标准下载库 - 工程
type: channel
link: https://www.bzxzku.com/index.php/tag/%25E5%25B7%25A5%25E7%25A8%258B/
items: 2023年一级造价工程师《工程计价》真题及答案解析
items: 2023年一级建造师《工程经济》考试真题及答案解析
items: 2020年二级建造师公路工程考试真题及答案解析

2023年一级造价工程师《工程计价》真题及答案解析
type: item
date: 2023-10-30T08:47:19+08:00
description: 一、单选题1.某建筑工程项目建设投资为 12000 万元，工程建设其他费为 2000 万元，预备费为 500 万元建设期利息为 900 万元，流动资金为 300 万元。该项目的固定资产投资额为( )万元。A.12900B.13400C.15400D.15700【答案】A【解析】本题考查的是我国建设项目总投资及工程造价的构成。12000+900=12900 万元。参见教材 P2。2.根据国际建设项目计量标准(CMS)，下列费用中，应计入项目相关建设成本的是( )。A.场外设施费B.附属工程费C.拆除和场地平整费D.场地购置费【答案】A【解析】本题考查的是国外建设项目总投资构成。项目相关建设成本包括场外设施费用、工器具及生产家具购置费、与项目建设有关的咨询费和监理费以及风险准备金，不包括场地购置费和业主为实现项目发生的其他费用。参见教材 P3。3.某项目采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料、加工费等费用为30万元，外购配套件费为8万元，利润率为7%，增值税率为13%。不计其他费用，则用成本计算估价法计算的该台设备原价为( )万元。A.44.27B.44.91C.45.31D.45.95【答案】C【解析】本题考查的是设备购置费的构成和计算。利润=30×7%=2.1 万元，增值税=(30+8+2.1)×13%=5.213 万元，设备原价=30+8+2.1+5.213=45.313 万元。参见教材 P5。4.下列费用中，应计入进口设备运杂费的是( )。A.国际运费B.国际运输保险费C.外贸手续费D.采购及保管费【答案】D【解析】本题考查的是设备购置费的构成和计算。 设备运杂费是指国内采购设备自来源地、国外采购设备自到岸港运至工地仓库或指定堆放地点发生的采购、运输、运 输保险 、保管、装卸等费用。通常由下列各项构成：(1)运费和装卸费。国产设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库(或施工组织设计指定:的需要安装设备的谁故地点止所发生的运费输装卸费;进口设备由我国到岸港口或边境车站起至工地仓库(或施工组织设计指定的需安装设备的堆放地点)止所发生的运费和装卸费。 (2)包装费。在设备原价中没有包含的，为运输而进行的包装支出的各种费用。(3)设备供销部门的手续费。按有关部门规定的统一费率计等。(4)采购与仓库保管费。指采购、验收、保管和收发设备所产生的各费用，包括设备采购人员、保管人员和管理人员的工资、工资附加费、办公费、差旅交通费，设备供应部门办公和仓库所占固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保护费、检验试验这些费用可按主管部门规的采购与保管费费率计算。参见教材 P8。5.关于一般计税方法和简易计税方法的选择，下列说法正确的是( )。A.允许采用简易计税方法时，选择何种方法主要取决于可抵扣的进项税额B.计税方法一经选择，48个月内不得变更C.同一时期承包人的不同项目只能选择相同的计税方法D.不允许发包人在招标合同条款中要求选择特定的计税方法【答案】A【解析】本题考查的是建筑业的増值税税务筹划。