业绩；④专职管理人员和特种作业人员的资格。 【考察考点】现场施工准备的质量控制（Pl13） 62.与监理服务“产品”有关的质量记录有（）。 A.管理评审记录 B.文件控制记录1 C.不合格品处理记录 D.纠正预防措施记录 E.监理旁站记录 【答案】C.D，E 【解析】监理单位在编写程序文件的过程中，应同时编制质量管理体系贯彻实施所需的各种质量记录表格。包括：一类是与质量管理体系有关的记录，如合同评审记录、内部审核记录、管理评审记录、培训记录、文件控制记录等；另一类是与监理服务产品“有关的质量记录，如监理旁站记录、材料设验收记录、纠正预防措施记录、不合格品处理记录等。 【考察考点】.质量管理体系总体设计（P32） 63.监理单位组织编制质量控制管理体系文件时应遵循以下原则： A.符合性 B.确定性 C.相容性 D.可操作性 E.独立性 【答案】A.B，C，D 【解析】监理单位组织编制质量管理体系文件时应遵循以下原则： 符合性，确定性，相容性，可操作性，系统性 【考察考点】质量管理体系文件的编制原则（P30） 64.观感质量验收质量评价结果（） A.合格 B.不合格 C.好 D.一般 E.差 【答案】C.D，E 【解析】观感质量验收，这类检查往往难以定量，只能以观察、触摸或简单量测的方式进行观感质量验收，并结合验收人的主观判断，检查结果并不给出合格”或“不合格”的结论，而是由各方协商确定，综合给出好”一般”“差的质量评价结果。 【考察考点】分部工程质量验收（P169） 65.工期固定、资源均衡的优化方法很多种，例如：（） A.方差最小值法 B.标准差最小值法 C.极差值最小值法 D.削高峰法 E.变异系数最小值法 【答案】A，C，D 【解析】“工期固定，资源均衡”的优化方法有多种，如方差值最小法、极差值最小法、削高峰法等，ACD正确。 【考察考点】网络计划的优化P77 66.混凝土结构实体检测的方法（）。 A.回弹法 B.超声回弹综合法 C.钻芯法 D.后装拔出法 E超声波对测法 【答案】A.B，CD 【解析】：结构或构件混凝土抗压强度的检测，可采用回弹法、超声回弹综合法、钻芯法或后装拔出法等方法。 【考察考点】：混凝土结构实体检测P88 67.下列因素中属于系统性原因的有（）。 A.温度的微笑变化 B.工人未遵守操作规程 C.机械设备发生故障 D.机械设备过度磨损 E.原材料质量规格有显著差异 【答案】B，C，D，E 【解析】当影响质量的人、机、料、法、环等因素发生了较大变化，如工人未遵守操作规程、机械设备发生故障或过度磨损、原材料质量规格有显著差异等情况发生时，没有及时排除，生产过程则不正常，产品质量数据就会离散过大或与质量标准有较大离，表现为异常波动，次品、废品产生。这就产生质量问题的系统性原因或异常原因。 【考察考点】工程质量统计分析P58-59 68.下列投资偏差原因中，属于施工原因的是（）。 A.材料代用 B.物价上涨 C超进度口文 D.工期拖延 E.组织不落实 【答案】A.B.C，D 【解析】 【考察考点】偏差原因分析（P214） 69.下列费用中与项目建设有关的其他费用包括（） A油设中的健服费 B.联合试运转费 C.生产准备费 D.可行性研究费 E.市政公用设施费 【答案】A.D，E 【解析】：第一类是建设用地费，包括土地征用及迁移补偿费和土地使用权出让金；第二类是与项目建设有关的费用，包括建设单位管理费、勘察设计费、研究试验费、建设工程监理费等；第三类是与未来企业’ 产经营有关的费用，包括联合试运转费、生产备费、办公和生活家具购置费等。 【考察考点】与项目建设有关的其他费用（P32-34） 70.可以按照承包人提供的凭据进行计量支付的有（）公品工和验低险费 A.建筑工程险保险费 B.履约保证金 C.保养测量设备 D.保养气象记录设备 E.第三方责任保险费 【答案】A.B，E 【解析】所谓凭据法，就是按照承包人提供的凭据进行计量支付。如建筑工程险保险费、第三方责任险保险费、履约保证金等项目，一般按凭据法进行计量 【考察考点】工程计量的方法（P161） 71.检验批质量验收合格应符合下列规定（）。 