2023年一级造价工程师《工程计价》真题及答案解析
一、单选题1.某建筑工程项目建设投资为 12000 万元，工程建设其他费为 2000 万元，预备费为 500 万元建设期利息为 900 万元，流动资金为 300 万元。该项目的固定资产投资额为( )万元。A.12900B.13400C.15400D.15700【答案】A【解析】本题考查的是我国建设项目总投资及工程造价的构成。12000+900=12900 万元。参见教材 P2。2.根据国际建设项目计量标准(CMS)，下列费用中，应计入项目相关建设成本的是( )。A.场外设施费B.附属工程费C.拆除和场地平整费D.场地购置费【答案】A【解析】本题考查的是国外建设项目总投资构成。项目相关建设成本包括场外设施费用、工器具及生产家具购置费、与项目建设有关的咨询费和监理费以及风险准备金，不包括场地购置费和业主为实现项目发生的其他费用。参见教材 P3。3.某项目采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料、加工费等费用为30万元，外购配套件费为8万元，利润率为7%，增值税率为13%。不计其他费用，则用成本计算估价法计算的该台设备原价为( )万元。A.44.27B.44.91C.45.31D.45.95【答案】C【解析】本题考查的是设备购置费的构成和计算。利润=30×7%=2.1 万元，增值税=(30+8+2.1)×13%=5.213 万元，设备原价=30+8+2.1+5.213=45.313 万元。参见教材 P5。4.下列费用中，应计入进口设备运杂费的是( )。A.国际运费B.国际运输保险费C.外贸手续费D.采购及保管费【答案】D【解析】本题考查的是设备购置费的构成和计算。 设备运杂费是指国内采购设备自来源地、国外采购设备自到岸港运至工地仓库或指定堆放地点发生的采购、运输、运 输保险 、保管、装卸等费用。通常由下列各项构成：(1)运费和装卸费。国产设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库(或施工组织设计指定:的需要安装设备的谁故地点止所发生的运费输装卸费;进口设备由我国到岸港口或边境车站起至工地仓库(或施工组织设计指定的需安装设备的堆放地点)止所发生的运费和装卸费。 (2)包装费。在设备原价中没有包含的，为运输而进行的包装支出的各种费用。(3)设备供销部门的手续费。按有关部门规定的统一费率计等。(4)采购与仓库保管费。指采购、验收、保管和收发设备所产生的各费用，包括设备采购人员、保管人员和管理人员的工资、工资附加费、办公费、差旅交通费，设备供应部门办公和仓库所占固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保护费、检验试验这些费用可按主管部门规的采购与保管费费率计算。参见教材 P8。5.关于一般计税方法和简易计税方法的选择，下列说法正确的是( )。A.允许采用简易计税方法时，选择何种方法主要取决于可抵扣的进项税额B.计税方法一经选择，48个月内不得变更C.同一时期承包人的不同项目只能选择相同的计税方法D.不允许发包人在招标合同条款中要求选择特定的计税方法【答案】A【解析】本题考查的是建筑业的増值税税务筹划。选项 B 错误，根据有关规定，计税方法的选择权归属于纳税人，具体到建筑行业，计税方法的选择权应归属于承包人，除规定只能使用简易计税方法的情况外，满足上述简易计税适用范围的四种情况时，承包人可以选择采用一般计税方法或简易计税方法，但一经选择，36个月内不得变更。选项 C 错误，一般纳税人可就不同应税行为选择不同的计税方法，有可能出现一般计税方法和简易计税方法同时存在的情形，所以36 个月内不得变更主要是针对单个项目而言的，而不是说一般纳税人选择了简易计税方法以后，全部建筑项目均要适用简易计税。选项 D 错误，，发包人虽然在法理上并不具备税方法的选择权，但其可以在建设项目招投标问朋程中通过事先拟定的合同条款要求选择特定的计税方法，在这种情况下，发包人事实上享有了增值税计税方法的选择权。参见教材 P15。6.关于措施项目工程量的计算单位，下列说法正确的是( )。A.脚手架费按建筑面积或垂直投影面积以“㎡”为单位计算B.超高施工增加费按建筑物超高高度以“m”为单位计算C.垂直运输费按运输距离以"m"为单位计算D.降水费用按降水深度以"m"为单位计算【答案】A【解析】本题考查的是按造价形成划分建筑安装工程费用项目构成和计算。选项 B 错误，超高施工增加费按建筑物超高部分建筑面积以“㎡”为单位计算。选项 C 错误，垂直运输费可根据不同情况用两种方法进行计算：按照建筑面积以 “㎡”为单位计算;按照施工工期日历天数以“天”为单位计算。选项 D 错误，施工排水、降水费分两个不同的独立部分计算：成井费用通常按照设计图示尺寸以钻孔深度以“m”计算;排水、降水费用通常照排、降水日历天数以“昼夜”计算。参见教材 P20～21。7.下列国外建筑安装工程费的构成项目中，应计入管理费的是( )。A.现场保卫设施费B.现场试验费C.工人现场福利费D.保函手续费【答案】D【解析】本题考查的是国外建筑安装工程费的构成。管理费包括工程现场管理费(占整个管理费的20%～30%)和公司管理费(占整个管理费的 70%~80%)。管理费除了包括与我国施工管理费构成相似的管理人员工资、管理人员辅助工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、生活设施使用费、工具用具使用费、劳动保护费、检验试验费以外，还含有业务经费。业务经费包括：(1)广告宣传费。(2)交际费，如日常接待饮料、宴请及礼品费等。(3)业务资料费，如购买投标文件、文件及资料复印费等。(4)业务所需手续费，施工企业参加投标时，必须由银行开具投标保函;在中标后必须由银行开具履约保函;在收到业主的工程预付款以前，必须由银行开具预付款保函;在工程竣工后，必须由银行开具质量或维修保函。在开具以上保函时，银行要收取一定的担保费。(5)代理人费用和佣金，施工企业为争取中标或为加强收取工程款，在工程所在地(所在国)寻找代理人或签订代理合同，因而付出的佣金和费用(6)保险费，包括建筑安装工程一切险投保费、第三者责任险投保费等。(7)向银行贷款利息。在许多国家，施工企业的业务经费往往是管理费中所占比例最大的一项，占整个管理费的 30%～38%。参见教材 P23。8.下列关于项目建设管理费的说法中，正确的是( )。A.是指建设单位从项目筹建之日起至通过竣工验收之日止发生的管理性支出B.按照工程费用和用地与工程准备费之和乘以项目建设管理费率计算C.代建管理费和项目建设管理费之和不得高于项目建设管理费限额D.不得用于委托咨询机构进行施工项目管理发生的施工项目管理费支出【答案】C【解析】本题考查的是项目建设管理费和用地与工程准备费。选项 A，项目建设管理费是指项目建设单位从项目筹建之日起至办理竣工财务决算之日止发生的管理性质的支出;选项 B，项目建设管理费按照工程费用之和(包括设备及工器具购置费和建筑安装工程费用)乘以项目建设管理费率计算;选项 D，建设单位委托咨询机构进行施工项目管理服务发生施工项目管理费。施工项目管理.费从项目建设管理费中列支。参见教材 P25。9.某建设项目静态投资计划额为 10000 万元，建设前期年限为1年。建设期为2年，分别完成投资( )万元。A.442.79B.649.60C.860.50D.1075.58【答案】C【解析】本题考查的是预备费。年涨价预备费=4000×[(1+0.04)(1+0.04) 0.5 -1]=242.38万元，第二年涨价预备费=6000×[(1+0.04)(1+0.04) 1.5 -1]=618.12万元该项目预备费 =242.38+618.12=860.50万元.参见教材 P33。10.关于建设期贷款利息计算公式 qj=(Pj-1+1/2A j)×i 的应用，下列说法正确的是( )。A.仅适用于贷款在年中一次性发放的情况B.Pj-1为建设期第(j-1)年末累计贷款本金C.Aj为建设期第j年贷款金额和利息之和D.利用国外贷款的年利率i中应综合考虑贷款手续费、承诺费等【答案】D【解析】本题考查的是建设期利息。建设期利息的计算，根据建设期资金用款计划，在总贷款分年均衡发放前提下，可按当年借款在年中支用考虑，即当年借款按半年计息，上年借款按全年计息。 利用国外贷款的利息计算中，年利率应综合考虑贷款协议中向贷款方加收的手续费、管理费、承诺费，以及国内代理机构向贷款方收取的转贷费、担保费和管理费等。参见教材 P33～34。11.根据《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500-2013，清单综合单价是( ) 。A.工料单价B.成本单价C.完全费用综合单价D.不完全费用综合单价【答案】D【解析】本题考查的是工程计价基本原理。根据我国现行有关规定，又可以分成清单综合单价(不完全综合单价)与全费用综合单价(完全综合单价) 两种。参见教材 P37。12.下列定额中，子目最多，项目划分最细的定额是( ) 。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标【答案】A【解析】本题考查的是工程定额体系。参见教材 P43。13.根据《建设工程工程量清单计价规范》(G505002013)，关于工程量清单及其编制，下列说法正确的是( )。A.招标工程量清单的完整性由招标代理人负责B.招标工程量清单应以分部分项工程为单位编制C.已标价工程量清单需经承包人确认D.已标价工程量清单不包括规费和税金项目清单【答案】C【解析】本题考查的是工程量清单计价原理。选项 A，采用工程量清单方式招标，招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责;选项 B，招标工程量清单应以单位(项)工程为单位编制;选项 D，由分部分项工程项目清单，措施项目清单，其他项目清单，规费项目、税金项目清单组成。参见教材 P46。14.下列措施费中，宜采用分部分项工程项目清单编制的是( )。A.大型机械进出场及安拆费B.安全文明施工费C.二次搬运费D.完工程和设备保护费【答案】A【解析】本题考查的是措施项目清单。措施项目则是可以计算工程量的项目，如脚手架工程，混凝土模板及支架(撑)，垂直运输，超高施工增加，大型机械设备进出场及安拆，施工排水、降水等，这类措施项目按照分部分项工程项目清单的方式采用综合单价计价，更有利于措施费的确定和调整。参见教材 P50。15.下列工作时间中，虽属于损失时间但在拟定定额时需适当考虑的是( ) 。A.抹灰工偶然补墙洞的时间B.工人熟悉图纸的时间C.工人完工后清理的时间D.工人喝水的时间【答案】A【解析】本题考查的是施工过程分解及工时研究。多余工作是工人进行了任务以外而又不能增加产品数量的工作，如重新施工质量不合格的工程。多余工作的工时损失，一般都是由于工程技术人员和工人的差错而引起的，因此,不应计入定额时间中。偶然工作也是工人在任务外进行的工作，但能够获得一定产品，如抹灰工不得不补上偶然遗留的墙洞等。由于偶然工作能获得定产品，拟定定额时要适当考虑它的影响。参见教材 P60。16.通过计时观察资料得知，砌砖墙人工勾缝10㎡的基本工作时间为90min，辅助工作时间占工序作业时间的5%，准备与结束工作时间、不可避免中断时间、休息时间分别占工作日的5%、12%、3%。该人工勾缝的产量定额为( )㎡/工日。A.0.024B.0.025C.40.53D.42.22【答案】C【解析】本题考查的是确定人工定额消耗量的基本方法。90min=0.1875 工日，产量定额=10/[0.1875/(1-5%)/(1-20%)]=40.53(㎡ /工日)。参见教材 P65。17.用 M75 水泥砂浆与规格为 240mm×115mm×53mm 的普通砖砌筑一砖厚墙体灰缝宽度为 10mm。假设普通砖与水泥砂浆的损耗率均为 1%，则每 10m 3该墙体中普通砖和水泥砂浆的消耗量分别为( )。A.5291块，2.26m³B.5344块，2.18m³C.5291块，2.20m³D.5344块，2.28m³【答案】D【解析】本题考查的是确定材料定额消耗量的基本方法。每 10m 3该墙体中普通砖消量=10/[0.24×(0.24+0.01)×(0.053+0.01)]×1×2×1.01=5344 块;砂浆消耗量=[10-5291×(0.24X0.115X0.053)]×1.01=2.28m 3。参见教材 P67。18.某建设项目从供应商处采购甲材料，已知含税采购价为 5650 元/t(适用13%增值税率)，不含税运杂费为100 元/t，若运输损耗、采购保管费率均按 3%考虑，则该材料的不含税单价应为( )元/t。A.5100B.5406C.5411D.5750【答案】C【解析】本题考查的是材料单价的编制依据和确定方法。该材料的不含税单价=(5650/1.13+100)×(1+3%)×(1+3%)=5411 元/t。参见教材 P71。19.某载重汽车预算价格为20万元，可耐用1000台班，残值率为5%，需配司机1人。若年度工作日为250天，年工作台班为200台班，人工单价为300元，该载重汽车的台班折旧费、人工费分别是( )元/台班。A.190.300B.190.375C.200.300D.200.375【答案】B【解析】本题考查的是台班折旧费及人工费的计算。该载重汽车的台班折旧费=200000×(1-5%)/1000=190 元/台班;该载重汽车的台班人工费=1×[ 1+(250-200)/200 ]×300=375 元/台班。参见教材 P72-75。20.依据劳动定额编制预算定额人工工日消耗量，已知完成10m³某工作的基本用工 8 个工日、辅助用工1.5 个工日、超运距用工 0.5个工日，人工幅度差系数按照15%考虑，则完成该工作10m³的预算定额工消耗量为( )工日。A.10.0B.11.2C.11.3D.11.5【答案】D【解析】本题考查的是预算定额中人工工日消耗量的计算完成该工作10m³的预算定额工消耗量=(8+1.5+0.5)×(1+15%)=11.5。参见教材 P79。21.根据《建设工程造价指标指数分类与测算标准》(GB/T512902018)，按照用途的不同，建设工程造价指标可以分为( )。A.投资估算、设计算工图预算、工程结算和竣工决算指标B.工程经济指标、工程量指标、工料价格与消耗量指标C.建设项目总投资指标和建设项目投资明细指标D.人材机市场价格指标、单项工程造价指标和建设工程造价综合指标【答案】B【解析】本题考查的是工程造价指标的编制及应用。按照用途的不同，建设工程造价指标可以分为工程经济指标、工程量指标、工料价格与消耗量指标。参见教材 P109。22.现从30个建设工程造价资料中随机抽取7个项目的现浇混凝土矩形梁工程综合单价及工程量，数据如下表所示，采用数据统计法测算，现浇混凝土矩形梁工程的综合单价指标为( )元/m 3。A.738B.758C.759D.761【答案】A【解析】本题考查的是工程造价指标的编制及使用。(680×1200+770×540+720×620+745×600+805×420+830×190+765×570)/(1200+540+620+600+420+190+570)=738元/m³参见教材P110。23.某地区测算新建医院的造价综合指数，已测得新建医院的住院楼、医技楼、门诊楼、实验楼、其他建筑的造价指数及总投资额如下表所示。若基期价格指数为 1.00，则该地区新建医院的造价综合指数为( )。A.1.060B.1.066C.1.075D.1.077【答案】B【解析】本题考查的是工程造价指数及其编制。(6×1.08+4×1.1+5×1.05+2×1.03+3×1.04)/(6+4+5+2+3)=1.066。参见教材 P114。24.某地2023年拟建一年产30万吨工业产品项目该地区2020年建成的年产20万吨同类产品项主要设备购置费为6000万元，建筑安装工程费占主要设备购置费的比例为70%。若该地区2020年至2023年工程造价年均递增4%，预计建设期两年内造价年均上涨率为5%，则该项目的工程费用估( )万元(生产能力指数为 0.8)。A.13768B.15554C.15870D.17497【答案】C【解析】本题考查的是投资估算的编制。6000×(30/20) 0.8(1+4%) 3×(1+70%)=15870万元。参见教材 P138。25.关于投资决策阶段对工艺设备安装费的估算，下列说法正确的是( )。A.以单位工程为估价单元进行估算B.不包括安装主材费C.可按设备原价为基数，乘以安装费费率进行估算D.以“m³”或“㎡”为单位，套用投资估算指标进行估算【答案】C【解析】本题考查的是工艺设备安装费的估算。工艺设备安装费估算，以单项工程为单元，根据单项工程的专业特点和各种具体的投资估算指标，采用按设备费百分比估算指标进行估算;或根据单项工程设备总重，采用以“t”为单位的综合单价指标进行估算。参见教材 P141。26.关于投资决策阶段对流动资金的估算，下列说法正确的是( )。A.在确定各类资产和负债的最低周转天数时应考虑适当的保险系数B.流动资金借款利息应计入建设期贷款利息C.在项目计算期末收回全部流动资金(含利息)D.用扩大指标估算法计算流动资金应在经营成本估算前进行【答案】A【解析】本题考查的是流动资金的估算。各类流动资产和流动负债的最低周转天数，可参照同类企业的平均周转天数并结合项目特点确定，或按部门(行业)的规定。另外在确定最低周转天数时应考虑储存天数、在途天数，并考虑造当的保险系数。参见教材 P144。27.