选项 B 错误，根据有关规定，计税方法的选择权归属于纳税人，具体到建筑行业，计税方法的选择权应归属于承包人，除规定只能使用简易计税方法的情况外，满足上述简易计税适用范围的四种情况时，承包人可以选择采用一般计税方法或简易计税方法，但一经选择，36个月内不得变更。选项 C 错误，一般纳税人可就不同应税行为选择不同的计税方法，有可能出现一般计税方法和简易计税方法同时存在的情形，所以36 个月内不得变更主要是针对单个项目而言的，而不是说一般纳税人选择了简易计税方法以后，全部建筑项目均要适用简易计税。选项 D 错误，，发包人虽然在法理上并不具备税方法的选择权，但其可以在建设项目招投标问朋程中通过事先拟定的合同条款要求选择特定的计税方法，在这种情况下，发包人事实上享有了增值税计税方法的选择权。参见教材 P15。6.关于措施项目工程量的计算单位，下列说法正确的是( )。A.脚手架费按建筑面积或垂直投影面积以“㎡”为单位计算B.超高施工增加费按建筑物超高高度以“m”为单位计算C.垂直运输费按运输距离以"m"为单位计算D.降水费用按降水深度以"m"为单位计算【答案】A【解析】本题考查的是按造价形成划分建筑安装工程费用项目构成和计算。选项 B 错误，超高施工增加费按建筑物超高部分建筑面积以“㎡”为单位计算。选项 C 错误，垂直运输费可根据不同情况用两种方法进行计算：按照建筑面积以 “㎡”为单位计算;按照施工工期日历天数以“天”为单位计算。选项 D 错误，施工排水、降水费分两个不同的独立部分计算：成井费用通常按照设计图示尺寸以钻孔深度以“m”计算;排水、降水费用通常照排、降水日历天数以“昼夜”计算。参见教材 P20～21。7.下列国外建筑安装工程费的构成项目中，应计入管…

2023年一级建造师《工程经济》考试真题及答案解析
type: item
date: 2023-09-11T09:14:56+08:00
description: 一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)。1.下列企业支出中属于资本性支出的是( )。A.长期投资支出 B.大额原材料采购支出 C.公益性捐赠支出 D.分配股利支出【参考答案】A【解析】本题考查的是支出的分类。资本性支出：是指通过它所取得的效益及于几个会计年度(或几个营业周期)的支出，如企业购置和建造固定资产、无形资产及其他资产的支出、长期投资支出等，对于这类支出在会计核算中应予以资本化形成相应的资产。B选项属于收益性支出;C选项属于营业外支出;D选项属于利润分配支出。2.下列成本费用要素中，属于经营成本的是( )。A.修理费 B.折旧费 C.摊销费 D.利息支出【参考答案】A【解析】本题考查的是经营成本。经营成本=总成本费用一折旧费一摊销费一利息支出或 经营成本=外购原材料、燃料及动力费+工资及福利费+修理费+其他费用。3.某公司年初存入银行100万元，年名义利率4%，按季复利计息，第5年末该笔存款本利和约为( )万元。A.117.258 B.121.665 C.122.019 D.126.973【参考答案】C【解析】本题考查的是等值的计算。(1)按计息周期利率计算：F=P×(1+i)n=100×(1+4%/4)20=122.019万元(2)按年实际利率计算：ieff=(1+4%/4)4-1=4.06%，F=P×(1+i)n=100×(1+4.06%)5=122.019万元4.根据《建设工程工程量清单计价规范》，代表专业工程的项目编码是( )。A.1、2位 B.5、6位 C.3、4位 D.7、8、9位【参考答案】C【解析】本题考查的是分部分项工程项目清单的编制。根据《计价规范》规定，分部分项工程量清单项目编码分五级设置，用12位阿拉伯数字表示。