A.主控项目的质量经抽样检验均验收合格 B.一般项目的质量经抽样检验合格 C.具有完整的施工操作依据 D.具有完整的质量验收记录 E.观感质量符合要求 【答案】A，B，C，D 【解析】 检验批质量验收合格应符合下列规定： （1）主控项目的质量经抽样检验均应合格。 （2）一般项目的质量经抽样检验合格。当采用计数抽样时，合格点率应符合有关专业验收规范的规定，且不得存在严重缺陷。对于计数抽样的一项目，正常检验-一次、二次抽样可分别按表6-表6-7判定。 （3）具有完整的施工操作依据、质量验收记录。【考察考点】检验批质量验收合格规定P162 72.工程质量控制主体中，属于监控主体的有（） A.建设单位 B.工程质量监督机构 C.监理单位 D.设计单位 E.施工单位 【答案】A.B.C 【解析】 A正确。建设单位属于监控主体，工程质量控制按工程质量形成过程进行，建设单位的质量控制包括建设全过程各阶段。 B正确。政府的工程质量控制。政府属于监控主体，它主要是以法律法规为依据，通过抓工程报建、施工图设计文件审查、施工许可、材料和设备准用、工程质量监督、工程竣工验收备案等主要环节实施监控。 C正确。工程监理单位属于监控主体，主要是受建设单位的委托，根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，制定和实施相应的监理措施，采用旁站、巡视、平行检验和检查验收等方式，代表建设单位在施工阶段对工程质量进行监督和控制，以满足建设单位对工程质量的要求。 【考察考点】工程质量控制的监控主体P4 73.非节奏流水施工的特点（） A.各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等 B.专业工作队数大于施工过程数 C各专业工作队能够在施工段上连续作业 D.施工段之间可能有空闲时间 E.相邻施工过程的流水步距相等 【答案】A，CD 【解析】非节奏流水施工具有以下特点： （1）各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等； （2）相邻施工过程的流水步距不尽相等； （3）专业工作队数等于施工过程数； （4）各专业工作队能够在施工段上连续作业，但的施工段之间可能有空闲时间。 【考察考点】：非节奏流水施工的特点（P31） 74.下列属于不可竞争费的是0 A.规费 B.税金 C.安全文明施工费 D.措施费 E.企业管理费 【答案】A.B.C 【解析】建设单位和施工企业均应按照省、自治区、直辖市或行业建设主管部门发布的标准计算规费和税金，不得作为竞争性费用。措施项目中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不作为竞争性费用。 【考察考点】投标报价的审核内容（P142） 75.相比横道图，网络计划图的优点（） A.可以反映工程的开始时间和完成时间 B.可以反映各项工作之间的逻辑关系 C.可以找出关键线路和关键工作 D.可以明确各项工程的机动时间 E.可以反映费用和工期的关系 【答案】B.C，D 【解析】与横道计划相比，网络计划具有以下主要特点：1）能明确反映各施工过程之间的逻辑关系2）（2）通过网络计划时间参数的计算，可以找出关键线路和关键工作3）通过网络计划时间参数的计算，可以明确各项工作的机动时间4）网络计划可以利用申计算机进行计算、优化和调整 【考察考点】：网络计划的特点（P15）
2022年监理工程师《目标控制（交通专业）》科目考试真题及答案解析
