标准下载库 - 目标控制
type: channel
link: https://www.bzxzku.com/index.php/tag/%25E7%259B%25AE%25E6%25A0%2587%25E6%258E%25A7%25E5%2588%25B6/
items: 2023年监理工程师《目标控制（土建专业）》考试真题及答案解析
items: 2022年11月补考监理工程师《目标控制》考试真题及答案解析
items: 2022年监理工程师《目标控制（交通专业）》科目考试真题及答案解析

2023年监理工程师《目标控制（土建专业）》考试真题及答案解析
type: item
date: 2023-05-15T09:56:58+08:00
description: 1工程建设与使用中，保证人身和环境免受危害，是建设工程质量特性中的()。A.适用性B.耐久性C.安全性D.可靠性【答案】C【解析】安全性，是指工程建成后在使用过程中保证结构安全、保证人身和环境免受危害的程度。【考点】质量P12.工程建设与使用中，保证人身和环境免受危害，是建设工程质量特性中的()要求。A.适用性B.耐久性C.安全性D.可靠性【答案】C【解析】安全性，是指工程建成后在使用过程中保证结构安全、保证人身和环境免受危害的程度。建设工程产品的结构安全度、抗震、耐火及防火能力，人民防空的抗辐射、抗核污染、抗冲击波等能力是否能达到特定的要求，都是安全性的重要标志。【考点】建设工程质量特性(p1)3.加强过程和中间产品的质量检查与控制，体现了质量管理中的()原则。A.持续改进B.预防为主C.以人为核心D.以合同为依据【答案】B【解析】坚持预防为主的原则：要重点做好质量的事前控制和事中控制，以预防为主，加强过程和中间产品的质量检查和控制。【考点】质量P54.施工单位向建设单位提交工程竣工验收报告时，应向建设单位出具的文件是()。A.质量保修书B.工程质量评估报告C.工程竣工图D.工程竣工结算文件【答案】A【解析】建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。【考点】质量P105·关于建设单位行为的说法，正确的是()。A.将单位工程分解成若干标段，平行发包给不同施工单位B.向施工单位支付相应费用后可任意压縮工期C.将施工合同范围内的工程另行发包给承诺工期短的施工单位D.对于涉及建筑主体结构变动的装修工程，要求设计方案完成前不得施工【答案】D【解析】A肢解发包，C非法转包;建设单位不得将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位：不得将施工合同范围内 的单位工程或分部分项程又行发包;不得违反合同约定，通过各种形式要求承包单位 选择指定的分包单位。B任意压缩工期，建设 程发包时，不得迫使承包方以低 成本的价格竟标，不得任意压缩合理工期.【考点】建设单位的质量责任和义务(P11)6.关于全数检测和抽样检测的说法，正确的是()A.只有全数检验在时间上不允许时，才采用抽样检验B.只有全数检验在经济上不允许时，才采用抽样检验C.能够进行全数检验的，就不要采用抽样检验D.破坏性检验，不能采用全数检验【答案】D【解析】虽然只有采用全数检验，才有可能得到 100%的合格品，但由于下列原因，还必须采用抽样检验：(1)破坏性检验，不能采取全数检验方式。【考点】抽样检验及检验批(P59)7.某工程质量检查项目及其不合格点数统计如下表，根据排列图法，影响该工程质量的主要因素有()个。A.1B.2C.3D.4【答案】B【解析】如下图表格，累计频率在0-80%的区间内，有两个项目，故主要因素为2，选B。8.采用直方图法分析工程质量状况时，将两种不同工艺方法产生的数据混在一起，可能绘制出()直方图。A.孤岛型B.双峰型C.折齿型D.绝壁型【答案】B【解析】双峰型，是由于用两种不同方法或两台设备或两组工人进行生产，然后把两方面数据混在一起整理产生的。【考点】工程质量统计分析方法 质量P73【专业科目】：目标控制(土木建筑)9.某工序质量控制图中，质量点全部落在控制界限内，但出现()时，应判定为工序质量异常。A.四点链B.五点链C.六点链D.七点链【答案】D【解析】链。是指质量点连续出现在中心线一侧的现象。出现五点链，应注意生产过程发展状况。出现六点链，应开始调查原因。出现七点链，应判定工序异常需采取处理措施。【考点】工程质量统计分析方法质量P7710.砌体结构实体检测中，属于砌体结构强度检测的内容是()。A.混凝土构造柱强度检测B.砌筑砂浆强度检测C.楼板混凝土强度检测D.预制构件承载力试验【答案】B【解析】砌体结构的强度检测可分为砌筑块材强度、砌筑砂浆强度、砌体强度等项目，各项目的检测方法操作应遵守相关检测技术标准。11.施工组织设计由施工单位项目部组织编制完成后，由()审核并加盖单位公章后报项目监理机构审查。A.项目监理B.项目部技术负责人C.施工单位技术负责人D.施工单位法定代表人【答案】C【解析】施工单位编制的施工组织设计经施工单位技术负责人审核签认后，与施工组织设计报审表一并报送项目监理机构。【考点】施工组织设计的审查(质量P110)12.ISO质量管理体系中，过程方法管理原则的基本内容是()。A.应用PDCA循环B.组织全员参与C.坚持持续改进D.注重关系管理【答案】A【解析】过程方法的基本内容包括：(1)应用PDCA 循环;(2)过程策划;(3)明确管理的职责和权限;(4)配备过程所需资源;(5)重点管理能改进组织关键活动的各种因素。(6)评估过程风险以及对顾者其他相关方可能产生的影响和后…