在满足住宅功能和质量前提下，下列设计思路中，可降低单位和面积造价的是( )。A.缩小住宅宽度B.降低结构面积系数C.增加楼层数D.扩大流通空间面积【答案】B【解析】本题考查的是设计阶段影响工程造价的主要因素。在满足住宅功能和质量前提下，适当加大住宅宽度。这是由于宽度加大，墙体面积系数相应减少，有利于降低造价。参见教材 P156。28.某学校拟新建宿舍楼工程，按概算指标和地区材料预算价格等算出每平方米建筑面积含税工程造为2100元，但拟建宿舍楼设计资料与概算指标相比较，外墙涂料装饰变更为墙砖装饰、增加了热水系统，已知每平方米建筑面积外墙装饰的工程量为0.5㎡，涂料装饰和墙砖装饰税前综合单价分别为90元/㎡、150元/㎡，每平方米建筑面积热水系统税前造价为20元，增值税率为9%。该新建宿舍楼工程每平方米建筑面积的含税工程造价为( )元。A.2144B.2146C.2150D.2155【答案】D【解析】本题考查的是概算指标法。每平方米建筑面积的含税工程造价=2100+ 0.5×(150-90)×1.09+20×1.09=2155元。参见教材 P165。29.采用类似工程预算法编制设计概算时，关于调整公式 D=A•K 的应用，下列说法正确的是( )。A.如A为工料单价，则K取工料机费的综合调整系数B.如A为全费用单价，则K取工料机费和企业管理费的综合调整系数C.各费用项目的调整系数=类似工程成本中该费用项目单价(或费率)/拟建地区该费用项目单价(或费率)D.费用项目的调整权重=类似工程成本中该费用项目金额/类似工程总预算【答案】A【解析】本题考查的是类似工程预算法。选项B错误，如A为全费用单价，则 K 取人材机管利规费和税金的综合调整系数。选项C错误，各费用项目的调整系数=拟建地区该费用项目单价(或费率)/类似工程成本中该费用项目单价(或费率)。选项D错误，费用项目的调整权重=类似工程成本中该费用项目金额/类似工程成本。参见教材P167。30.关于施工图预算的作用，下列说法正确的是( )。A.是招投标阶段控制投标报价不突破最高投标限价的依据B.是施工企业确定合同价款的直接依据C.是施工企业收取工程款的直接依据D.是投资方控制造价的依据【答案】D【解析】本题考查的是施工图预算的作用。选项A，施工图预算是确定工程最高投标限价的依据;选项B，施工图预算是建筑施工企业投标报价的基础;选项C，施工图预算是施工企业控制工程成本的依据。参见教材 P174。31.施工图预算编制时可能发生的主要工作有①列项计量;②预算定额计算人、材、机消耗量;③套预算定额单价;④计算并汇总直接费;⑤编制工料分析表;⑥计算主材费并调整直接费;⑦计算其他费用，并汇总造价。采用工料单价法编制施工图预算时，发生的主要工作及其顺序是( )。A.①②④⑦B.①③④⑤⑥⑦C.①②⑤④⑥⑦D.①③④⑦【答案】B【解析】本题考查的是建筑安装工程费用计算。1)准备资料、熟悉施工图纸。①收集编制施工图预算的编制依据。包括预算定额或企业定额，取费标准，当时当地人工、材料、施工机具市场价格等。②熟悉施工图等基础资料。熟悉施工图纸、有关的通用标准图、图纸会审记录、设计变更通知等资料，并检查施工图纸是否齐全、尺寸是否清楚，了解设计意图，掌握工程全貌。③了解施工组织设计和施工现场情况。全面分析各分项工程，充分了解施工组织设计和施工方案，如工程进度、施工方法、人员使用、材料消耗、施工机械、技术措施等内容，注意影响费用的关键因素;核实施工现场情况，包括工程所在地地质、地形、地貌等情况，工程实地情况、当地气象资料、当地材料供应地点及运距等情况;了解工程布置、地形条件、施工条件、料场开采条件、场内外交通运输条件等。2)列项并计算工程量。按照预算定额(或企业定额)子目将单位工程划分为若干分项工程，按照施工图纸尺寸和定额规定的工程量计算规则进行工程量计算。一般借助工程计价软件，通过建模的方式由软件系统自动计算工程量，点选适合的定额，以确保软件系统对工程的计量是按预算定额中规定的工程量计算规则进行;计量单位应与定额中相应的分项工程的计量单位保持一致;输人系统的原始数据应以施工图纸上的设计尺寸及有关数据为准，注意分项子目不能重复列项计算，也不能漏项少算。3)套用预算定额(或企业定额)，计算人工、材料、机具台班消耗量。根据预算定额(或企业定额)所列单位分项工程人工工日、材料、施工机具台班的消耗数量，分别乘以各分项工程的工程量，统计汇总出完成各分项工程所需消耗的各类人工工日、各类材料和各类施工机具台班数量。此步骤也通过计价软件进行统计计算。4)计算并汇总直接费。调用当时当地人工工资单价、材料预算单价、施工机械台班单价、施工仪器仪表台班单价，分别乘以人工、材料、机具台班消耗量，汇总即得到单位工程直接费。5)计算其他各项费用，汇总造价。根据规定的税率、费率和相应的计取基础，分别计算企业管理费、利润、规费和税金。将上述所有费用汇总即可得到单位工程预算造价。与此同时，计算工程的技术经济指标，如单方造价等。费率标准可在计价软件中设定，上述计算过程由系统自动完成 6)复核、填写封面、编制说明。检查人工、材料、机具台班的消耗量计算是否准确，有无漏算、重算或多算;检查采用的人工、材料、机具台班实际价格是否合理。封面应写明工程编号、工程名称、预算总造价和单方造价等，撰写编制说明，将封面、编制说明、预算费用汇总表、人材机实物量汇总表、工程预算分析表等按顺序编排并装订成册，便完成了单位施工图预算的编制工作。参见教材 P177。32.最高投标报价公布时间，正确的是( ) 。A.应在发布招标文件时一并公布B.开标时公布C.评标时公布D.与公示中标通知人时一并公布【答案】A【解析】本题考查的是招标文件的组成内容及其编制要求。如按照规定应编制最高投标限价的项目，其最高投标限价应在发布招标文件时一并公布。参见教材 P191。33.关于分部分项工程项目清单的编制，下列说法正确的是( )。A.同一标段工程的项目编码不得有重码B.常规工程的项目特征无需描述C.项目特征描述不得直接采用“详见 x 双图号"的方式D.工程量应在实体工程量基础上增加施工损耗量【答案】A【解析】本题考查的是招标工程量清单的编制。选项 B，在编制工程量清单时，必须对项目特征进行准确和全面的描述;选项 C，若采用标准图集或施工图纸能够全部或部分满足项目特征描述的要求，项目特征描述可直接采用“详见××图集”或“××图号”的方式;选项 D，工程量计算按图纸计算。参见教材 P194。34.在编制投标报价时，其他费用中的专业工程暂估价的费用组成为( )。A.人工机械材料费B.人工机械材料费、企业管理费、利润C.人工机械材料费、企业管理费、利润、规费D.人工机械材料费、企业管理费、利润、规费、税金【答案】B【解析】本题考查的是。以“项”为计量单位给出的专业工程暂估价一般应是综合暂估价，即应当包括除规费、税金以外的管理费、利润等。 参见教材 P195。35.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，招标人在编制最高投标限价时，下列风险因素，应考虑纳入综合单价的是( )。A.人工单价波动风险B.技术复杂项目的管理风险C.法律法规变化风险D.税率变化风险【答案】B【解析】本题考查的是最高投标限价的编制。为使最高投标限价与投标报价所包含的内容一致，综合单价中应包括招标文件中要求投标人所承担的风险内容及其范围(幅度)产生的风险费用。1)对于技术难度较大和管理复杂的项目，可考虑一定的风险费用，并纳入综合单价中。2)对于工程设备、材料价格的市场风险，应依据招标文件的规定，工程所在地或行业工程造价管理机构的有关规定，以及市场价格趋势考虑一定率值的风险费用，纳人综合单价中。3)税金、规费等法律、法规、规章和政策变化的风险和人工单价等风险费用不应纳入综合单价。参见教材 P201。36.关于投标人在投标报价前对招标工程量清单中工程量的复核，下列说法正确的是( )。A.工程量的复核结果影响投标策略B.复核工程量的目的是修改工程量清单C.发现工程量有错误应立即向招标人提出修改意见D.应重点复核计日工数量【答案】A【解析】本题考查的是询价与工程量复核。工程量清单作为招标文件的组成部分，是由招标人提供的。工程量的大小是投标报价最直接的依据。复核工程量的准确程度，将影响承包人的经营行为：一是根据复核后的工程量与招标文件提供的工程量之间的差距，从而考虑相应的投标策略，决定报价裕度;二是根据工程量的大小采取合适的施工方法，选择适用、经济的施工机具设备、投入使用相应的劳动力数量等。参见教材 P207。37.下列关于招标工程量清单中的事项，投标人在工程投标报价时应重点关注的是( )。A.暂列金额的合理性B.材料暂估价与市场价的差异C.计日工暂估数量的合理性D.总承包服务费的服务内容【答案】D【解析】本题考查的是投标报价的编制方法和内容。选项 ABC 由招标人编制。参见教材 P216。38.某招标项目估算价为 2000 万元，根据《招标投标法》的规定，该项目最高投标保证金为( ) 。A.20 万元B.30 万元C.40 万元D.50 万元【答案】C【解析】本题考查的是编制投标文件。投标保证金的数额不得超过项目估算价的2%，2000×2%=40万。参见教材P219。39.下列关于评标委员会成员的说法，正确的是( ) 。A.成员的名单应在开标后、评标前确定B.成员的名单应随中标候选人一并公示C.成员对中标人有决定衩D.成员中技术、经济等方面专家不得少于三分之二【答案】D【解析】本题考查的是评标程序及评审标准。评标委员会成员名单一般应于开标前确定，而且该名单在中标结果确定之前应当保密。评标委员会在评标过程中是独立的，任何单位和个人都不得非法干预、影响评标过程和评标结果;定标委员会的组建。定标委员会由招标人负责组建和管理，成员为5人以上单数，本单位在编人员不得少于成员总数的三分之二，成员名单在中标结果确定前应当保密。定标委员会应当推荐定标组长，招标人(不含代理机构)的法定代表人或者主要负责人参加定标委员会的，由其直接担任定标委员会组长，定标委员会名单在中标结果公告前应当保密。定标委员会的组成、定标地点、定标方法和标准等内容应当在招标文件中明确。参见教材 P221,P277。40.某项目采用综合评估法评标，其中投标报价部分总分值为35分，评标基准价为投标人报价的算数平均值，偏差率=(投标人报价-评标基准价)/评标基准价×100%。当投标报价>评标基准价时，投标报价得分=35-偏差率×100×2，当投标报价≤评标基准价时，投标报价得分=35-偏差率×100×1。本项目有甲、乙、丙、丁四个通过初评的投标人，投标报价分别为 7000 万元、7300 万元、7200万元、6900 万元。该项目投标报价得分最高的投标人是( )。A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】A【解析】本题考查的是评标程序及评审标准。(7000+7300+7200+6900)/4=7100 万元。甲丙与基准价最近，但偏高时为35-偏差率×100×2，所以得分最高的是甲。参见教材 P224。41.下列工程总承包的类型中，总包方能承担项目可行性研究工作的是( )。A.EPC 总承包B.交钥匙总承包C.设计施工总承包D.设计采购总承包【答案】B【解析】本题考查的是工程总承包合同价款的约定。交钥匙总承包的范围包括：项目前期的投资机会研究、项目发展策划、建设方案及可行性研究和经济评价;工程勘察、总体规划方案和工程设计;工程采购和施工;项目动用准备和生产运营组织;项目维护及物业管理的策划与实施等。参见教材 P230。42.工程 EPC 总承包模式下的造价,下列风险中，应由承包人承担的是( )。A.因国家政策变化引起的合同价格变化B.勘察设计深度不足造成的工程费用变化C.材料价格波动幅度超出合同约定幅度的部分D.不可抗力造成的工程费用变化【答案】B【解析】本题考查的是工程总承包合同价款的约定。ACD 为发包人承担的风险。参见教材 P237。43.关于国际工程投标报价中的暂定金额，下列说法正确的是( )。A.由投标人根据项目特点自主报价B.应分摊计入各工程量清单项目单价中C.可供工程实施中不可预料事件使用D.包含工程保险费用【答案】C【解析】本题考查的是国际工程招标投标及合同价款的约定。暂定金额是指发包人在招标文件中并在工程量清单中以备用金标明的金额，是供任何部分施工，或提供货物、材料、设备及服务,或供不可预料事件使用的一项金额。投标人的投标报价中只能把暂定金额列入工程总报价，不能以间接费的方式分摊进入各项目单价中。承包人无权使用此金额，而是按工程师的指示来决定是否动用。参见教材P244。44.下列施工合同约定调整合同价款的事项中，属于工程变更类型的是( )。A.法律法规变化B.追加额外工作C.物价波动D.误期赔偿【答案】B【解析】本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。发承包双方按照合同约定调整合同价款的若干事项，可以分为五类:一是法规变化类， 主要包括法律法规变化事件;二是工程变更类，主要包括工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、计日工等事件;三是物价变化类,主要包括物价波动、暂估价事件;四是工程索赔类，主要包括不可抗力、提前竣工(赶工补偿)、误期赔偿、索赔等事件;五是其他类，主要包括现场签证以及发承包双方约定的其他调整事项，现场签证根据签证内容，有的可归于工程变更类，有的可归于索赔类，有的可能不涉及合同价款调整。参见教材P246。45.因承包人原因导致工程延误的,关于延误期间国家法律、行政法规发生变化带来的工程造价变化与合同价款处理，下列说法正确的是( )。A.不论工程造价增减，合同价款不予调整B.不论工程造价增减，合司价款应予调整C.造成工程造价减少的，合同价款予以调减D.造成工程造价增加的，合同价款予以调增【答案】 C【解析】本题考查的是法规变化类合同价款谪整事项。如果由于承包人的原因导致的工期延误,按不利于承包人的原则调整合同价款。在工程延误期间国家的法律、行政法规和相关政策发生变化引起工造价变化的，造成合同价款增加的，合同价款予调整;造成合同价款减少的，合同价款予以调整。参见教材P247。46.某工程招标工程量清单中现浇混凝土板的工程量为1600㎡,施工中由于设计变更调增为2100㎡该项目最高投标限价综合单价为400元/㎡，投标报价为480元/㎡。合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过15%时。按照现行工程量清单计价规范调整综合单价,该清单项目的结算金额应为( )万元。A.96.60B.98.72C.100.28D.100.80【答案】C【解析】本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。当工程量增加15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低。1600X (1+15%)=1840㎡<2100㎡;400X (1+15%) =460元/㎡;1600X (1+15%) X480+(2100-1.15X1600)X460=100.28万元。参见教材P249。47.某施工项目投标截止日期为 2022 年 8 月 1 日，施工合同约定工程价款结算时采用价格指数法调整，人工、钢材、混凝土等权重系数及价格指数如下表所示，则2022年9月份的综合调价指数为( )。A.1.044B.1.046C.1.068D.1.088【答案】D【解析】本题考查的是物价变化类合同价款调整事项。0.3+0.25×1.05/1+0.15×1.21/1.10+0.30×1.08/0.9=1.088。参见教材 P251。48.某建筑工程施工过程中发生如下事件：① 遇到不利物质条件，用工20个工日;②异常恶劣天气停工 1 日，窝工 30 个工日。人工工日单价 200 元/工日，窝工补贴 100 元/工日，管理费用、利润分别按人工费的 20%、10%计算， 不考虑其他费用。根据《标准施工招标文件》 (2007 年版)的通用合同条款，承包人可向发包人索赔的金额为( )元。A.4800B.5200C.8400D.9100【答案】A【解析】本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。事件 1 赔偿费用 20×200×(1+20%)=4800万元，事件 2 赔偿工期，不赔偿费用，利润，管理费。参见教材 P258。49.关于工期“共同延误”的责任处理，下列说法正确的是( ) 。A.由造成拖期的初始延误者对工程拖期负主要责任B.在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者承担部分拖期责任C.初始延误者是发包人的，可给予承包人工期和经济补偿D.初始延误是客观原因造成的，可给予承包人工期和经济补偿【答案】C【解析】本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。选项 A，造成拖期的初始延误者对工程拖期负全部责任;选项 B，在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任;选项 D，如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人可以得到工期补偿，但很难得到费用补偿。参见教材 P262。50.关于按照 T=P-M/N 约定的预付款起扣点，下列说法正确的是( )。A.**代表未完成工程的金额B.起扣点的金额与预付款金额所占合同总额的比例负相关C.起扣点后，每期支付进度款应扣除本期实际发生的材料设备款D.