1()是指使用一组实践方法、技术和工具来策划、控制和改进过程的效果、效率和适应性，包括过程策划、过程实施、过程监测(检查) 和过程改进(处置)四个部分。 A.过程管理 B.系统管理 C.项目管理 D.监督管理 【答案】A 【解析】控制和改进过程的效果、效率和适应性，包括过程策划(P)、过程实施(D)、过程监测(检查)(C)和过程改进(处置)(A)四个部分， 即PDCA循环四阶段。 参见教材P3. 2.监理工程师应对施工单位的工艺试验进行全过程的()，并应做出详细记录。 A.巡视 B.旁站 C.抽检 D.平行试验 【答案】B 【解析】本题考查的是工程质量的试验检测万法。监理工程师应对施工单位的工艺试验进行全过程的旁站监理，并应做出详细记录。参见教材P55. 3.下列关于修约的说法，错误的是()。 A.拟舍去的数字中，其最左面的第一位数字小于5时，则舍去 B.拟舍去的数字中，其最左面的第一位数字大于5时，则进1 C.拟舍去的数字中，其最左面的第一位数字等于5，后面的数字为0时，则进1 D.实行数据修约时，应在确定修约位数后一次完成 【答案】C 【解析】选项C，拟舍去的数字中，其最左面的第一位数字等于5，而后面无数字或全部为0时，所保留的数字末位数为奇数(1.3、5、7、9) 则进1，如为偶数(0、2、4、6、8)则舍去。参见教材P31~32。 4.施工安全风险评估中，程管理经验。评估工作负责人应当具有()年以上的工程管理经验 A.2 B.3 C.4 D.5 【答案】D 【解析】本题考查的是施工安全风险评估。评估工作负责人应当具有5年以上的工程管理经验，并有参与类似工程施工的经历。参见教材P368。 5.公路水运工程淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料目录中，限制使用的工艺有()。 A.卷扬机钢筋调值工艺 B.空心板、箱型梁气囊内模工艺 C.人工挖孔桩手摇井架出渣工艺 D.基坑人工挖孔工艺 【答案】D 【解析】本题考查的是安全监理相关的法律法规和方针政策。ABC选项为禁止使用。参见教材P316。 6.交通工程项目建设程序，说法正确的是()。 A.政府投资交通建设项目和企业投资交通建设项目实行审批制 B.政府投资交通建设项目和企业投资交通建设项目实行核准制 C.政府投资交通建设项目实行审批制，企业投资交通建设项目实行核准制 D.政府投资交通建设项目实行核准制，企业投资交通建设项目实行备案制 【答案】C 【解析】本题考查的是工程项目的建设程序。政府投资交通建设项目实行审批制， 企业投资交通建设项目实行核准制。参见教材P5. 7.()在于将质量的目标值，通过生产要素的投入、作业技术活动和产出过程转化为质量的实际值。 A.计划 B.实施 C.检查 D.处理 【答案】 B 【解析】本题考查的是全面质量管理。实施职能在于将质量的目标值，通过生产要素的投入、作业技术活动和产出过程转化为质量的实际值。参见教材P19. 8.关于勘察、设计单位的质量责任和义务的内容，说法错误的是()。 A.勘察、设计单位在其资质等级许可的范围内承揽工程，并不得转包或者违法分包所承揽的工程 B.设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计 C.勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责 D.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程最长使用年限 【答案】D 【解析】 本题考查的是工程质量责任体系和参建方质量责任及义务。 选项D，设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限。参见教材P25。 9.直接经济损失为7500万元的特大桥主体结构垮塌，属于()质量事故。 A.特别重大 B.重大 C.较大 D.一般 【答案】 【解析】本题考查的是工程质量缺陷、质量事故等级划分及处理。 重大事故指造成直接经济损失5000万元以上1亿完以下，或者特大桥主体结构垮塌、特长隧道结构坍塌，或者大型水运工程主体结构垮塌、报废的事故。参见教材P28。 10.钢筋接头的弯曲试验，对接头的每一验收批必须在工程结构中随机截取()个接头试件做抗拉强度试验。 A.2 B.3 C.4 D.5 【答案】 B 【解析】本题考查的是工程质量的试验检测万法。对接头的每一验收批，必须在工程结构中随机截取3个接头试件做抗拉强度试验，按设计要求的接头等级进行评定。参见教材P61.