2022年11月补考监理工程师《目标控制》考试真题及答案解析
type: item
date: 2022-11-28T10:05:42+08:00
description: 1.下列质量数据特征中，用来描述质量数据集中趋势的是（）A.均值B.标准偏差C.极差D.变异系数【答案】A【解析】常用的有描述数据分布集中趋势的算术平均数（又称均值）、中位数和描述数据分布离中趋势的极差、标准偏差、变异系数等。【考察考点】工程质量统计分析2.工程开工前，使用图设计交底会应有（）组织召开A.施工单位B.设计单位C.项目监理机构D.建设单位【答案】D【解析】建设单位应在收到施工图设计文件后3个月内组织并主持召开工程施工图设计交底会。【考察考点】施工准备阶段的质量控制3.采用承压板现场试验确定地基土承载力时，荷载最大加载量不应小于设计要求的（）倍A.1.2B.1.5C.2D.3【答案】C【解析】地基土的承载力试验采用承压板现场试验确定。试验方法按照现行国家标准《建筑地基基础设计规范））GB50007要求进行，要点如下：2）加荷分级不应少于8级。最大加载量不应小于设计要求的2倍。4.工程监理单位对制造周期长的设备制造过程进行质量控制时，通常采用的方式是（）A.驻厂监控B.巡回监控C.定点监控D.旁站监控【答案】B【解析】对某些设备（如制造周期长的设备），可采用巡回监控的方式。【考察考点】设备制造的质量控制方式5.某工程发生工程质量事故，造成6人死亡，8000万元的直接经济损失，该事故属于（）事故A.一般B.较大C.重大D.特别重大【答案】C【解析】重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故，6人死亡属于较大质量事故，8000万直接经济损失属于重大质量事故，就高原则。【考察考点】工程质量事故等级划分6.取土坑或填筑路堤土方工程计量宜采用的方法是（）A.均摊法B.估价法C.断面法D.图纸法【答案】C【解析】断面法主要用于取土坑或填筑路堤土方的计量【考察考点】工程计量的方法7.根据网络计划时间参数计算得到的工期为（）A.要求工期B.计划工期C.合理工期D.计算工期【答案】D【解析】计算工期是根据网络计划时间参数计算而得到的工期。8.在有足够工作面和资源的前提下，施工工期最短的施工组织方式是（）A.依次施工B.搭接施工c平行施工义D.流水施工【答案】C【解析】【考察考点】流水施工方式9.下列流水施工参数中，用来表达流水施工在时间安排上所处状态的参数是（）A.流水步距和流水节拍B.流水段数和流水步距C.流水强度和流水段数D.流水节拍和流水强度【答案】A【解析】时间参数是表达流水施工在时间安排上所处状态的参数，主要包括流水节拍、流水步距和流水施工工期等。【考察考点】流水施工参数10.建设工程组织流水施工时，流水步距的大小取决于相邻两个施工过程在各个施工段上的（）A.流水强度B.技术间歇C.搭接时间D.流水节拍【答案】D【解析】流水步距的大小取决于相邻两个施工过程（或专业工作队）在各个施工段上的流水节拍及流水施工的组织方式。【考察考点】流水施工参数11.编制单位工程施工图预算时，用事先编制好的分项工程的单位估价表来编制的方法是（）A.扩大单价法B.实物量法C.工程量清单单价法D.定额单价法【答案】D【解析】定额单价法（也称为预算单价法、定额计价法）是用事先编制好的分项工程的单位估价表来编制施工图预算的方法。【考察考点】施工图预算的编制方法12.工程监理单位控制工程监察质量最重要的工作是审查（）。A.勘察方案B.勘察合同C.勘察任务书D.勘察成果【答案】D【解析】项目监理机构对勘察成果的审查是勘察阶段质量控制最重要的工作，包括程序性审查和技术性审查。【考察考点】工程勘察成果审查要点13.积极主动的对影响质量的各种因素加以控制，是工程质量控制（）的原则。A.坚持质量第一B.坚持以人为核心C.坚持预防为主D.坚持科学、公平、守法的职业道德规范【答案】C【解析】坚持预防为主的原则：工程质量控制应该是积极主动的，应事先对影响质量的各种因素加以控制，而不能是消极被动的，等出现质量问题再进行处理，以免造成不必要的损失。【考察考点】工程质量控制的原则）14.（）是质量管理体系文件中对具体的作业活动给出的指示性文件。A.质量手册B.程序文件C.作业文件D.质量记录【答案】C【解析】作业文件。程序文件的支持性文件，是对具体的作业活动给出的指示性文件。【考察考点】工程监理单位质量管理体系的建立与实施15.第一个样本随机抽取，然后每隔一定时间抽取一个样本，这种抽样检验方法叫（）。A.简单随机抽样B.系统随机抽样C.分层随机抽样D.多阶段抽样【答案】B【解析】第一个样本随机抽取，然后每隔一定时间或空间抽取一个样本。因此，系统随机抽样又称为机械随机抽样。16.（）是分析某个质量问题（结果）与其产生原因之间关系的有效工具。A.排列图法B.调查表法C.因果分析图法D.控制图法【答案】…