该起扣点计算法，有利于发包人资金使用，但对承包人不利【答案】B【解析】本题考查的是预付款及期中支付。选项 C，每次结算工程价款时，按材料所占比重扣减工程价款;选项D，该方法对承包人比较有利，最大限度地占用了发包人的流动资金，但是显然不利于发包人资金使用。参见教材 P265。51.关于建设工程施工过程结算及进度款支付，下列说法正确的是( )。A.施工过程结算不应包括承包人现场签证、索赔金额B.发包人提供材料的金额，应按发包人实际采购单价和数量从进度款中扣除C.发包人对承包人工程进度款支付申请核实确认后，应出具进度款支付证书D.发现已签发的任何支付证书有错、漏项的，发承包人双方均有权予以修正【答案】C【解析】本题考查的是预付款及期中支付。选项 A，对周期内已完成且无争议的工程量(含变更、索赔等)进行工程进度款计算、确认和支付;选项 B，由发包人提供的材料、工程设备金额，应按照发包人签约提供的单价和数量从工程进度款中扣除，列入本周期应扣减的金额中;选项 D，发现已签发的任何支付证书有错、漏或重复的数额，发包人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。参见教材 P268。52.关于工程施工项目竣工结算款的支付，下列说法正确的是( )。A.竣工结算款支付申请金额应包括质量保证金在内的所有未支付款项B.合同价款总额中应扣除经双方确认的误期赔偿费C.承包人有权获得的延迟支付利息，应自催告发包人支付之日起计算D.发包人未按规定支付竣工结算款的，承包人不得直接向人民法院申请拍卖工程【答案】B【解析】本题考查的是竣工结算。选项 A，应扣留的质量保证金不予支付;选项 C，发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人可催告发包人支付，并有权获得延迟支付的利息;选项 D，发包人在竣工结算支付证书签发后或者在收到承包人提交的竣工结算款支付申请规定时间内仍未支付的，除法律另有规定外，承包人可与发包人协商将该工程折价，也可直接向人民法院申请将该工程依法拍卖。承包人就该工程折价或拍卖的价款优先受偿。参见教材 P271。53.关于建设工程施工质量缺陷责任期，下列说法正确的是( )。A.是指承包人履行质量保修的期限B.一般为1年，最长不超过2年C.承诺出竣工验收申清之日起计算D.正常应不属于质量保证金的期限【答案】B【解析】本题考查的是质量保证金的处理。缺陷责任期相关概念(1)缺陷。缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制标准、设计文件以及承包合同的约定。(2)缺陷责任期。缺陷责任期是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金(已缴纳履约保证金的除外)的期限。 参见教材 P272。54.根据我国司法解释，关于建设工程施工无效合同的认定和价款处理，下列说法正确的是( )。A.承他人超越资质等级签订建设工程施工合同，虽在工程竣工前期取得相应资质等级，仍应按无效合同处理B.未经发包人批准，具有劳务作业资质的承包人与分包人签订的劳务分包合同，应按无效合同处理C.建设工程施工合同无效，但验收合格的，可以参照合同中关于工程价款的约定，折价补偿承包人D.建设工程施工合同无效，且验收不合格的，由承包人承担发包人的一切损失【答案】C【解析】本题考查的是合同价款纠纷的处理。选项 A，承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，人民法院不予支持;选项 B，具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同，当事人请求确认无效的,人民法院依法不予支持;选项 D，建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，按照以下情形处理：1)修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用;2)修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。参见教材 P277。55.根据《建设工程造价鉴定规范》(GB/T51262-2017)，关于施工合同争议鉴定，下列说法正确的是( )。A.委托人认为鉴定项目合同有效的，鉴定人应按照委托人的决定进行鉴定B.委托人认为鉴定项目合同无效的，鉴定人应依据项目所在地同期适用的计价依据进行鉴定C.项目合同对计价依据、计价方法没有约定的，由鉴定人自主选择适用的计价依据、计价方法进行鉴定D.鉴定项目合同对计价依据、计价方法的约定条款前后矛盾的，鉴定人应提请委托人决定适用条款【答案】D【解析】本题考查的是合同价款纠纷的处理。选项 A，委托人认为鉴定项目合同有效的，鉴定人应根据合同约定进行鉴定;选项 B，委托人认为鉴定项目合同无效的，鉴定人应按照委托人的决定进行鉴定;选项 C，鉴定项目合同对计价依据、计价方法没有约定的，鉴定人可向委托人提出“参照鉴定项目所在地同时期适用的计价依据、计价方法和签约时的市场价格信息进行鉴定”的建议，鉴定人应按照委托人的决定进行鉴定。参见教材 P281。56.对于依法必须招标的暂估价专业工程的招投标，下列说法正确的是( )。A.应由发包人作为招标人，承包人应参加投标B.应由承包人作为招标人，承包人不应参加投标C.承包人不参加投标的，应由承包人作为招标人D.承包人作为招标人的，招标工作费用应另行支付【答案】C【解析】本题考查的是工程总承包合同价款的结算。对于依法必须招标的暂估价项目，专用合同条件约定由承包人作为招标人的，招标文件、评标方案、评标结果应报送发包人批准，与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价中;专用合同条件约定由发包人和承包人共同作为招标人的，与组织招标工作有关的费用在专用合同条件中约定。参见教材 P285。57.国际工程管理中，如果承包商认为其建议被业主采纳后能够降低业主实施工程的费用，可随时向工程师提交一份书面建议书，该书面建议书的编制费用应由( )承担。A.业主B.承包商C.设计单位D.工程师【答案】B【解析】本题考查的是国际工程合同价款的结算。如果承包商认为其建议被业主采纳后能够缩短工程工期，降低业主实施 、维护或运营工程的费用，能为业主提高竣工工程的效率、价值或者为业主带来其他利益，那么他可以随时向工程师提交一份书面建议。承包商应自费编制此类建议书，其内容与工程师指示变更程序中要求承包商提交的建议书内容一致。参见教材 P292。58.编制建设项目竣工决算文件时，下列建设项目投资支出，应计入待核销基建支出的是( ) 。A.报废工程净损失、设备盈亏及损毁支出B.办公生活用家具、器具购置支出C.软件研发不能计入设备投资的软件购置支出D.不能形成资产的城市绿化、水土保持支出【答案】D【解析】本题考查的是竣工决算的内容和编制。待核销基建支出包括以下内容：非经营性项目发生的江河清障、航道清淤、飞播造林、补助群众造林、退耕还林(草)、封山(沙)育林(草)、水土保持、城市绿化、毁损道路修复、护坡及清理等不能形成资产的支出，以及项目未被批准、项目取消和项目报废前已发生的支出;非经营性项目发生的农村沼气工程、农村安全饮水工程、农村危房改造工程、游牧民定居工程、渔民上岸工程等涉及家庭或者个人的支出，形成资产产权归属家庭或者个人的，也作为待核销基建支出处理。参见教材 P304。59.下列建设项目竣工决算文件中，能够反映基本建设项目的全部资金来源和资金占用情况的是( )。A.基本建设项目概况表B.基本建设项目交付使用资产明细表C.基本建设项目交付使用资产总表D.基本建设项目竣工财务决算表【答案】D【解析】本题考查的是竣工决算的内容和编制。建设项目竣工财务决算表是用来反映建设项目的全部资金来源和资金占用情况，是考核和分析投资效果的依据。参见教材 P304。60.工业建设项目及其甲车间的竣工决算资料如下表所示。甲车间应分摊的项目建设管理费为( )万元。A.20.00B.22.29C.25.33D.27.79【答案】C【解析】本题考查的是新增资产价值的确定。甲车间应分摊的项目建设管理费=(1000+300+600)/ (6000+1000+2000)×120=25.33。参见教材 P317。二、多选题1.关于设备及工器具购置费的构成，下列说法正确的有( )。A.国产设备原价中包含未达到固定资产标准的备品备件费B.国产设备运杂费包括从设备出厂到运至工地仓库发生的所有合理费用C.进口设备抵岸价是指设备抵达买方边境、港口或车站时的价格D.工器具及生产家具购置费包括生产、办公、生活家具购置费E.设备运杂费中包括设备供销部门的手续费【答案】BE【解析】本题考查的是设备购置费的构成和计算。选项 A，设备原价通常包含备品备件费在内，备品备件费指设备购置时随设备同时订货的首套备品备件所发生的费用;选项 C，进口设备的原价是指进口设备的抵岸价，即设备抵达买方边境、港口或车站，交纳完各种手续费、税费后形成的价格;选项 D，工器具及生产家具购置费，是指新建或扩建项目初步设计规定的，保证初期正常生产必须购置的没有达到固定资产标准的设备、仪器、工卡模具、器具、生产家具和备品备件等的购置费用。参见教材 P4。2.在不增加施工成本的前提下，下列关于承包人增加增值税可抵扣进项税额的方法，正确的有( )。A.可采用劳务分包方式获取抵扣进项税额B.材料的采购应在价格低廉和能取得增值税专用发票之间选择后者C.自购施工机具取得的可抵扣进项税额需一次性抵扣D.检验试验费中的增值税进项税额按6%的适用税率扣减E.办公费中的增值税进项税额按9%的适用税率扣减【答案】ACD【解析】本题考查的是按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算。选项 B，有时材料采购部门可能会为了价格低廉而采购不取得增值税专用发票的材料，此时需要进行审慎选择，判断其与为了取得增值税专用发票而支付较高的采购价格哪种方案对承包人最为有利;选项 E，当采用一般计税方法时，办公费中增值税进项税额的扣除原则以购进货物适用的相应税率扣减，其中购进自来水、暖气、冷气、图书、报纸、杂志等适用的税率为9%，接受邮政和基础电信服务等适用的税率为9%，接受增值电信服务等适用的税率为6%，其他一般为 13%。参见教材P16。3.关于工程建设其他费的内容，下列说法正确的有( )。A.研究试验费中包含施工企业技术革新的研究试验费B.配套设施费包括城市基础设施配套费和人防易地建设费C.工程咨询服务费中包含专有技术使用费D.联合试运转费不包含应由设备安装工程费开支的调试及试车费用E.生产准备费包含保证初期正常生产必需的办公、生活家具用具购置费【答案】BDE【解析】本题考查的是工程建设其他费的构成和计算。选项 A，研究试验费不应包括以下项目：(1)应由科技三项费用开支的项目，(2)应在建筑安装费用中列支的施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用及技术革新的研究试验费(检验试验费)，(3)应由勘察设计费或工程费用中开支的项目;选项 C，专有技术使用费属于建设期计列的生产经营费。参见教材P28、31。4.关于工程计价原理与依据，下列说法正确的有( )。A.项目的造价与建设规模大小呈线性关系B.工程计价的基本原理是项目的分解和价格的组合C.工程计价可分为工程计量和套用单价两个环节D.定额计价与工程量清单计价的主要区别之一是风险分担方式不同E.时间定额与产量定额互为倒数【答案】BDE【解析】本题考查的是其他项目清单。选项 A 错误，项目的造价并不总是和规模大小呈线性关系的，典型的规模经济或规模不经济都会出现;选项 B 正确，工程计价的基本原理是项目的分解和 价格的组合;选项 C 错误，工程计价可分为工程计量和工程组价两个环节;选项 D 正确，定额计价与工程量清单计价的主要区别：(1)造价形成机制不同，(2)风险分担方式不同，(3)计价的目的不同;选项 E 正确，时间定额与产量定额互为倒数。参见教材 P36、41、42。5.下列费用中，在投标时需按招标人确定的单价或金额计入投标总价的有( )。A.暂列金额 B.专业工程暂估价 C.计日工单价 D.材料暂估单价 E.总承包服务费【答案】ABD【解析】本题考查的是其他项目清单。暂列金额是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项;暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额，包括材料暂估单价、工程设备暂估单价和专业工程暂估价。参见教材 P52、53。6.下列施工机械消耗时间，应计入施工机具台班消耗量的有( )。A.筑路机在工作区末端掉头的时间。B.暴雨时压路机的停工时间C.操作工人短暂休息的停机时间D.汽车装货时的停车时间E.甲方材料供应不及时引起的停机时间【答案】ACD【解析】本题考查的是施工过程分解及工时研究。选项 BE 属于损失的工作时间。参见教材 P61～62。7.下列与施工仪器仪表相关的费用中，属于施工仪器仪表台班单价的有( )。A.折旧费 B.维护费 C.校验费 D.检测软件费用 E.操作人工费【答案】ABC【解析】本题考查的是施工机械台班单价的组成和确定方法。施工仪器仪表台班单价由四项费用组成，包括折旧费、维护费、校验费、动力费。施工仪器仪表台班单价中的费用组成不包括检测软件的相关费用。参见教材 P76。8.关于房屋建筑工程造价指标的特征信息，下列说法正确的有( )。A.建设项目特征信息包括基本信息和面积信息B.二级或三级分类的工程需描述分类特征信息C.必须描述的项目特征信息包括工程所在地、竣工日期和资金来源等D.必须描述的通用特征信息包括建筑性质、结构类型、抗震等级、建筑面积等E.居住建筑必须描述的分类特征信息包括建筑分类、高度类型、建筑档次等【答案】ABDE【解析】本题考查的是。建设项目特征信息工程造价指标的编制及使用。建设项目特征信息是以建设项目为单位，针对设项目的共性内容、通用内容进行描述。对于房屋建筑工程而言，通常包 括棊本信息和面积信息两部分。基本信息中工程特征分类(民用建筑、工业建筑或构筑物)、项目所在地、造价类型(投资估算、设计概算、最高投标限价、投标报价、合同价、工程结算、竣工决算等)以及建筑安装造价是否含税为必须描述的项目特征，其余可选择描述的特征还包括了变化率、开竣工日期、工程承包模式、资金来源等;面积信息中必须描述的项目特征主要是建筑面积，其余可选择描述的项目特征还包括红线内室外面积、人防建筑面积 、停车场面积等。 2)单项工程特征信息。单项工程特征信息是以单项工程为单位，对单项工程的基本信息、工程专业信息、计价信息进行描述，对于房屋建筑工程而言，可包括通用特征信息和分类特征信息两部分。 ①单项工程通用特征信息。通用特征信息中必须描述的通用特征包括建设性质(新建或扩建)、结构类型、抗震等级、建筑面积、檐高、层数、层高、装修标准等。通用特征的信息描述要求适合于所有的房屋建筑工程的一级分类 ②单项工程分类特征信息。分类特征信息的描述要求适合于房屋建筑工程的二级或三级分类。以居住建筑为例，必须描述的分类特征信息包括居住建筑分类(普通住宅、别墅、公寓、养老地产、集体宿舍等)、高度类型(低层或多层、髙层、超高层)、居住建筑档次(高、中、低档)等。 参见教材 P109。9.关于利用指标估算法进行投资估算，下列说法正确的有( )。A.应根据不同地区、建设年代、施工条件等进行价格调整B.可以以工程量为依据进行价格调整C.可以以人工、主要材料消耗量为依据进行价格调整D.应根据工艺流程、定额、价格等的分析结果进行指标调整与换算E.工程建设其他费的估算指标无需调整【答案】ABCD【解析】本题考查的是投资估算的编制。指标估算法注意事项。使用指标估算法，应注意以下事项：1) 影响投资估算精度的因素主要包括价格变化、现场施工条件、项目特征的变化等。因而，在应用指标估算法时，应根据不同地区、建设年代、条件等进行调整。因为地区、年代不同，人工、材料与设备的价格均有差异，调整方法可以以人工、主要材料消耗量或“工程量”为计算依据，也可以按不同的工程项目的“万元工料消耗定额”确定不同的系数。在有关部门颁布定额或人工、材料价差系数(物价指数)以及其他各类工程造价指数时，可以据其调整。 2)使用估算指标法进行投资估算绝不能生搬硬套，必须对工艺流程、定额、价格及费用标准进行分析，经过实事求是的调整与换算后，才能提高其精确度。 参见教材 P142。10.关于建筑工程设计概算的编制工作，下列说法正确的有( )。A.设计概算的编制内容包括静态投资、动态投资和铺底流动资金三个层次B.根据设计深度的不同，合理选择概算编制方法C.通过项目特征合理匹配工程造价指标，并结合项目情况进行调整后编制D.针对基础性建材和劳务用工，充分利用市场化询价信息编制E.充分利用数智化技术进行编制【答案】BCDE【解析】本题考查的是设计概算的概念及其编制内容。概算编制的市场化改革应包括三个方面的内容 (1) 根据设计深度的不同合理选择概算编制方法。根据《建筑工程设计文件编制深度规定(2016 年版)》(建质函〔2016〕247 号)，方案设计阶段主要负责确定场地范围、建筑总尺寸等基础工作;初步设计阶段需要对整体建筑设计方案进行全面考量，解决方案设计审批时存在的主要问题。除了需要详细绘制各建筑的平(立、剖)面图的布局外，还需细化建筑、结构、建筑电气、给水排水、供暖通风与空调功能、热能动力等各专业的布置内容，并提供各专业的设计图纸和计算书等。在概算编制时，需要根据设计达到的深度情况 ，选择最合适的概算编制方法，才能够保证概算的精度要求。 (2) 充分利用市场化的造价数据。市场化的造价数据包括两个方面，一是利用本书第二章第六节中提及的不同分类、不同层级的工程造价指标，根据项目达到的设计深度建立建设项目分解清单，根据项目分解情况通过项目特征匹配寻找可参考使用的工程造价指标，根据项目情况进行调整后完成概算编制;二是充分进行市场化的询价，重点针对基础性建材价格信息和劳务用工市场价格信息建立完成询价规则和机制，避免泛泛而问、撒网问价的“假询价”现象，通过保证基本建设资源价格的准确性和市场性来提高概算的精度。 (3) 充分利用数智化技术。基于 BIM 的概算编制也是未来发展趋势，将 BIM 模型分解为不同细度的 BIM 模型组如单项工程模型、单位工程模型、分部工程模型、分项工程模型、单构件模型，积累形成种类齐全、不同精度的模型化指标数据库。通过构建初步设计的 BIM 模型，直接完成工程计量，调用相应的指标数据库价格信息，即可形成初步设计深度的概算文件。数字化、智能化仍将是工程概算编制的发展方向。 参见教材 P170。11.关于招标人编制招标工程量清单的准备工作，下列说法正确的有( )。A.应认真研究设计文件，发现问题及时提出B.应进行现场踏勘C.应拟定考虑施工步骤的施工总方案D.应拟定常规的施工组织设计E.应调查了解当地政府对施工现场管理的要求【答案】BD【解析】本题考查的是招标文件的组成内容及其编制要求。招标工程量清单编制的相关工作在收集资料包括编制依据的基础上，需进行如下工作：初步研究;现场踏勘;拟定常规施工组织设计。参见教材 P192。12.关于投标有效期的确定，下列说法正确的有( )。A.从招标文件开始发出之日起算 B.应考虑资格预审的时间 C.应考虑评标需要的时间 D.应考虑确定中标人需要的时间 E.应考虑签订合同需要的时间【答案】CDE【解析】本题考查的是编制投标文件。投标有效期是招标人对投标人发出的邀约作出承诺的期限，也是投标人就其提交的投标文件承担相关义务的期限。投标有效期从投标截止时间起开始计算，主要用作组织评标委员会评标、招标人定标、发出中标通知书以及签订合同等工作，一般考虑以下因素： 1)组织评标委员会完成评标需要的时间; 2)确定中标人需要的时间 ：3)签订合同需要的时间。 参见教材 P219。13.下列评标中遇到的情形，评标委员会可直接否决其投标的有( )。A.投标文件中的大、小写金额不一致B.投标文件未经投标单位盖章C.投标文件中存在不平衡报价D.投标报价高于最高投标限价E.投标人不接受评标委员会的算数修正【答案】DE【解析】本题考查的是评标程序及评审标准。经初步评审后否决投标的情况。评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的投标，评标委员会应当否决其投标。具体情形包括：1)投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字;2) 投标联合体没有提交共同投标协议;3) 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件;4) 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件允许提交备选投标的除外;5) 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价，对报价是否低于工程成本的异议，评标委员会可以参照国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市有关主管部门发布的有关规定进行评审;6) 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件做出响应;7) 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。参见教材 P222。14.在计算国际工程投标报价时，下列费用中应计入国内派出人工工日单价的是( )。A.国际差旅费 B.国外津贴 C.人身意外保险费 D.劳务单位管理费 E.社会福利费【答案】ABC【解析】本题考查的是国际工程招标投标及合同价款的约定。国内派出工人工日单价，主要包括：国外岗位工资;派出工人的企业收取的管理费;服装费、卧具及住房费;国内、国际差旅费;国外津贴、补贴费和伙食费;奖金及加班工资;劳保福利费;工资预涨费，每年上涨率一般可按 5%~10%估计;保险费，按当地工人保险费标准计算。参见教材 P242。15.关于建设工程施工过程中合同价款的调整，下列说法正确的有( )。A.工程变更引起分部分项工程项目发生变化的，优先适用已标价工程量清单中的单价B.工程变更项目参考类似项目单价的前提包括：采用的材料、施工工艺和方法基本相似，不增加关键线路上工程的施工时间C.工程变更引起措施项目发生变化的，除安全文明施工费外，其他不做调整D.招标工程量清单缺漏项造成新增清单项目的，适用工程变更事件的规定E.招标工程量清单项目特征描述与设计图纸不符的，适用工程变更事件的规定【答案】BD【解析】本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。分部分项工程费的调整。工程变更引起分部分项工程项目发生变化的，应按照下列规定调整: 1)已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，且工程变更导致的该清单项目的工程数量变化不足 15%时，采用已标价工程量清单中的单价。 直接采用适用的项目单价的前提是其采用的材料、施工工艺和方法柑同，也不因此增加关键线路上工程的施工时间。 2)已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价或总价调整。采用类似的项目单价的前提是其采用的材料、施工工艺和方法基本相似，不增加关键线路上工程的施工时间，可仅就其变更后的差异部分，参考类似的项目单价由发承包双方协商新的项目单价。3)已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息(参考) 价格和承包人报价浮动率，提出变更工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整。 4)已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工造价管理机构发布的信息(参考)价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等的有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整。 参见教材 P247～248。16.根据《标准施工招标文件》(2007 年版)通用合同条款，承包人有权利同时提出工期、费用、利 润索赔的事件有( )。A.发包人延迟提供图纸B.施工中发现文物、古迹C.施工中遇到不利物质条件D.发包人提供的工程设备造成工程不合格E.发包人提供的错误资料导致测量放线错误【答案】ADE【解析】本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。 参见教材 P257～258。17.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，关于编制工程竣工结算文件时的计价原 则，下列说法正确有( )。A.采用总价合同的，应在合同总价的基础上进行结算B.采用单价合同的，应在合同单价的基础上进行结算C.有材料暂估价的，暂估价材料应按照暂估价格进行结算D.设有暂列金额的，工程价款调整金额以暂列金额为限进行结算E.采用过程结算的，发承包双方已经确认的工程计量结果应直接进入结算【答案】ABE【解析】本题考查的是。采用总价合同的，应在合同总价基础上，对合同约定能调整的内容及超过合同约定范围的风险因素进行调整;采用单价合同的，在合同约定风险范围内的综合单价应固定不变，并应按合同约定进行计量，且应按实际完成的工程量进行计量。此外，发承包双方在合同工程实施过程中已经确认的工程计量结果和合同价款，在竣工结算办理中应直接进入结算。参见教材P26918.关于和解方式解决建设工程施工合同纠纷，下列说法正确的有( )。A.和解是指当事人在自愿互谅的基础上自行解决争议的一种方式B.和解方式具有简便易行，能经济、及时解决纠纷的特点C.和解解决纠纷应邀请第三方见证，或者在第三方的组织下进行D.和解达成一致的应签订和解协议，和解协议对双方均具有约束力E.一方拒不履行和解协议的，对方当事人可以请求人民法院执行【答案】ABD【解析】本题考查的是。和解是指当事人在自愿互谅的基础上，就已经发生的争议进行协商并达成协议，自行解决争议的一种方式。发生合同争议时，当事人应首先考虑通过和解解决争议。合同争议和解解决方式简便易行，能经济、及时地解决纠纷，同时有利于维护合同双方的友好合作关系，使合同能更好地得到履行。根据《建设工程工程量清单计价规范 GB50500—2013 的规定，双方可通过以下方式进行和解： (1) 协商和解。合同价款争议发生后，发承包双方任何时候都可以进行协商。协商达成一致的，双方应签订书面和解协议，和解协议对发承包双方均有约束力。如果协商不能达成一致协议，发包人或承包人都可以按合同约定的其他方式解决争议。 (2) 监理或造价工轾师暂定。若发包人和承包人之间就工程质量、进度、价款支付与扣除、工期延期、索赔、价款调整等发生任何法律上、经济上或技术上的争议，首先应根据已签约合同的规定，提交合同约定职责范围内的总监理工程师或造价工程师解决，并抄送另一方。总监理工程师或造价工程师在收到此提交件后14天内应将暂定结果通知发包人和承包人。发承包双方对暂定结果认可的，应以书面形式予以确认，暂定结果成为最终决定。 参见教材P274。19.根据《建设项目工程总承包合同(示范文本)》(GF-2020-0216)通用合同条件，关于工程总承包合同价款结算，下列说法正确的有( )。A.总承包合同为总价合同，除合同对价款调整另有约定外，合同价格不做调整B.承包人应按合同约定支付各项税费，并根据税费的变化进行合同价格调整C.价格清单中列出的工程量，应视为求承包人实际实施的工作量D.合同中可以约定工程的某些部分按照实际完成的工程量进行计量和支付E.采用价格指数法调价时，未列入合同《价格指数权重表》的费用不进行调整【答案】ADE【解析】本题考查的是国际工程合同价款的结算。根据《建设项目工程总承包合同(示范文本)》(GF2020-0216)通用合同条件，总承包合同为总价合同，除根据合同相关增减金额的约定进行调整外，合同价格不做调整。发承包双方可以将部分主要工程材料、工程设备、人工价格及其他双方认为应当根据市场价格调整的费用列入合同附件《价格指数权重表》，并根据价格调整公式计算差额调整合同价格，未列入《价格指数权重表》的费用不因市场变化而调整。 根据《建设项目工程总承包合同(示范文本)》 (GF2020-0216) 通用合同条件，总承包合同为总价合同，除根据合同相关增减金额的约定进行调整外，合同价格不做调整。工程款的支付应以合同协议书约定的签约合同价格为基础，按照合同约定进行调整。承包人应支付根据法律规定或合同约定应由其支付的各项税费，除由于法律变化引起的调整事件外，合同价格不应因这些税费进行调整。价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。参见教材 P284、286。20.下列竣工决算的审核内容，属于项目管理核算审核的有( )。A.单位、单项工程造价是否在合理范围内B.建设成本核算是否准确C.转出投资是否已落实接收单位D.项目资金使用情况E.决算内容和格式是否符合国家有关规定【答案】ABCE【解析】本题考查的是竣工决算。项目核算管理情况审核，具体包括： 1) 建设成本核算是否准确。对于超过批准建设内容发生的支出、不符合合同协议的支出、非法收费和摊派，无发票或者发票项目不全、无审批手续、无责任人员签字的支出以及因设计单位、施工单位、供货单位等原因造成的工程报废损失等不属于本项目应当负担的支出，是否按规定予以审减。 2) 待摊费用支出及其分摊是否合理合规。 3) 待核销基建支出有无依据、是否合理合规。 4) 转出投资有无依据、是否已落实接收单位。5) 决算报表所填写的数据是否完整，表内和表间钩稽关系是否清晰、正确，6)决算的内容和格式是否符合国家有关规定。 7) 决算资料报送是否完整、决算数据之间是否存在错误。 8) 与财务管理和会计核算有关的其他事项。 参见教材 P315。
2023年一级建造师《工程经济》考试真题及答案解析
一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)。1.下列企业支出中属于资本性支出的是( )。A.长期投资支出 B.大额原材料采购支出 C.公益性捐赠支出 D.分配股利支出【参考答案】A【解析】本题考查的是支出的分类。资本性支出：是指通过它所取得的效益及于几个会计年度(或几个营业周期)的支出，如企业购置和建造固定资产、无形资产及其他资产的支出、长期投资支出等，对于这类支出在会计核算中应予以资本化形成相应的资产。B选项属于收益性支出;C选项属于营业外支出;D选项属于利润分配支出。2.下列成本费用要素中，属于经营成本的是( )。A.修理费 B.折旧费 C.摊销费 D.利息支出【参考答案】A【解析】本题考查的是经营成本。经营成本=总成本费用一折旧费一摊销费一利息支出或 经营成本=外购原材料、燃料及动力费+工资及福利费+修理费+其他费用。3.某公司年初存入银行100万元，年名义利率4%，按季复利计息，第5年末该笔存款本利和约为( )万元。A.117.258 B.121.665 C.122.019 D.126.973【参考答案】C【解析】本题考查的是等值的计算。(1)按计息周期利率计算：F=P×(1+i)n=100×(1+4%/4)20=122.019万元(2)按年实际利率计算：ieff=(1+4%/4)4-1=4.06%，F=P×(1+i)n=100×(1+4.06%)5=122.019万元4.根据《建设工程工程量清单计价规范》，代表专业工程的项目编码是( )。A.1、2位 B.5、6位 C.3、4位 D.7、8、9位【参考答案】C【解析】本题考查的是分部分项工程项目清单的编制。根据《计价规范》规定，分部分项工程量清单项目编码分五级设置，用12位阿拉伯数字表示。其中1、2位为相关工程国家计量规范代码，3、4位为专业工程顺序码，5、6位为分部工程顺序码，7、8、9位为分项工程项目名称顺序码，这九位应按各专业计量规范的规定设置;10～12位为清单项目编码，应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置，同一招标工程编码不得有重码，这三位清单项目编码由招标人针对招标工程项目具体编制，并应自001起顺序编制。5.建筑企业对外提供机械作业取得的收入属于( )。A.营业外收入 B.建造合同收入 C.提供劳务收入 D.销售商品收入【参考答案】C【解析】本题考查的是收入的分类。提供劳务收入是指企业通过提供劳务作业而取得的收入。建筑业企业提供劳务一般均为非主营业务，主要包括机械作业、运输服务、设计业务、产品安装、餐饮住宿等。6.某公司希望所投资项目在第5年末回收1000万元资金，若年复利率为6%，则公司现在需要投入约( )万元。A.747.258 B.769.231C.792.094 D.806.452【参考答案】A【解析】本题考查的是终值现值的计算。按照复利计算：F=P(1+6%)5，则P=1000/(1+6%)5=747.258万元7.施工单位已经缴费的工程一切险以及第三方责任险，监理单位应按( )计量。A.均摊法 B.图纸法 C.分解计量法 D.凭据法【参考答案】D【解析】本题考查的是工程计量的方法。凭据法：所谓凭据法，就是按照承包人提供的凭据进行计量支付。如建筑工程险保险费、第三方责任险保险费、履约保证金等项目，一般按凭据法进行计量支付。8.国际工程投标报价中，现场管理费应列入( )。A.分包报价 B.开办费 C.待摊费用 D.暂定金额【参考答案】C【解析】本题考查的是国际工程投标报价的组成。国际工程投标报价的组成应根据投标项目的内容和招标文件的要求进行划分。其中，现场管理费、临时工程设施费、保险费、税金等是在工程量清单中没有单独列项的费用项目，需将其作为待摊费用分摊到工程量清单的各个报价分项中去。9.某设备购入时价格为10万元，已提折旧金额为4万元，现市场价为4万元，沉没成本为( )万元。A.2 B.0 C.4 D.6【参考答案】A【解析】本题考查的是沉没成本的计算。沉没成本=(设备原值一历年折旧费)一当前市场价值=(10-4)-4=2万元10.下列人工定额制定方法中属于技术测定法的是( )。A.统计分析法 B.比较类推法 C.经验估计法 D.写实记录法【参考答案】D【解析】本题考查的是人工定额的制定方法。技术测定法是根据生产技术和施工组织条件，对施工过程中各工序采用测时法、写实记录法、工作日写实法，测出各工序的工时消耗等资料，再对所获得的资料进行科学的分析，制定出人工定额的方法。11.在下列财务分析指标中，属于企业发展能力指标的是( )。A.净资产收益率 B.总资产周转率 C.速动比率 D.资本积累率【参考答案】D【解析】本题考查的是企业发展能力指标。企业发展能力的指标主要有营业增长率和资本积累率等。12.下列企业资产中，属于流动资产的是( )。A.交易性金融资产 B.在建工程 C.投资性房地产 D.