其中1、2位为相关工程国家计量规范代码，3、4位为专业工程顺序码，5、6位为分部工程顺序码，7、8、9位为分项工程项目名称顺序码，这九位应按各专业计量规范的规定设置;10～12位为清单项目编码，应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置，同一招标工程编码不得有重码，这三位清单项目编码由招标人针对招标工程项目具体编制，并应自001起顺序编制。5.建筑企业对外提供机械作业取得的收入属于( )。A.营业外收入 B.建造合同收入 C.提供劳务收入 D.销售商品收入【参考答案】C【解析】本题考查的是收入的分类。提供劳务收入是指企业通过提供劳务作业而取得的收入。建筑业企业提供劳务一般均为非主营业务，主要包括机械作业、运输服务、设计业务、产品安装、餐饮住宿等。6.某公司希望所投资项目在第5年末回收1000万元资金，若年复利率为6%，则公司现在需要投入约( )万元。A.747.258 B.769.231C.792.094 D.806.452【参考答案】A【解析】本题考查的是终值现值的计算。按照复利计算：F=P(1+6%)5，则P=1000/(1+6%)5=747.258万元7.施工单位已经缴费的工程一切险以及第三方责任险，监理单位应按( )计量。A.均摊法 B.图纸法 C.分解计量法 D.凭据法【参考答案】D【解析】本题考查的是工程计量的方法。凭据法：所谓凭据法，就是按照承包人提供的凭据进行计量支付。如建筑工程险保险费、第三方责任险保险费、履约保证金等项目，一般按凭据法进行计量支付。8.国际工程投标报价中，现场管理费应列入( )。A.分包报价 B.开办费 C.待摊费用 D.暂定金额【参考答案】C【解析】本题考查的是国际工程投标报价的组成。国际工程投标报价的组成应根据投标项目的内容和招标文件的要求进行划分。其中，现场管理费、临时工程设施费、保险费、税金等是在工程量清单中没有单独列项的费用项目，需将其作为待摊费用分摊到工程量清单的各个报价分项中去。9.某设备购入时价格为10万元，已提折旧金额为4万元，现市场价为4万元，沉没成本为( )万元。A.2 B.0 C.4 D.6【参考答案】A【解析】本题考查的是沉没成本的计算。沉没成本=(设备原值一历年折旧费)一当前市场价值=(10-4)-4=2万元10.下列人工定额制定方法中属于技术测定法的是( )。A.统计分析法 B.比较类推法 C.经验估计法 D.写实记录法【参考答案】D【解析】本题考查的是人工定额的制定方法。技术测定法是根据生产技术和施工组织条件，对施工过程中各工序采用测时法、写实记录法、工作日写实法，测出各工序的工时消耗等资料，再对所获得的资料进行科学的分析，制定出人工定额的方法。11.在下列财务分析指标中，属于企业发展能力指标的是( )。A.净资产收益率 B.总资产周转率 C.速动比率 D.资本积累率【参考答案】D【解析】本题考查的是企业发展能力指标。企业发展能力的指标主要有营业增长率和资本积累率等。12.下列企业资产中，属…

2020年二级建造师公路工程考试真题及答案解析
type: item
date: 2022-11-18T15:08:25+08:00
description: 一、单项选择题(共20题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.软士地基处理时・水泥损拌桩支増理型隔离描宜采用() 点.CFG柱 B.粒料桩 C.粉桩 【答案】D 【解析】水泥搅拌桩防型或支挡型隔离墙宜采用浆喷桩。 【考点来源】2B311018特殊路基施工技术 2.桥梁施工测里中，布设大桥、特大桥的主要控制桩(或其护桩)，均应测量其 A.坐标、相互间的距离与角度 B.里程、相互间的距离与角度 C.高程、尺寸 D.坐标、高程、埋置深度 【答案】A 【解析】大桥、特大桥的主要控制桩(或其护桩)均应测定其坐标、相互间的距离角度、高程等，以免弄错和方便于寻找 【考点来源】2B311042路工程施工测方法 3.关于高填方路基沉降原囚的说法;正确的是()o未设置反压护道 B.