2022年监理工程师《目标控制（交通专业）》科目考试真题及答案解析
type: item
date: 2022-11-15T09:23:26+08:00
description: 1()是指使用一组实践方法、技术和工具来策划、控制和改进过程的效果、效率和适应性，包括过程策划、过程实施、过程监测(检查) 和过程改进(处置)四个部分。 A.过程管理 B.系统管理 C.项目管理 D.监督管理 【答案】A 【解析】控制和改进过程的效果、效率和适应性，包括过程策划(P)、过程实施(D)、过程监测(检查)(C)和过程改进(处置)(A)四个部分， 即PDCA循环四阶段。 参见教材P3. 2.监理工程师应对施工单位的工艺试验进行全过程的()，并应做出详细记录。 A.巡视 B.旁站 C.抽检 D.平行试验 【答案】B 【解析】本题考查的是工程质量的试验检测万法。监理工程师应对施工单位的工艺试验进行全过程的旁站监理，并应做出详细记录。参见教材P55. 3.下列关于修约的说法，错误的是()。 A.拟舍去的数字中，其最左面的第一位数字小于5时，则舍去 B.拟舍去的数字中，其最左面的第一位数字大于5时，则进1 C.拟舍去的数字中，其最左面的第一位数字等于5，后面的数字为0时，则进1 D.实行数据修约时，应在确定修约位数后一次完成 【答案】C 【解析】选项C，拟舍去的数字中，其最左面的第一位数字等于5，而后面无数字或全部为0时，所保留的数字末位数为奇数(1.3、5、7、9) 则进1，如为偶数(0、2、4、6、8)则舍去。参见教材P31~32。 4.施工安全风险评估中，程管理经验。评估工作负责人应当具有()年以上的工程管理经验 A.2 B.3 C.4 D.5 【答案】D 【解析】本题考查的是施工安全风险评估。评估工作负责人应当具有5年以上的工程管理经验，并有参与类似工程施工的经历。参见教材P368。 5.公路水运工程淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料目录中，限制使用的工艺有()。 A.卷扬机钢筋调值工艺 B.空心板、箱型梁气囊内模工艺 C.人工挖孔桩手摇井架出渣工艺 D.基坑人工挖孔工艺 【答案】D 【解析】本题考查的是安全监理相关的法律法规和方针政策。ABC选项为禁止使用。参见教材P316。 6.交通工程项目建设程序，说法正确的是()。 A.政府投资交通建设项目和企业投资交通建设项目实行审批制 B.政府投资交通建设项目和企业投资交通建设项目实行核准制 C.政府投资交通建设项目实行审批制，企业投资交通建设项目实行核准制 D.政府投资交通建设项目实行核准制，企业投资交通建设项目实行备案制 【答案】C 【解析】本题考查的是工程项目的建设程序。政府投资交通建设项目实行审批制， 企业投资交通建设项目实行核准制。参见教材P5. 7.()在于将质量的目标值，通过生产要素的投入、作业技术活动和产出过程转化为质量的实际值。 A.计划 B.实施 C.检查 D.处理 【答案】 B 【解析】本题考查的是全面质量管理。实施职能在于将质量的目标值，通过生产要素的投入、作业技术活动和产出过程转化为质量的实际值。参见教材P19. 8.关于勘察、设计单位的质量责任和义务的内容，说法错误的是()。 A.勘察、设计单位在其资质等级许可的范围内承揽工程，并不得转包或者违法分包所承揽的工程 B.设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计 C.勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责 D.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程最长使用年限 【答案】D 【解析】 本题考查的是工程质量责任体系和参建方质量责任及义务。 选项D，设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限。参见教材P25。 9.直接经济损失为7500万元的特大桥主体结构垮塌，属于()质量事故。 A.特别重大 B.重大 C.较大 D.一般 【答案】 【解析】本题考查的是工程质量缺陷、质量事故等级划分及处理。 重大事故指造成直接经济损失5000万元以上1亿完以下，或者特大桥主体结构垮塌、特长隧道结构坍塌，或者大型水运工程主体结构垮塌、报废的事故。参见教材P28。 10.钢筋接头的弯曲试验，对接头的每一验收批必须在工程结构中随机截取()个接头试件做抗拉强度试验。 A.2 B.3 C.4 D.5 【答案】 B 【解析】本题考查的是工程质量的试验检测万法。对接头的每一验收批，必须在工程结构中随机截取3个接头试件做抗拉强度试验，按设计要求的接头等级进行评定。参见教材P61.