债权投资【参考答案】A【解析】本题考查的是资产的分类。流动资产：可以在一年内或超过一年的一个营业周期内变现、耗用的资产。包括货币资金、交易性金融资产、衍生金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、预付款项、其他应收款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产、其他流动资产。B、C、D选项属于非流动资产。13.某企业按照1/30，n/45 的条件购入100万元材料，同期银行贷款的年利率为4.35%，若企业在第40天付款，则企业放弃现金折扣的成本是( )。A.4.35% B.8.085% C.24.24% D.36.36%【参考答案】C【解析】本题考查的是放弃现金折扣成本的计算。放弃现金折扣成本=1%/(1-1%)×[360/(45-30)]=24.24%14.估价师根据以往实际经验获得有关资料，直接估算出分项工程中人工、材料的消耗量，从而估算出分项工程的直接费单价，这种方法称为( )。A.经验估算法 B.匡算估价法 C.定额估价法 D.作业估价法【参考答案】B【解析】本题考查的是单价分析和标价汇总的方法。匡算估价法是指估价师根据以往的实际经验或有关资料，直接估算出分项工程中人工、材料、机具的消耗量，从而估算出分项工程的人、料、机单价。采用这种方法，估价师的实际经验直接决定了估价的准确程度。因此，往往适用于工程量不大，所占费用比例较小的那部分分项工程。15.某施工企业签订了总造价为2000万元的固定总价合同，工期为3年。经测算第1年末完工进度为30%，第2年累计完成完工进度为65%。则按完工百分比法确认该企业第2年的收入为( )万元。A.800 B.700 C.1300 D.2000【参考答案】B【解析】本题考查的是建造(施工)合同收入的核算。第2年应确认的合同收入=2000×(65%-30%)=700万16.某投资项目建筑安装工程费5080万元，设备及工器具购置4010万元，工程建设其他费3030万元，基本预备费600万元，价差预备费750万元，建设期利息488万元，以上数据为含税价，该项目的静态投资含税为( )万元。A.12120 B.12720 C.13470 D.13928【参考答案】B【解析】本题考查的是总投资费用项目的组成。静态投资部分由建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费和基本预备费构成。静态投资=5080+4010+3030+600=12720万元。17.进口机电设备，离岸价1500万，国外运费75万，国外运输保险费3.16万，银行财务费6万，外贸手续费22.9万，关税税率8%，增值税率13%，国内运杂费率3%，设置购置费(含增值税)万元。A.1955.729 B.2002.231 C.1999.886 D.2020.094【参考答案】C【解析】本题考查的是设备购置费的组成和计算。进口设备抵岸价(设备原价)=货价(离岸价)+国外运费+国外运输保险费+银行财务费+外贸手续费 +进口关税 + 增值税 +消费税=1500+75+3.16+6+22.9+(1500+75+3.16)×8%+(1500+75+3.16)×(1+8%)×13%=1954.886万元设备购置费=进口设备抵岸价+国内运杂费=1954.886+1500×3%=1999.886万元18.编制工程量清单时，应列入其他项目清单的是( )。A.特殊地区施工增加费 B.社会保险费 C.材料暂估价 D.工程定位复测费【参考答案】C【解析】本题考查的其他项目清单的编制。其他项目清单：是指分部分项工程量清单、措施项目清单所包含的内容以外，因招标人的特殊要求而发生的与拟建工程有关的其他费用项目和相应数量的清单。工程建设标准的高低、工程的复杂程度、工程的工期长短、工程的组成内容、发包人对工程管理的要求等都直接影响其他项目清单的具体内容。因此，其他项目清单应根据拟建工程的具体情况，参照《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)提供的下列4项内容列项：(1)暂列金额;(2)暂估价：包括材料暂估单价、工程设备暂估价、专业工程暂估价;(3)计日工;(4)总承包服务。19.某拟建工程与已完工程地上部分的建设条件和设计完全相同，但地下部分不同。审查拟建工程施工图预算的地上部分，最适宜采用的方法是( )。A.标准预算审查法 B.筛选审查法 C.分组预算审查法 D.对比审查法【参考答案】D【解析】本题考查的是施工图预算审查的方法。对比审查法是当工程条件相同时，用己完工程的预算或未完但已经过审查修正的工程预算对比审查拟建工程的同类工程预算的一种方法。如:拟建工程与已完或在建工程预算采用同一施工图，但基础部分和现场施工条件不同，则相同部分可采用对比审查法。20.某施工机械预算价格140万元，折旧年限12年(按年限平均法折旧)，残值率5%，年平均工作260台班。该机械台班折旧费为( )元。A.426.28 B.448.72 C.5115.38 D.5384.62【参考答案】A【解析】本题考查的是机械台班折旧费的计算。140×10000×(1-5%)/(12×260)=426.28元/台班21.某施工企业生产所需的甲材料年度采购总量为3000吨，材料单价为6000元/吨，一次订货的固定成本和变动成本分别为3000元和1500元，每吨材料的年平均储存成本为100元，则甲材料的经济采购周转次数为( )次。A.8 B.10C.7 D.6【参考答案】B【解析】本题考查的是经济采购周转次数。;采购周转次数=3000/300=10次22.根据《建设工程施工合同(示范文本》，承包人向监理人正式递交索赔报告应在发出索赔意向通知书后( )天内。A.28 B.14 C.21 D.56【参考答案】A【解析】本题考查的是施工索赔。承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告。23.企业为生产产品发生的可归属产品成本的费用，应当在( )时，将已销售产品的成本计入当期损益。A.产品生产完成 B.确认产品销售收入 C.产成品入库 D.收到产品销售货款【参考答案】B【解析】本题考查的是工程成本核算的任务和基本要求。企业为生产产品、提供劳务等发生的可归用于产品成本、劳务成本等的费用，应当在确认产品销售收入、劳务收入等时，将已销售产品、已提供劳务的成本等计入当期损益。24.某施工企业在2022年取得营业利润5000万元，固定资产盘亏600万元，处置无形资产净收益500万元，缴纳罚款支出20万元，债务重组损失800万元，该企业2022年度利润总额为( )万元。A.3080 B.4100 C.5000 D.4080【参考答案】D【解析】本题考查的是利润总额的计算。利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出=5000+500-600-20-800=4080万元25.根据《建设工程造价鉴定规范》，关于计量争议鉴定的说法，正确的是( )。A.当事人一方仅提出异议未提供证据的，以原计量结果进行鉴定B.当事人一方既提出异议又提出证据的，以提出异议方的计量结果进行鉴定C.当事人就总价合同计量发生争议的，合同对工程计量没有约定的，应对全部工程量进行鉴定D.当事人就总价合同计量发生争议的，合同对工程计量有约定的，仅就变更部分进行鉴定【参考答案】A【解析】本题考查的是建设工程造价鉴定。选项B有误，当事人一方既提出异议又提出具体证据的，应复核或进行现场勘验，按复核后的计量结果进行鉴定。选项C、D有误。当事人就总价合同计量发生争议的，总价合同对工程计量有约定的，按约定进行鉴定;没有约定的，仅就工程变更部分进行鉴定。26.论证新技术方案是否对产品质量有足够的保证程度，属于技术方案的( )。A.先进性 B.可靠性 C.经济性 D.安全性【参考答案】B【解析】本题考查的是“三新”应用方案的选择原则。备选方案的技术能够实现方案设定的目标，对产品的质量性能和方案的生产能力有足够的保证程度，能防范和积极避免因方案技术可靠性不足而产生的资源浪费。27.下列施工机械工时消耗中，属于必需消耗的工作时间的是( )。A.施工本身造成的停工时间 B.多余工作时间 C.不可避免的无负荷下工作时间 D.低负荷下工作时间【参考答案】C【解析】机械工作时间分为必需消耗的时间和损失时间两大类。必需消耗的工作时间里，包括有效工作、不可避免的无负荷工作和不可避免的中断三项时间消耗。28.某混凝土结构工程，工程量清单中估计工程量为8000m³，合同规定综合单价为11.3元/m³,并且当实际工程量超过估计工程量15%时，应调整单价，单价调为10元/m³。工程结束时承包商实际完成混凝土结构工程量为10000m³，则该项工程结算款为( )万元。A.10.000 B.11.040 C.11.300 D.11.196【参考答案】D【解析】[8000×1.15×11.3+(10000-8000×1.15)×10]/10000=11.196万元29.关于资金时间价值的说法，正确的是( )。A.资金周转速度的加快，对提升资金的时间价值有利B.资金的时间价值与资金的使用时间长短无关C.资金的时间价值与资金的数量无关D.资金总额一定，前期投入越多，资金的正效益越大【参考答案】A【解析】影响资金时间价值的因素很多，其中主要有以下几点：1.资金的使用时间。在单位时间的资金增值率一定的条件下，资金使用时间越长，则资金的时间价值越大;使用时间越短，则资金的时间价值越小。2资金数量的多少。在其他条件不变的情况下资金数量越多，资金的时间价值就越多;反之，资金的时间价值则越少。3资金投入和回收的特点。在总资金一定的情况下，前期投入的资金越多，资金的负效益越大;反之，后期投入的资金越多，资金的负效益越小。而在资金回收额一定的情况下，离现在越近的时间回收的资金越多，资金的时间价值就越多;反之，离现在越远的时间回收的资金越多资金的时间价值就越少。4资金周转的速度。资金周转越快，在一定的时间内等量资金的周转次数越多，资金的时间价值越多;反之，资金的时间价值越少。30.已知招标工程量清单中挖上方的工程量为3000m³,其投标人在考虑工作面和放坡后，预计挖土方量为3600m³，经测算，完成该挖土方的人工费40000元，材料费2000元，施工机具使用费140000元，管理费取人、料、机械费之和的10%，利润取人、料、机费用及管理费之和的6%。不考虑其他因素，根据《建设工程量清单计价规范》，该分项工程报价的综合单价应为( )元/m³。A.53.89 B.70.74 C.58.95 D.66.73【参考答案】B【解析】(40000+2000+140000)×(1+10%)×(1+6%)/3000=70.74元/m³31.下列施工企业产生的现金流量中，应计入现金流量表中经营活动产生的现金流量的是( )。A.提供劳务收到的现金 B.从银行借款收到的现金C.处置闲置的固定资产收到的现金 D.偿付贷款利息支付的现金【参考答案】A【解析】本题考查的现金流量表的内容。经营活动的现金流量主要包括：(1)销售商品、提供劳务收到的现金;(2)收到的税费返还;(3)收到其他与经营活动有关的现金(包括企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关，还是与收益相关，均列在该项目下);(4)购买商品、接受劳务支付的现金;(5)支付给职工以及为职工支付的现金;(6)支付的各项税费;(7)支付其他与经营活动有关的现金。32.某投资方案的现金流量如下表，该方案的静态投资回收期为( )年。A.6.36 B.6.56 C.6.63 D.6.79【答案】C【解析】静态投资回收期=6+190/300=6.63年33.企业现有设备出现了第一种无形磨损时对设备及其管理产生的影响是( )。A.需要更换磨损的零部件 B.需要提前更换现有设备 C.导致现有设备原始价值贬值 D.导致现有设备折旧增加【参考答案】C【解析】本题考查的是设备磨损的类型。设备的技术结构和性能并没有变化，但由于技术进步，设备制造工艺不断改进，社会劳动生产率水平的提高，同类设备的再生产价值降低，因而设备的市场价格也降低了，致使原设备相对贬值。这种磨损称为第一种无形磨损。这种无形磨损的后果只是现有设备原始价值部分贬值，设备本身的技术特性和功能即使用价值并未发生变化，故不会影响现有设备的使用。因此，不产生提前更换现有设备的问题。34.关于经济效果评价中独立型方案和互斥型方案的说法，正确的是( )。A.独立型和互斥型是经济效果评价中最常见的两类方案B.独立型在经济上是否接受，不取决于方案自身的经济性C.互斥型意味着各方案间彼此不能互相替代D.互斥型的经济比选，无需考察各方案自身的经济效果【参考答案】A【解析】本题考查的是经济效果评价的内容。选项B错误，独立型方案在经济上是否可接受,取决于技术方案自身的经济性，即技术方案的经济指标是否达到或超过了预定的评价标准或水平;选项C错误，互斥型方案又称排他型方案，在若干备选技术方案中，各个技术方案彼此可以相互代替，因此技术方案具有排他性，选择其中任何一个技术方案，则其他技术方案必然被排斥;选项D错误，互斥方案经济评价包含两部分内容: 一是考察各个技术方案自身的经济效果，即进行“绝对经济效果检验”:二是考察哪个技术方案相对经济效果最优，即“相对经济效果检验”。35.招标人的招标控制价编制错误，投标人在进行投诉时，应该在招标控制价公布后( )向招投标监督机构和工程造价管理机构投诉。A.5天内 B.10天内 C.15天内 D.20天内【参考答案】A【解析】本题考查的是投诉与处理。投标人经复核认为招标人公布的最高投标限价未按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013的规定进行编制的，应在最高投标限价公布后5天内向招投标监督机构和工程造价管理机构投诉。36.关于企业最优资本结构的说法，正确的是( )。A.最优资本结构是使企业价值最大化，同时资金成本低的资本结构B.最优资本结构是使股东每股收益最大的资本结构C.最优资本结构是使债务资金最大的资本结构，因为债务资金越多抵税作用越明显D.最优资本结构是使债务资金最小的资本结构，债务资金越少，企业面临的财务风险越小【参考答案】A【解析】本题考查的是资本结构分析与优化。企业最优的资本结构应当是使企业的价值最大化，同时，资金成本也是最低的资本结构，而不一定是每股收益最大的资本结构。37.同一个企业在不同会计时期对于相同的交易或事项，应当采取统一会计政策;不得随意变更，表述属于( )的会计信息质量。A.可比性 B.相关性 C.重要性 D.可靠性【参考答案】A【解析】本题考查的是会计信息的质量要求。企业提供的会计信息应当具有可比性。同一企业不同时期发生的相同或者相似的 交易或者事项，应当采用一致的会计政策，不得随意变更。确需变更的，应当在会计报表附注中说明。不同企业发生的相同或者相似的交易或者事项，应当采用规定的会计政策， 确保会计信息口径一致、相互可比。会计核算可比性原则也称统一性原则。38.根据《施工合同示范文本》关于进度款审核和支付的说法，正确的是( )。A.发包人签发进度款支付证书表明发包人已接受承包人完成的相应工作B.发包人逾期支付工程进度款的，应按照中国人民银行发布的同期存款利率支付违约金C.发包人和监理人对承包人进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料D.监理人应在收到承包人进度付款申请单及相关资料后14天内完成审查并报送发包人【参考答案】C【解析】本题考查的是进度款审核与支付。A选项错误，发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作;B选项错误，除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金;D选项错误，除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人。39.根据《中华人民共和国企业所得税法》，下列企业取得的收入中，属于不征税收入的是( )。A.债务重组收入 B.已做坏账损失处理后又收回的应收账款 C.依法代政府收取的具有专项用途的财政资金 D.违约金收入【参考答案】C【解析】本题考查的是不征税收入。收入总额中，下列收入为不征税收入：(1)财政拨款。各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。(2)依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金。行政事业性收费，是 指依照法律法规等有关规定，按照国务院规定程序批准，在实施社会公共管理，以及在向公民、法人或者其他组织提供特定公共服务过程中，向特定对象收取并纳入财政管理的费用。政府性基金，是指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途 的财政资金。(3)国务院规定的其他不征税收入。企业取得的，由国务院财政、税务主管部门规定专项用途并经国务院批准的财政性资金。40.塔式起重机自停放地点运至施工现场的运输、拆卸、安装的费用属于建筑安装工程费中的( )。A.措施项目费 B.施工机具使用费 C.分部分项工程费 D.其他项目费【参考答案】A【解析】本题考查的是措施项目费。措施项目费中的大型机械设备进出场及安拆费：是指机械整体或分体自停放场地运至施工现场或 由一个施工地点运至另一个施工地点，所发生的机械进出场运输与转移费用，以及机械在施工现场进行安装、拆卸所需的人工费、材料费、机械费、试运转费和安装所需的辅助设施的费用。