高填方路堤两側超填宽度过 C.路堤固结沉降 D.路基边鐛压实遍数不够 【答案】C 【解析】高填方路基沉降的原因 (1)按一般路堤设计，没有验算路堤稳定性、地基力和沉降里。 (2)地基处理不彻底，压实度达不到要求，或地基承載力不的够 填方路堤两超填宽度不够。 (4)工程地质不良，且未作地基孔隙水压力观察 (5)路堤受水漫泡部分边坡陡，填料士质差。 (6)路堤填料不符合规定，随意增大填层厚度压实不均匀，且达不到拠定要求。7)路堤固结沉降。 【考点来源】2B311053高填方路基沉降的防治 4.沥青混合料配合比设计中，若SRS改性剂的添加量为5%表明S改性剂质里占质里的5% A.混料 B.哥料 C.改性沥青 D.基质沥青 【答案】C 【解析】改性沥青的剤里以改性剂占改性沥青总里的百分数计算，胶乳改性沥青的计里应以扣除水以后的固体物含里计算。 【考点来源】2B312022沥青路面面层施工 5.水泥混疑土路面来用小型机具施工时，滚杠所起的作用是() A.振密材料 B.提浆整平 C.避免材料离析 D.提高表面粗猫度 【答案】B 【解析】每车道路面应配备1根滚杠(双车道两根)。振动梁振实后，应拖动滚杠往返2～3遍提浆整平。 【考点来源】2B312032水泥混疑土路面的施工 6.采用圆柱体试件测试水泥稳定碎石(最大粒径31.5m)的无侧限抗压强度，制备式件的尺寸应是()o A..直径10m高:直径=1:1 B.直径10m高:直径=1.5:1 C.直径15mum高:直径=1 D.直径15mum，高:直径=1.5:1 【答案】C 【解析】测定无机结合料稳定土(包括稳定细粒土、中粒土和粗粒土)试件的无侧限抗压强度试件都是高:直径=1:1的圆柱体。粗粒士(最大粒径不超过4mum)试模的直径×高=15m×15mm 【考点来源】2B312051无側限抗压强度试验检 7.钻孔灌注桩施工中，埋放护筒的作用是() A.固定钻机 B.保护孔口地面 C.截断地下水 D.保证孔的垂直度 【答案】B 【解析】埋设护筒:护筒能稳定孔壁、防止塌孔，还有隔离地表水、保护孔口地面固定桩孔位置和起钻头导向作用等 【考点来源】2E313014桥梁基础工程施工 8.关于先张法预应力张拉操作时，热轧帯钢筋张拉程序的说法，正确的是()。 A.0→初应力→1.039cn(補固 B.0→初应力→cm(持荷5min锚固) C.0→初应力÷1.05cmn(持荷5min)→0→「cm(错固) D.0→初应力→1.05cm(持荷5min)→0.90 co-d con(锚固) 【答案】D 【解析】热轧带肋钢筋张拉程序:0→初应力→1.05cm(持荷5min)→0.9ocr 【考点来源】2B13016桥梁上部结构施工cn(補固) 9.关于预制梁块悬臂拼装使用胶粘剂的说法，正确的是息.采用人工拌合 B.涂抹厚度不小于3m C.涂抹覆盖不少于半个匹配面 D.应在梁体的全斷面挤出 【答案】D 【解析】廢粘剂宜来用机械拌合，且在使用过程中应连续搅拌并保持其均匀性，廢粘剂应涂抹均匀，覆盖整个匹配面，涂抹厚度不宜超过3m。对胶接窪施加临时顸应力进行挤压时，挤压力宜为0.2MIPa廢粘剂应在梁体的全斷面挤出。 【考点来源】2B313016桥梁上部结构施工 10.关于仰共和底板施工的说法错误的是() A.仰拱混疑土超前拱墙混爼土施工的超前距离，宜保持3倍以上衬砌循环作业长度 B.仰拱以上的混凝土或片石混疑士应在仰拱混疑土达到设计强度的70%后施工 C.仰拱和底板混爼土强度达到设计强度90%后方可允许车辆通行 D.仰拱施工宜整断面一次成型不宜左右半幅分次浇筑 【答案】C 【解析】仰拱混凝土超前拱墙混疑土施工的超前距离，宜保持3倍以上衬砌循环作业 长度。仰拱施工宜整斷面一次成型，不宜左右半幅分次尧筑。仰拱以上的混疑土或片石混経土应在仰拱混凝土达到设计强度的70%后施工。仰拱和底板混疑土强度达到设计强度100%后方可允许车辆通行。 【考点来源】2B3…