41.工程量清单计价模式下，投标人按照招标工程量清单中列出的金额填写且不得变动的是( )。A.暂列金额和专业工程暂估价 B.暂列金额和总承包服务费C.计日工和总承包服务费 D.计日工和专业工程暂估价【参考答案】A【解析】本题考查的是投标报价的编制与审核。暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动。暂估价不得变动和更改。暂估价中的材料、工程设备必须按照暂估单价计入综合单价;专业工程暂估价必须按照招标工程量清单中列出的金额填写。42.下列财务计划现金流量表的构成要素中，属于筹资活动现金流入的是( )。A.增值税进项税额 B.股利分配 C.技术方案资本金投入 D.偿还债务本金【参考答案】C【解析】本题考查的是财务计划现金流量表。也可用排除法，A、B、D都是属于现金流出，故选C。43.关于总价合同工程竣工结算编制的说法，正确的是( )。A.应按照施工图、设计变更及工程洽商计算备分部分项工程量，依据合同约定单价确定竣工结算价B.应根据合同约定方法计算清单工程量及设计变更增加工程量的工程成本并计算酬金及税费C.应以竣工图为依据核定分部分项工程量并计算分部分项工程价款及相关税费D.应在合同价基础上对设计变更、工程洽商及工程索赔等合同约定可以调整的内容进行调整【参考答案】D【解析】本题考查的是竣工结算的依据和编制。采用总价合同的，应在合同价基础上对设计变更、工程洽商以及工程索赔等合同约定可以调整的内容进行调整。44.进行价值工程分析时，计算功能评价值最常用的方法是( )。A.功能重要性系数评价法 B.功能现实成本法 C.功能现实满意度评价法 D.价值系数法【参考答案】A【解析】本题考查的是价值工程的分析阶段。对象的功能评价值F (目标成本),是指可靠地实现用户要求功能的最低成本，可以根据图纸和定额，也可根据国内外先进水平或根据市场竞争的价格等来确定。它可以理解为是企业有把握，或者说应该达到的实现用户要求功能的最低成本。从企业目标的角度来看，功能评价值可以看成是企业预期的、理想的成本目标值，常用功能重要性系数评价法计算。45.在进行投标报价时，对于措施项目中的已完工程及设备保护费。适宜采用的计算方法是( )。A.工程量乘以综合单价 B.分包价格加上管理费 C.分包价格加上风险费 D.计算基数乘以费率【参考答案】D【解析】本题考查的是工程量清单计价的方法。已完工程及设备保护费适宜采用参数法计价，即采用计算基数×相应费率的方式。46.某项目根据《建设工程工程量清单计价》编制的最高投标限价，相关数据为:建筑分部分项工程费为5000万元，安装分部分项工程费为2400万元，装饰装修分部分项工程费为3000万元，其中定额人工费占部分项工程费的25%，措施项目费以分部分项工程费为计费基础，费率为11%，其他项目费合计900万元，规费以人工费为计算基础费率为12%，以上项目均不含增值税，增值税税率为9%，则该项目的最高投标限价合计为( )万元。A.12756.00 B.13692.00 C.13904.04 D.14138.04【参考答案】C【解析】本题考查的是工程量清单编制最高投标限价的方法。分部分项工程费=5000+2400+3000=10400万元;措施项目费=10400×11%=1144万元，其他措施费=900万元;规费=(5000+2400+3000)×25%×12%=312万元，增值税=(10400+1144+900+312)×9%=1148.04万元，最高投标限价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金=10400+1144+900+312+1148.04=13904.04万元。47.利用概算定额法编制单位建筑工程概算的工作有:①确定分部分项工程概算定额基价;②列出分部分项工程并计算工程量:③计算企业管理费、利润、规费和税金;④计算单位工程概算造价;⑤计算单位工程的人、料、机费用。编制步骤正确的是( )。A.②①③⑤④ B.①②③⑤④ C.①②⑤③④ D.②①⑤③④【参考答案】D【解析】本题考查的是概算定额法编制设计概算的具体步骤。利用概算定额法编制设计概算的具体步骤如下：(1)按照概算定额分部分项顺序，列出各分项工程的名称。(2)确定各分部分项工程项目的概算定额单价(基价)。(3)计算单位工程的人、料、机费用。将已算出的各分部分项工程项目的工程量分别乘以概算定额单价、单位人工、材料消耗指标，即可得出各分项工程的人、料、机费用和人工、材料消耗量。再汇总各分项工程的人、料、机费用及人工、材料消耗量，即可得到该单位工程的人、料、机费用和工料总消耗量。如果规定有地区的人工、材料价差调整指标，计算人、料、机费用时，按规定的调整系数或其他调整方法进行调整计算。(4)根据人、料、机费用，结合其他各项取费标准，分别计算企业管理费、利润、规费和税金。(5)计算单位工程概算造价，单位工程概算造价=人、料、机费用+企业管理费+利润+规费+税金48.企业为了对应收票据和应收账款回收情况进行监督，可采取的措施( )。A.制定现金折扣政策 B.编制账龄分析表 C.调整信用期价 D.增加收账人员催收账款【参考答案】B【解析】本题考查的是应收账款的财务管理。应收账款回收情况的监督：企业已发生的应收账款时间有长有短，有的尚未超过收款期，有的则超过了收款期。一般来讲，拖欠时间越长，款项收回的可能性越小，形成坏账的可能性越大。对此，企业应实施严密的监督，随时掌握回收情况。实施对应收票据及应收账款回收情况的监督，可以通过编制账龄分析表进行。49.根据《企业会计准则》，关于财务报表列报要求的说法，正确的是( )。A.应以持续经营作为会计确认、计量和编制会计报表的基础B.所有财务报表均应按照权责发生制编制C.计入当期利润的利得和损失项目的金额应以抵消后的净额列报D.重要项目单独列报，仅以项目金额大小为标准判断其重要性【参考答案】A【解析】本题考查的是财务报表列报的基本要求。选项B错误，除现金流量表按照收付实现制编制外，企业应当按照权责发生制编制其他财务报表。选项C错误，财务报表项目应当以总额列报，资产问负债、收入和费用、直接计入当期利润的利得和损失项目的金额不能相互抵消，即不得以净额。选项D错误，重要项目单独列报。重要性是指财务报表某项目的省略或错报会影响使用者据此作出经济决策。重要性应当根据企业所处环境，从项目的性质和金额大小两方面予以判断。50.施工过程中，需要进行现场签证的事项是( )。A.工程变更导致的施工措施费增减 B.完成施工合同以内的零星工程C.承包人原因导致设备窝工损失 D.承包人原因引起的工程量增减【参考答案】A【解析】本题考查的是现场签证。现场签证的范围一般包括：(1)适用于施工合同范围以外零星工程的确认;(2)在工程施工过程中发生变更后需要现场确认的工程量;(3)非承包人原因导致的人工、设备窝工及有关损失;(4)符合施工合同规定的非承包人原因引起的工程量或费用增减;(5)确认修改施工方案引起的工程量或费用增减;(6)工程变更导致的工程施工措施费增减等。51.关于最高投标限价编制的说法，正确的是( )。A.暂估价应采用基准日期的市场平均价格B.计算总承包服务费时，不考虑招标人是否自行供应材料和设备C.编制措施项目费时，针对无法计算工程量的措施项目，可以以“项”为单位的方式计价，但不包括规费和税金D.综合单价应包括由招标人承担的风险费用【参考答案】C【解析】本题考查的是最高投标限价的编制内容。可以计算工程量的措施项目，应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价，其余的措施项目可以以“项”为单位的方式计价，应包括除规费、税金外的全部费用。52.关于采用实物量法与定额单价法编制施工图预算的说法，正确的是( )。A.实物量法与定额单价法在计算人、料、机费用及汇总方法方面完全相同B.实物量法编制的预算相对于定额单价法工作量更小、编制过程更快捷C.实物量法编制的预算相对于定额单价法更能准确反映实际价格D.实物量法与定额单价法均适用于市场经济条件波动较大的情况【参考答案】C【解析】本题考查的是实物量法。实物量法编制施工图预算所用人工、材料和机械台班的单价都是当时当地的实际价格，编制出的预算可较准确地反映实际水平，误差较小，适用于市场经济条件波动较大的情况。53.某投资项目有四个互斥的方案，设计生产能力和盈亏平衡点产量如下表。仅从方案抗风险能力的角度考虑，投资者应选择的方案是( )。A.甲 B.乙 C.丙 D.丁【参考答案】A【解析】本题考查的是盈亏平衡分析的方法。四个互斥的方案的生产能力利用率分别为，甲=600/1000=60%;乙=650/900=72.2%;丙=500/800=62.5%;丁=500/700=71.4%;生产能力利用率越小，抗风险能力越强;所以A选项符合题意。54.某项目运营期第6年的相关数据为:利息备付率5,息税前利润5000万元，应偿还借款本金3000万元，折旧费3000万元，摊销费100万元，利润总额4000万元(无需弥补前年度亏损)，所得税税率为25%，第6年的偿债备付率是( )。A.1.78 B.2.70 C.2.03 D.1.7【参考答案】A【解析】本题考查的是偿债能力分析。利息备付率5，息税前利润5000万元，所以应付利息是5000/5=1000万元。偿债备付率= (企业息税前利润+折旧+摊销费-企业所得税) /应还本付息金额=( 5000+3000+100-4000×25%)/(3000+1000) =1. 775，保留小数点后两位，选项A正确。55.关于投资项目敏感性分析中临界点的说法，正确的是( )。A.随着设置的投资项目基准收益率提高，临界点也会变高B.利用临界点判别敏感因素的方法是一种相对测定法C.通过敏感性分析图可以直接得到临界点的准确值D.临界点是不确定因素变化，项目由可行转为不可行的临界数值【参考答案】D【解析】本题考查的是敏感性分析。选项A有误，对于同一个技术方案，随着设定基准收益率的提高，临界点就会变低;选项B有误，利用临界点判别敏感因素方法是一种绝对测定;选项C有误，临界点前用专用软件的财务函数计算，也可由敏感性分析图直接求得近似值。56.有同一行业的四家企业拟从银行申请一笔短期贷款，每家企业均向银行提供了能反映自身偿债能力的财务数据，如下表。仅根据上述信息，银行应优先考虑给予贷款的企业是( )。A.甲 B.乙 C.丙 D.丁【参考答案】C【解析】本题考查的是偿债能力比率。常用的短期偿债能力比率包括流动比率、速动比率。丙企业流动比率和速动比率均高于其他企业，故丙企业偿债能力相对较强，应选择丙企业给予贷款。57.某工程采用单价合同计价方式，其中某个分项工程的全费用综合单价为500元/m³，合同约定:发包人第1个月起，从承包人工程进度款中按3%扣留质量保证金，监理人每月签发付款凭证的最低金额为25万元，在第一个月承包人仅进行了该分项工程施工实际完成并经监理人计量的该分项工程量为450m³。第1个月监理人实际签发的付款金额为( )万元。A.0 B.21.825 C.22.500 D.25.000【参考答案】A【解析】本题考查的是进度款的支付。第一个月的进度款额为500×450×(1-3%)=21.825万元<25万元，因此本月监理签发的付款金额为0元。58.某技术方案现金流量如下表,基准收益率为8% ,则该技术方案的财务净现值约为( )万元。A.1221.018 B.1131. 498 C.1701.458 D.2500.000【参考答案】B【解析】本题考查的是财务净现值的计算。FNPV=-2000/1.081-2500/1.082+2000/1.083+2500/1.084+2500/1.085=1131.498万元59.某工程在施工过程中，因不可抗力造成永久性工程损失55万元，承包人受伤人员医药费6万元,施工机具损失18万元，复工前承包人按发包人要求清理工程费用8万元。以上费用应由发包人承担的金额为( )万元。A.32 B.69 C.63 D.87【解析】C【解析】本题考查的是因不可抗力引起的价格调整。应由发包人承担的金额为：永久性工程损失+承包人按发包人要求清理工程费用=55+8=63万元。二、多项选择题(共20题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)。61.下列资料中，属于招标工程量清单编制依据的有( )。A.设计文件 B.施工现场情况 C.合理的施工方案 D.地勘水文资料 E.企业定额【参考答案】ABCD【解析】本题考查的是招标工程量清单编制的依据。招标工程量清单编制的依据有：(1)《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2013和相关工程的国家工程量计算标准;(2)国家或省级、行业建设主管部门颁发的工程量计量计价规定;(3)建设工程设计文件及相关材料;(4)与建设工程有关的标准、规范、技术资料;(5)拟定的招标文件及相关资料;(6)施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及合理的施工方案;(7)其他相关资料。62.以下属于规费的是( )。A.劳动保护费 B.职工福利费 C.工伤保险费 D.医疗保险费 E.财产保险费【参考答案】CD【解析】本题考查的是规费。规费是指按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用。包括：1.社会保险费(1)养老保险费：是指企业按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费。(2)失业保险费：是指企业按照规定标准为职工缴纳的失业保险费。(3)医疗保险费：是指企业按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。(4)生育保险费：是指企业按照规定标准为职工缴纳的生育保险费。(5)工伤保险费：是指企业按照规定标准为职工缴纳的工伤保险费。2.住房公积金：是指企业按规定标准为职工缴纳的住房公积金。其他应列而未列人的规费，按实际发生计取。63.下列技术方案经济效果评价指标中，属于盈利能力分析的动态指标有( )。A.资本金净利润 B.财务内部收益率C.财务净现值 D.速动比率 E.利息备付率【参考答案】BC【解析】本题考查的经济效果评价指标体系。盈利能力分析的动态指标有财务净现值和财务内部收益率。A属于盈利能力静态的指标，D、E属于偿债能力的指标。64.下列措施项目费中，宜采用综合单价法计价的有( )。A.垂直运输工程费 B.脚手架工程费 C.混凝土模板工程费 D.冬雨季施工增加费 E.夜间施工增加费【参考答案】ABC【解析】本题考查的是措施项目费的计算方法-综合单价法。综合单价法：这种方法与分部分项工程综合单价的计算方法一样，就是根据需要消耗的实物工程量与实物单价计算措施费，适用于可以计算工程量的措施项目，主要是指一些与工程实体有紧密联系的项目，如混凝土模板、脚手架、垂直运输等。65.设备安装工程概算与编制方法有( )。A.估算指标法 B.预算单价法 C.类似工程经验法 D.概算指标法 E.扩大单价法【参考答案】BDE【解析】本题考查的是单位工程慨算的编制方法。设备安装工程概算的编制方法包括预算单价法、扩大单价法、概算指标法。66.下列价值工程活动中，属于功能分析工作内容的是( )。A.功能成本分析 B.功能定义 C.工作对象选择 D.功能整理 E.确定改进范围【参考答案】BD【解析】 本题考查的是价值工程的工作程序。67.关于施工图预算对施工单位作用说法正确的有( )。A.可作为确定最高投标报价的依据 B.可作为确定投标报价的参考依据 C.可作为进行施工准备的依据 D.可作为控制工程成本的依据 E.可作为安排建设资金计划的依据【参考答案】BCD【解析】本题考查施工图预算对施工单位的作用。施工图预算对施工单位的作用：(1)施工图预算是确定投标报价的参考依据。在竞争激烈的建筑市场，施工单位需要根据施工图预算造价，结合企业的投标策略，确定投标报价。(2)施工图预算是施工单位进行施工准备的依据，是施工单位在施工前组织材料、机具、设备及劳动力供应的重要参考，是施工单位编制进度计划、统计完成工作量、进行经济核算的参考依据。施工图预算的工、料、机分析，为施工单位材料购置、劳动力及机具和设备的配备提供参考。(3)施工图预算是施工企业控制工程成本的依据。参考施工图预算确定的中标价格是施工企业收取工程款的依据，企业只有合理利用各项资源，采取先进技术和管理方法，将成本控制在施工图预算价格以内，才获得良好的经济效益。(4)施工图预算是进行"两算"对比的依据。施工企业可以通过施工图预算和施工预算的对比分析找出差距，采取必要的措施。A、E选项是对建设单位的作用。68.采用附加率法估算租赁设备租金时，影响每期租金的因素有( )。A.租赁设备的价格 B.租赁期数 C.与租赁期数相对应的利率 D.出租方的股权结构 E.承租方的资金来源【参考答案】ABC【解析】本题考查的是附加率法计算租金。附加率法是在租赁资产的设备货价或概算成本上再加上一个特定的比率来计算租金。每期租金R 表达式为：式中P——租赁资产的价格;N——租赁期数，其值取决于租赁资产预计使用寿命，租赁期可按月、季、半年、年计;i——与租赁期数相对应的利率;r——附加率。根据附加率计算公式，影响租赁资产的价格、租赁期数、与租赁期数相对应的利率、附加率。69.关于项目融资特点的说法，正确的有( )。A.项目出现问题，项目贷款人可以追索借款人除该项目以外的任何形式的资产B.项目融资是一种需进入项目投资者资产负债表的贷款形式C.通常会增加贷款人对投资者资信的依赖程度D.项目融资是以项目为主体的融资活动E.在项目初始阶段应合理分配全寿命周期中的风险【参考答案】DE【解析】A错误，项目出现任何问题，贷款人均不能追索到项目借款人除该项目资产、现金流量以及政府承诺义务之外的任何形式的资产。B错误，项目融资是一种在资产负债表之外的融资。C错误，提高项目的债务承受能力，减少贷款人对投资者资信和其他资产的依赖程度。70.为了提高现金使用效率，企业可采取的现金管理方法有( )。A.推迟应付票据及应付账款的支付，充分利用供货方提供的信用优惠 B.尽可能多地将现金转换为有价证券，以获得更多收益C.尽量使现金流入和现金流出发生的时间趋于一致 D.制定收账政策时，缩短应收账款和应收票据的时间 E.合理使用现金浮游量【参考答案】ACDE【解析】本题考查的是现金管理的目标和方法。为了提高现金使用效率，一般企业可以采用如下管理方法: (1) 力争现金流量同步。(2) 使用现金浮游量。(3) 加速收款。主要是指缩短应收票据及应收账款的时间。(4)推迟应付票据及应付账款的支付。71.编制人工定额时，应计入定额时间的有( )。A.由于劳动组织不合理导致工作中断所占用的时间 B.准备与结束工作时间 C.工人必需的休息时间 D.不可避免的中断时间 E.由于材料供应不及时引起的停工时间【参考答案】BCD【解析】本题考查的是人工定额的编制。选项A和E属于损失时间。72.关于投标人进行工程量清单报价的说法，正确的有( )。A.投标报价不得低于工程成本B.暂列金额应根据招标工程量清单列出的金额填写C.投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应的综合单价中D.暂估价应依据投标人市场询价结果进行填报E.投标人应在综合单价中计入招标文件要求其承担的风险费用【参考答案】ABCE【解析】本题考查的是投标报价的编制与审核。选项D错误，暂估价不得变动和更改。暂估价中的材料、工程设备必须按照暂估单价计入综合单价;专业工程哲估价必须按照招标工程量清单中列出的金额填写。73.根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列费用中，应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用的有( )。A.安全文明施工费 B.计日工 C.财产保险费 D.规费 E.总承包服务费【参考答案】AD【解析】木题考查的是工程量清单计价的方法。指施项目清单中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。发包人和承包人均应按照省、自治区、直辖市或行业建设主管部门发布的标准计算规费和税金，不得作为竞争性费用。74.将一项包括数项资产的建造合同分立为单项合同需同时具备一定的条件，这些条件包括( )。A.每项资产均有独立的建造计划B.每项资产的价值不低于合同价值的三分之一C.每项资产可以独立进行分包，且可由不同的分包单位实施D.每项资产的收入和成本可以单独辨认E.与客户就每项资产进行单独谈判，双方能够接受或拒绝与每项资产有关的合同条款【参考答案】ADE【解析】本题考查的是建造(施工)合同收入的核算。一项包括建造数项资产的建造合同，同时满足下列条件的，每项资产应当分立为单项合同: (1)每项资产均有独立的建造计划;(2)与客户就每项资产单独进行谈判，双方能够接受或拒绝与每项资产有关的合同条款; (3) 每项资产的收入和成本可以单独辨认。如果不同时具备上述三个条件，则不能将建造合同进行分立，而应将其作为一项合同进行会计处理。75.关于影响利率高低因素的说法，正确的有( )。A.社会平均利润率的高低直接影响利率的高低B.通常借贷资本供过于求时，利率会呈上涨趋势C.通货膨胀会对利率高低产生直接影响D.借出资本的风险越高其利率可能越高E.通常借贷资本的期限越长其利率越低【参考答案】ACD【解析】本题考查的是利息与利率的概念。利率是各国发展国民经济的重要杠杆之一，利率的高低由以下因素决定:1.利率的高低首先取决于社会平均利润率的高低，并随之变动。在通常情况下，社会平均利润率是利率的最高界限。因为如果利率高于利润率，无利可图就不会去借款。2.在社会平均利润率不变的情况下，利率高低取决于金融市场上借贷资本的供求情况。借贷资本供过于求，利率便下降;反之，求过于供，利率便上升。3.借出资本要承担一定的风险，风险越大，利率也就越高。4.通货膨胀对利息的波动有直接影响，资金贬值往往会使利息无形中成为负值。5.借出资本的期限长短。贷款期限长，不可预见因素多，风险大，利率就高;反之利率就低。6.利率与经济周期的波动有密切的关联，在经济周期的扩张期上升，而在经济衰退期下降。76.根据《保障农民工工资支付条例》，关于农民工工资支付的说法，正确的有( )。A.农民工工资应以现金、实物或有价证券等形式发放B.分包单位拖欠农民工工资的，由施工总承包单位先行清偿，再依法进行追偿C.建设单位应按照合同约定及时足额将人工费拨付至农民工工资专用账户D.若农民工工资采取施工总承包单位代发的方式支付，总承包单位与分包单位对工程数量、质量等产生争议时，待争议解决后再按规定代发E.建设项目违反工程建设相关法律法规导致拖欠农民工工资的，由建设单位清偿【参考答案】BCE【解析】本题考查的是《保障农民工工资支付条例》。选项A错误，农民工工资应当以货币形式，通过银行转账或者现金支付给农民工本人，不得以实物或者有价证券等其他形式替代。选项D错误，建设单位与施工总承包单位或者承包单位与分包单位因工程数量、质量、造价等产生争议的，建设单位不得因争议不按照本条例的规定拨付工程款中的人工费用，施工总承包单位也不得因争议不按照规定代发工资。77.根据《标准施工招标文件》，下列导致承包人工期延误和费用增加的事件中，承包人能同时获得工期、费用和利润索赔的有( )。A.承包人应监理人要求对材料重新检验且检验结果合格B.设计单位提供图纸延误C.采用合同未约定的安全作业环境及安全施工措施D.异常恶劣的气候条件E.发包人的原因造成工期延误【参考答案】ABE【解析】本题考查的是施工索赔。选项C错误，采用合同未约定的安全作业环境及安全施工措施只赔偿费用。选项D错误，异常恶劣的气候条件，只赔偿工期。78.关于技术方案不确定性分析的说法正确的有( )。A.最常用的不确定性分析方法包括盈亏平衡分析和敏感性分析B.技术方案的不确定性是客观存在的，通常政策变化、技术进步等原因会带来不确定性C.技术方案论证中所依据的数据不充分或预测方法的局限性会带来不确定性D.不确定性的直接后果是使技术方案经济效果的实际值与评价值相偏离,从而给决策带来风险E.通过不确定性分析，可以准确计量不确定因素对技术方案、经济效果产生的影响【参考答案】ABCD【解析】本题考查的是不确定性分析内容。为了有效地减少不确定性因素对技术方案经济效果的影响，提高技术方案的风险防范能力，进而提高技术方案决策的科学性和可靠性，除对技术方案进行确定性分析以外，还很有必要对技术方案进行不确定性分析。79.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，关于工程保修期内的保修责任和修复费用的说法，正确的有( )。A.因承包人原因造成工程的缺陷，承包人应负责修复并承担修复费用B.因发包人使用不当造成工程的缺陷，发包人承担修复费用并支付承包人合理利润C.发包人未经验收擅自使用工程的，承包人不再承担修复责任和费用D.因不可抗力原因造成工程的缺陷，发包人承担修复费用并支付承包人合理利润E.因工程的缺陷导致的人身伤害和财产损失应由造成缺陷的责任方承担【参考答案】ABDE【解析】本题考查的是质量保证金的处理。选项C有误，发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。80.关于采用双倍余额递减法计算固定资产折旧的说法，正确的有( )。A.寿命期累计折旧额与年限平均法累计折旧额相等B.前期年折旧额高，后期年折旧额低C.固定资产账面价值逐年减少D.计算折旧额使用的折旧率逐年下降E.固定资产折旧年限与年限平均法折旧年限相同【参考答案】ABCE【解析】本题考查的是施工费用的计量。选项D有误，固定资产账面余额随着折旧的计提逐年减少，而折旧率不变。
2020年二级建造师公路工程考试真题及答案解析
一、单项选择题(共20题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.软士地基处理时・水泥损拌桩支増理型隔离描宜采用() 点.CFG柱 B.粒料桩 C.粉桩 【答案】D 【解析】水泥搅拌桩防型或支挡型隔离墙宜采用浆喷桩。 【考点来源】2B311018特殊路基施工技术 2.桥梁施工测里中，布设大桥、特大桥的主要控制桩(或其护桩)，均应测量其 A.坐标、相互间的距离与角度 B.里程、相互间的距离与角度 C.高程、尺寸 D.坐标、高程、埋置深度 【答案】A 【解析】大桥、特大桥的主要控制桩(或其护桩)均应测定其坐标、相互间的距离角度、高程等，以免弄错和方便于寻找 【考点来源】2B311042路工程施工测方法 3.关于高填方路基沉降原囚的说法;正确的是()o未设置反压护道 B.高填方路堤两側超填宽度过 C.路堤固结沉降 D.路基边鐛压实遍数不够 【答案】C 【解析】高填方路基沉降的原因 (1)按一般路堤设计，没有验算路堤稳定性、地基力和沉降里。 (2)地基处理不彻底，压实度达不到要求，或地基承載力不的够 填方路堤两超填宽度不够。 (4)工程地质不良，且未作地基孔隙水压力观察 (5)路堤受水漫泡部分边坡陡，填料士质差。 (6)路堤填料不符合规定，随意增大填层厚度压实不均匀，且达不到拠定要求。7)路堤固结沉降。 【考点来源】2B311053高填方路基沉降的防治 4.沥青混合料配合比设计中，若SRS改性剂的添加量为5%表明S改性剂质里占质里的5% A.混料 B.哥料 C.改性沥青 D.基质沥青 【答案】C 【解析】改性沥青的剤里以改性剂占改性沥青总里的百分数计算，胶乳改性沥青的计里应以扣除水以后的固体物含里计算。 【考点来源】2B312022沥青路面面层施工 5.水泥混疑土路面来用小型机具施工时，滚杠所起的作用是() A.振密材料 B.提浆整平 C.避免材料离析 D.提高表面粗猫度 【答案】B 【解析】每车道路面应配备1根滚杠(双车道两根)。振动梁振实后，应拖动滚杠往返2～3遍提浆整平。 【考点来源】2B312032水泥混疑土路面的施工 6.采用圆柱体试件测试水泥稳定碎石(最大粒径31.5m)的无侧限抗压强度，制备式件的尺寸应是()o A..直径10m高:直径=1:1 B.直径10m高:直径=1.5:1 C.直径15mum高:直径=1 D.直径15mum，高:直径=1.5:1 【答案】C 【解析】测定无机结合料稳定土(包括稳定细粒土、中粒土和粗粒土)试件的无侧限抗压强度试件都是高:直径=1:1的圆柱体。粗粒士(最大粒径不超过4mum)试模的直径×高=15m×15mm 【考点来源】2B312051无側限抗压强度试验检 7.钻孔灌注桩施工中，埋放护筒的作用是() A.固定钻机 B.保护孔口地面 C.截断地下水 D.保证孔的垂直度 【答案】B 【解析】埋设护筒:护筒能稳定孔壁、防止塌孔，还有隔离地表水、保护孔口地面固定桩孔位置和起钻头导向作用等 【考点来源】2E313014桥梁基础工程施工 8.关于先张法预应力张拉操作时，热轧帯钢筋张拉程序的说法，正确的是()。 A.0→初应力→1.039cn(補固 B.0→初应力→cm(持荷5min锚固) C.0→初应力÷1.05cmn(持荷5min)→0→「cm(错固) D.0→初应力→1.05cm(持荷5min)→0.90 co-d con(锚固) 【答案】D 【解析】热轧带肋钢筋张拉程序:0→初应力→1.05cm(持荷5min)→0.9ocr 【考点来源】2B13016桥梁上部结构施工cn(補固) 9.关于预制梁块悬臂拼装使用胶粘剂的说法，正确的是息.采用人工拌合 B.涂抹厚度不小于3m C.涂抹覆盖不少于半个匹配面 D.应在梁体的全斷面挤出 【答案】D 【解析】廢粘剂宜来用机械拌合，且在使用过程中应连续搅拌并保持其均匀性，廢粘剂应涂抹均匀，覆盖整个匹配面，涂抹厚度不宜超过3m。对胶接窪施加临时顸应力进行挤压时，挤压力宜为0.2MIPa廢粘剂应在梁体的全斷面挤出。 【考点来源】2B313016桥梁上部结构施工 10.关于仰共和底板施工的说法错误的是() A.仰拱混疑土超前拱墙混爼土施工的超前距离，宜保持3倍以上衬砌循环作业长度 B.仰拱以上的混凝土或片石混疑士应在仰拱混疑土达到设计强度的70%后施工 C.仰拱和底板混爼土强度达到设计强度90%后方可允许车辆通行 D.仰拱施工宜整断面一次成型不宜左右半幅分次浇筑 【答案】C 【解析】仰拱混凝土超前拱墙混疑土施工的超前距离，宜保持3倍以上衬砌循环作业 长度。仰拱施工宜整斷面一次成型，不宜左右半幅分次尧筑。仰拱以上的混疑土或片石混経土应在仰拱混凝土达到设计强度的70%后施工。仰拱和底板混疑土强度达到设计强度100%后方可允许车辆通行。 【考点来源】2B314033路隧道支拍衬劭 11.关于隧道水害原因的说法，正确的是()。 A.隧道穿过含煤层地层 B.衬砌混土收缩 C.树砌厚度不足 D.穿过节理、裂隙发育、含裂隙水的岩层 【答案】D 【解析】隧道水害的原因分析 1.隧道穿过含水层的地层 (1)砂类土和漂卵石类土含水地层。 (2)节理、隙发育，含隙水的岩层 (3)石灰岩、白云岩等可溶性岩的地层、当有充水的溶槽、溶洞或暗河等与隧道相连通时。 (4)浅埋隧道地段，地表水可沿覆盖层的裂隙、孔洞滲透到隧道内 2.隧道衬砌防水及排水设施不完喜。 【考点来源】2B314036隧道工程主要质通病及防治措施 12.设置隧道照明系能避免隧道黑洞效应，使驾驶员适应隧道内外的()o A.视距差 视角差 C.视差 D.高度差 【答案】D 【解析】设置隧道照明系统能避免隧道黑洞效应，使驾驶员适应隧道内外的度差保证行车安全。 【考点来源】2B315021监控系统的主要构成与功能 13.在施工过程基本组织方法中，可以科学地利用工作面，实现不同专业队之间平行施工的是()o A.顺序作业法 B.平行作业法 C.流水作业法 D.平行顺序作业法 【答案】C 【解析】流水作业法可以科学地利用工作面，实现不同专业作业队之间的平行施工。 【考点来源】28320021公路工程进度计划的编制特点 14.工地试验室设备管理中，使用拭疮标识为“准用”时。用()色标签进行标识。 H红 B.黄 C.绿 D.蓝 【答案】E 【解析】仪器设备应实施标识管理，分为管理态标识和使用态标识。使用拭态标只分为“合格”“准用”“停用”三种，分别用“绿”“黄”“红”三色标签进行标识 【考点来源】2B320036路工程项目试验管理 15.根据《公路工程质里检验评定标淮(第一册，土建工程)》，一般项目的合格率应不低于() A.75% B.80% C.85% D.90% 【答案】B 【解析】一般项目，合格率应不低于80%。 【考点来源】2B320042公路工程质里检查与检验 16.关于高处作业安全管理的措施，正确的是() A.安全绳不宜用作悬吊绳 B.高处作业人员应定期进行体检 C.作业面与水平安全网之间的高差不得超过5.0m D.安全网的有效长度不应太于2.5m 【答案】B 【解析】严禁安全绳用作悬吊绳。高处作业人员应定期进行体检。作业面与水平安全网之间的高差不得超过3.m，水平安全网与坠落高度基維面的距离不得小于0.2m 【考点来源】2B320054公跻工程项目安全管理措施 17.根据《公路工程建设项目概算预算編制法》、属于措施费的是() A.文明施工费 B.施工场地建设费 C.施工辅助费 D.安全生产费 【答案】C 【解析】措施费是指直接费以外施工过程中发生的直接用于工程的费用。其内窨包括冬期施工增加、兩期施工增加费、夜间施工增加、特殊地区施工增加费、行车干扰工程施工增加工费、施工輔助费、工地转移等内窨 【考点来源】2B320072路项目中标后预算编 18.下列压路机中，最适用于碾压块石的是() A.凸块式振动圧路机 B.羊脚式振动压路机 C.光轮振动压路机 D.10～1t光轮振动压路机 【答案】D 【解析】参考28320101-2， 【考点来源】2B320101公路工程施工机械设备的生产能力政适用条件 19.关于公路工程招投标管理的说法正确的是() A.施工图设计文件审查后即可开展施工招 B.采用资格后审方式进行施工招标的，投标文件应当以双信封形式密封 C.招标人应当规定最低投标限价和最高投标限价 D.有效投标不足3个的，评标委员会应当否決全部投标 【答案】B 【解析】施工图设计文件批在后，方可开展施工招标。采用资格后审方式进行招标的，投标文件应当以双信封形式密封。招标人可以自行定是否编制标庶或者设置最高投标限价。招标人不得拠定最低投标限价。评标委员会对投标文件进行评审后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标 【考点来源】2B331025路工程施工招标投标管理相关规定 20.二级公路上某座桥;孔径布置为4X3m。桥全长13m施工过程中该桥梁发生了主体结枃垮塌的质里事故.该质里事故的等级为()o A.一般质里事故 B.较大质里事故 C.重大质里事故 D.特别重大质里事故 【答案】A 【解析】此叱桥属于大桥(1000米参多孔跨径总长100米)，路等级为二级公路般质里事故，是指造成直接经济损失100万元以上1000万元以下，或者除高速公路以外的公路项目中桥或大桥主体结枃垮塌、中隧道或长隧道结构坍場、或者小型水运工程主体结构垮塌、报的事故 二、多项选择题(共10题，每题2分、每题的备选项中。有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分少选，所选的每个选项得0.5分) 21.石质路塹施工采用微差爆破方法的优点有 A使爆破面形成一个光滑平整的坡面 B.可减震1/3～2/3 C.加强了岩石破碎效果 D.可节省炸药 E.一次可形成数百米路基 【答案】BCD 【解析】当装药里相等时，优点是:可减震1/3～2/3:前发药包为后发药包开创了临空面，从而加强了岩石的破碎效果;降低多排孔一次爆破的雄积高度，有利于挖掘机作业由于发或逐排依次爆破。少了岩石夹制力，可节省炸药20% 【考点来源】2B3110113挖方路基施工 22.柱板式挡土墙是由()组成。点.挡土板 B.肋柱 C.锚杆 D.墙面板 E.沉降缝 【答案】ARC 【解析】柱板式锚杆挡土墙是由挡土板、肋柱和锚杆组成。 【考点来源】2B311022防护与支挡工程的施工 23.关于提高水泥稳定碎石材料强度的说法，正确的有息.适当增加水泥用 B.增加材料分档备料个数 C.提高压实度标准 D.增加拌合用水里 E.采用二次拌合生产工艺 【答案】 【解析】对一般工程可选择不少于1档备料，对极重、特重交通荷载等級且强度要求较高时，为了保证级西的稳定，宜选择不少于4档备料 【考点来源】2E312012无机结合料稳定基层(底基层)施工 24.关于滑升模板浇桥墩混爼土的说法，正确的有() A.宜采用高动度混疑土 B.浇筑应分层分段进行 C.应采用插入式振动器振捣 D.为加快模板提升时间，可捲入一定数里的早强齐 E.宜采用半干硬性混邂士 【答案】BCDE 【解析】采用滑升模板浇笂桥墩混爼士时，应符合下列规定 (1)宜采用低流动度或半干硬性混疑土。 )浇筑应分层分段进行，各段应浇筑到距模板上口不小于100～150nmn的位置为 止。若为排柱式墩台，各立柱应保持进度一致。 (3)应采用插入式振动器振捣 (4)为加快模板提升时间，可捲入一定数里的早强剂 在滑升中须防止干斤顶或油管接头在混土或钢筋村料上油 (6)每一整体结构的浇筑应连续进行，若因故中途停工，应按施工缝处理 7)混疑土脱模时的强度宜为0.2～0.5Pa脱模后如表面有缺陷时应及时予以修补。 【考点来源】2B313015桥梁下部结构施工 25.当隧道围岩较差、跨度大、浅埋、地表沉降需要控制时，适用的开挖方法有()点. A.全斷面法 B.台阶法 中隔壁法(CD法 D.交叉中隔壁法(CFI法) E.环形开挖预留核心士法 【答案】CD 【解析】中隔壁法(CD法)或交叉中隔壁法(CI法)适用于围岩较差、跨度大、浅埋、地表沉降需要控制的场合 【考点来源】2314032亼路隧道开挖 26.下列交通安全设施中，能起诱导视线作用的有() A.轮廓标 B.隔离柵 D.突起路标 E.防撞筒 【答案】CE 【解析】防撞设施具有吸收能里，琙轻事故车辆及人员的损伤程度，以及诱导视线的作用。防撞设施主要包括护栏、防撞筒等 【考点来源】2B315011交通安全设施的主要构成与功能 27.关于丛路工程施工测里管理的说法，正确的有 A.对设计平面控制桩和高程控制桩等逐一进行确认接收敏好记录，理交接桩签认手续 B.完成复测后:编制夏驯成果报告，经监理、设计单位签字确认后使用 C.在设计控制网点的基础上进行加密时，相邻加密桩点间保证通视且间距不宜超过300m D.水進点加密时，沿路线每30m应有一个水准点 E.导线复时，同一建设项目相邻施工段的导线应闭合，并满足同等精度要求 【答案】ACE 【解析】由建设单位组织监理单位参加，设计单位对施工单位进行现场交接桩工作对设计平面控制桩和高程控制桩等逐一进行现场确认接收做好交接记录，办理交接桩签认手续完成后编制复测成果报告书，经监理〈设计签字确认后使用。根据施工测里的需要确定在设计控制网点的基础上进行加密或重新布设测里控制网点，相邻加密桩点保证通视且间距不宜超过300mo沿路銭每500m宜有一个水点。同一建设项目内相邻施工段的导线应合，并满足同等级精度要求 【考点来源】2B320035公路工程施工里管理 28.关于分包合同管理的说法正确的有 A.监理人只与承包人有监理与被監理关系，对分包人在现场施工仅承担协管理义务 B.承包人对分包工程的实施具有全面管理责任 C.监理人就分包工程施工发布的任何指示均应同时发给琅包人和分包人 D.分包人不能直接向监理人提出付款申请 E.分包人的索赔要求只能向承包人提出 【答案】BDE 【解析】监理人只有与承包人有监理与被监理的关系，对分包人在现场施工不承担协周管理义务・承包人作为两个合同的当事人，不仅对发包人承担确保整个合同工程按预期目标实现的义务而且对分包工程的实施具有全面管理责任。监理人就分包工程施工发布的任何指示均应发给承包人。分包人不能直接向监理人提出支付要求，必须通过承包人。分包合同履行过程中，当分包人认为自己的合法权益受到损害，无论事件起因于发包人监理人，还是承包人他都只能向承包人提出索赔要求。 【考点来源】2B320063公路王程分包合同管理 29.关于施工单位项目部驻地建设要求的说法，正确的有() A.自建房最低标为活动板房，搭建不宜超过三层 B.项目经理部人均公面积一般不小于6m C.生活污水排放应进行拠划设计，设置一级沉淀池 D.寒冷地区驻地办公区、生活区应采用集中供暖设计，严禁电力取暖 E.驻地来用院落封管理、距离集中爆破区30m以外 【答案】BD 【解析】自建房屋最低标准为活动板房，建设宜选用阻燃材料，搭建不宜超过两层。项目经理部人均动面积一般不小于6仰。生活污水排放应进行拠刘设计，设置多级沉定池，通过沉淀过潓达到排敞标准。驻地办公区、生活区应采用集中供暖设施，严禁电力取暖。驻地宜为独立式庭院，四周设有围墙・有固定出人口。离集中爆破区500m以外 【考点来源】2E320091项目部驻地建设 30.根据《公路水运工程安全生产监督管理办法，施工单位项目负责人对项目安全生产工作负有的职责有 A.按规定配足项目专职安全生产管理人员 B.且织制定项目安全生产教育和培训计 C.督促落实本单位施工安全风险管控措施 D督促项目安全生产费用的规范使用 E.依据风险评估结论，完善施工组织设计和专项施工方案 【答案】ADE 【解析】项目负责人对项目安全生产工作负有下列职责:1)建立项目安全生产责任制，实施相应的考核与奖惩2)按规定配足项目专职安全生产管理人员o 3)结合项目特点，组织制定项目安全生产规章制度和操作拠程。4)组织制定项目安全生产教育和培训计划。 (5)督促项目安全生产费用的规范使用 (6)依据风险评估结论，完善施工组织设计和专项施工方案。 (7)建立安全预防控制体系和隐患排查治理体系，督促、检查项目安全生产工作确认重大事故隐患整改情兄。 (8)组织制定本合同段施工专项应急预案和现场处置方案，并定期组织演练。9)及时、如实报告生产安全事故并组织自救。 【考点来源】12B332012公路工程承包人安全责任 三、实务操作和案例分析题((共4题，每题20分) 案例(一) 背景资料 施工单位我建了某二级公路路基工程，路基宽度10m:其中K1+600～K1+900为软土地基，该路段原地面平坦，路基为填方路堤，设计来用碎石桩处理软基，碎石桩桩径D为0.5m，桩中心间距S为1.3m，正三角形布置，桩长h为m，桩内填充碎石填枓填料最大粒径50m，含泥里不大于5%，碎石桩布置如图1所示 图1碎石桩布置示意图 施工单位专业工程师编制了软萇路堤填筑施工方案，项目技术部门对施工方案进行了审核项目经理审批后用于指导施工。 碎石桩用振动沉管法施工，针对碎石桩施工，施工单位在施工前进行了成桩挤密试验。施工过程中，先开挖纵横排水沟，将农田排水干，并清除表层淤況质土，清基后先铺设0.25m厚的级配碎石并压实，然后进行碎石桩施工，打完碎石桩后设土工格栅;再甫设级配碎石墊层。首排碎石桩里程桩号为K1+600，最后一排里程桩号不超过K1+900，基底处理宽度为52m，桩位布置不超出此范围。其成桩工艺为: ①桩管垂直就位，闭合桩靴 ②将桩管沉入地基土中达到设计深度 ③按设计规定的混合料数里向桩管内投入碎石料; ④边振动边拔管。拔管高度100cm ⑤边振动边向下压管(沉管)，下压高度30m ⑥继续振动10～20，停振时间长短按照规定要求 ⑦重复步骤③③，直至桩管拔出地面路堤填筑过程中，为保证软土地基路堤稳定性路堤施工期内施工单位连续观测了路堤的沉降等，其填筑速窣按路堤中心錶地面沉降速窣每昼夜不大于10～15mm控制。路堤完工且在沉降稳定后，进行路面及边坡防护等施工 【问题】 1.写出图1中构造物AB、C的名称。 2.计算该路段碎石桩的总根数。(计算过程结果保留小数点后3位最后结果取整)。 3.改正施工方案审批流程中的错误・针对碎石桩施工，施工单位在施工前还应进行何种试验? 4.写出背景资料中振动沉管法的成桩工芝方法名称，振动沉管法的成桩工芝还有哪两种方法? 5.为保证軟土地基路堤稳定性，路堤填筑时还应采用什么控制标准? 【参考答案】 1.A:边沟(或排水沟)。B:土工格栅。C:级配碎石垫层。 2.52/1.=40300/1.3=230.769，41×231.76940×230.769=18733(根) 3.(1)改正:施工单位专业工程师编制了软基路堤填筑施工方案，项目技术部门进行审核，项目总工程师审批后，方可指导施工。 (2)碎石桩施工前应进行成桩工芝和成桩强度试验 4.(1)重复压拔管法。 (2)振动沉管法的成桩工芝还有一次振管法和逐欠振管法。 5.路堤填筑时还应按坡腳水平位移速窣每昼夜不大于5m控制路堤稳定性 案例(二) 背景资料： 某等外级公路，起讫桩号K0+000～K7+300，沿途经过工业度矿区域，该地多潮湿，雨量充沛，陸着当地旅游资源的开发，该路段已成为重要的旅游公路，经专家论证，确定该等外级公路升级改造成三级公路，路百结构形式，如图2所示。图2 路面结构形式示意图 施工中发生如下事件: 事件一：施工单位结合当地的自然条件，采用最适合的A法施工填隙碎石底基层，部分做法如下 1.集料层表面空全部填满后，立即用活水车洒水，直到饱满 2.用轻型压路机跟在酒水车后碾压。 3.碾压完成的路段应立即将表面多余的细料以及料盖层扫除干净 事件二：施工单位对水泥稳定煤石混合料进行了不同龄期条件下的强度和模量试验以及温度收和干湿收缩试验等，评价其性能 事件三：为加快施工进度，施工单位编制施工组织设计时，分析了路画工程各结构层流水参数见表2决定采用搭接流水方式施工，通过分析各结构层的施工速度，得出前逆工序速度快于后逆工序速度，以比确定了工序之间的搭接类型 事件四：因该旅游公路不能中断交通，施工单位水泥稳定煤石基屋施工完成后，不及时铺筑洒青混凝土画层，在基屋上喷屋油后，采用屋法表面处治铺筑了相应的功能层B 【问题】 1.写出事件一方法息的名称，填隙碎石底基层施工还有哪一种方法? 2.逐条判断事件一中填隙碎石底基层施工的做法是否正确?若不正确写出正确做法。 3.事件二中，施工单位在煤研石使用前，还应做什么处理? 4.复制表2到答题卡上，对流水参数与各自所属参数类别一一对应连线 5.事件三中，施工单位确定了哪种搭接类型? 6.写出事件四中功能层B的名称，该功能层还可以来用哪种方法施工? 【参考答案】 1.A:湿法。填碎石底基层还有干法施工 2.①正确。 ②不正确。改正:宜用重型压路机跟在洒水车后碾圧。 ③不正确，碾压完成的路段应让水分蒸发一段时间，结构层变干后，将表面多余的细料以及细料覆盖层扫除干净 3.煤研石在使用前还应崩解稳定。 4. 5.选用开始到开始(STS)搭接类型。 理由:相结枃层之间的速度决定了相邻结构层之间的搭接类型，前道工序的速度快于后道工序时选用开始到开始搭接类型，否则选用完成到完成搭接类型。(理由可以不写) 6.(1)B:下封层。(2)封层还可采用稀浆封层法施工。 案例(三) 背景资料 二级公路某大桥全长857m桥宽12.5m桥梁上部结构布置为4×25mT梁+6X4mT梁+(45m+80nt45m)浇连续箱梁6×4mT梁+4×25mT梁。其中4mT梁桥跨横断面如3所示 T梁预制场位于南岸#桥台一側的路基土;设有3个25mT梁预制台座与4个4mT梁预制台座，结合本桥结构及地形条件，使用1台运梁平车将T梁从预制场的存梁区移运架梁现场，采用4m双导梁架桥机首先对南岸π梁逐孔架设，等(4m+0mt45m)悬浇连续箱梁施工完毕后逐孔架设北岸各跨T梁。 施工中发生了如下事件： 事件一:T梁预制完成后，采用两台设计起吊能力为1251的龙]吊将T梁吊运至存梁区存放。移梁前对梁体涂统一标识。标识内包括预制时间、施工单位、部位名称， 施工单位T梁存放做法如下: ①T梁运至存梁区时。其混凝土强度不低于设计强度的80%。 ②T梁叠层存放时不得超过三层。 ③强层存放时下层T梁端部顶面上用加厚钢板支垫。 ④T梁按吊装次序、方向水平分层强放，标志向外，并支撑牢固。 事件二:T梁吊装前;在每片梁两端标出竖向中心线，并在盖梁(桥台)顶面上测里放样，放出梁的纵向中心线与每片梁的具体位置。 T梁预制并运输到架设施工现场，采用双导梁架桥机架设的主要工序包括:①架桥机及导梁拼装，试吊;②架桥机前移至安装跨，支顶前支架;③安放支座;落梁，橫移到位;⑤运梁喂梁，吊装、纵移到位;铰缝施工，完成整垮安装;の各步骤架设下一片梁直至完成整孔梁:③架桥机前移至下跨，直至完成整桥安装。 事件三:施工前，根据《公路工程施工安全技术规范》和《公路水运工程安全生产监督管理办法》施工单位针对本桥梁上部结构施工危险性较大工程编制了25mT梁予预制25mT梁运输与安装、4mT梁预制、4mT梁运输与安装共四个专项施工方案，并按照方案要求进行施工 【问题】 1.分别计算本大桥需预制40mT梁的边梁、中梁的数。(单位:片) 2.写出图3中结层AB和构造物C的名称。 3.事件一种，补充T梁还应喷涂的标识内窨。施工单位存梁做法中哪两条是错误的?并改正错误之处. 4.事件二中，补充在敏台上测里放样的缺项;写出T梁双导梁架桥机架设施工工序④的正确排序。(用序号表示，如:③②④①…) 5.事件三，哪个专项施工方案需要召开专家论证会进行论证、审查?专家论证会由哪个单位组织召开? 【参考答案】 1.40mT梁的边梁数里为2×6X2=24(片)，中梁数里为4X6×2=48(片). 2.A:桥面铺装。B:调平层。C:橫隔板接窪。 3.(1)T梁还应喷涂的标识内窨还有张拉时间、梁体编号。 (2)②、③错误。 ②改正:T梁层存放时不得超过2层。 ③改正:当构件多层叠放时，层与层之间应以垫木隔开，各层墊木的位置应设在设计拠定的支点处。支垫材质应采用承載力足够的非刚性材料，不能用加厚钢板。 4.(1)敏台上测量放样的缺项:支座纵横中心线、梁板端位置橫线。 (2)T梁双导梁架桥机架设施工工序:①②⑤④③⑦⑥⑧。 5.(1)需要召开专家论证会进行论证、审査的施工方案有:4mT梁运输与安装。 (2)专家论证会由施工单位组织召开。 案例(四) 背景资料 施工单位承接了某国道的交通安全设施项目施工，起讫桩号K296+400～K316+600。 该工程参照《Δ路工程标准施工招标文件》签订合同，合同约定;针对变更工程，投标报价中若无适用青单项目可重新拟定价格;企业管理趨和利润均以直接费为计算基数，企业管理费费率为7%，利润率为6%;针对小型变更项目，监理工程师有权要求施工单位按计日工施工。 根据施工图设计中央分隔带拍栏为混疑士护栏，采用预制安装施工工芝:K300+210~K300+250临崖路段路侧护栏为混嶷土护栏，其构造型式如图4所示。 施工中发生如下事件: 事件一:施工单位在工地附近设置了小型构件预制场用于混疑土护栏、里程碑等构件的预制。小型构件预制场采用封闭式管理，平面布置图中将场地划分为构件生产区、废料处理区等4个主要功能区。 事件二混疑土护栏预制、安装是施工单位采取了如下做法: ①混凝土护栏采用了木模板，入模前进行了模板拼缝检査，并选用优质隔离，保证疑土外观 ②K298+300～K299H900中央分隔带混疑土安装时。施工人员同时从两段向中间施工。 ③在吊装、雄放混疑土过程中，个别混疑土护栏构件的边角出现了破损栏安装就位后，施工人员及时采用了M10水泥劭浆进行了修补 事件三:由于设计变更导致部分已安装完成的混疑土护栏需拆除，经监理工程师现场核查拆除工作共持续两天，每天1个施工技术员和1个工长现场指挥拆除20个工人签与护栏拆除，另有1台1m2/斗装載机配合就自卸汽车运输每日工作10小时(不含午餐午体时间)。以上拆除工作所增加费用，监理工程师要求施工单位按计日工青单结算合同中部分计日工劳务和计日工施工机械青单报价见表4。 表4计日工劳务和计日工施工机械清单报价表 【问题】 1.图4中，混凝土护栏枃造划分属于什么类型?混土护栏的基础为那种方式? 2.写出事件一中小型构件预制场另外2个功能区的名称。 3.逐条判斷事件二中施工单位的做法是否正确?若不正确写出正确做法。 4.事件三中，施工单位可计里计日工劳务多少个工日?计日工装载机和自卸汽车各多少个台班?计日工劳务费和计日工施工机械费分别是为多少元?(计算结果保留小数点后1位) 【参考答案】 1.(1)混疑土护栏按构造刘分属于单坡型混疑土护栏。 (2)混土护栏的基础为扩大基础 2.小型构件预制场另外2个功能区:原材料雄放区、成品雄放区 3.①不正确。改正:预制混疑土护栏使用的模板，应采用钢模板。 ②不正确。改正:混疑土护栏的安装应从一端逐步向前推进。 ③不正确。改正:个别混疑土护栏构件的边角出现了破碎，应在安装就位后，采用高于混疑土护栏强度的材料及时修补。 4.(1)施工单位可计里计日工劳务:(1+1+2)×10×2/=5.0(工日 (2)装载机:1×10×2/=2.5(台班)自卸汽车:1×10×2/8=2.5(台班 (3)计日工劳务:1X10×2/8×170+20×10×2f8X150=7925.0(元)施工机:1000×2.5=2500.0(元)