2023年一级造价工程师《水利案例》考试真题及答案解析
1.某施工合同输水管长34km，其中符合钢管段长18km，球墨铸铁铁管段长16km.合同约定2020年7月1日两种棺材同时开工，复合钢管施工期10个月，球墨铸铁管施工8个月，合同完工期10个月，合同条款效如下：(1)价格调整(1)管材价格变动高度超过5%时按以下公式进行价格调整，开工当年完成的管材进行价格调整，以后每月调整一次管材价格计算公式：△M=【P-(1±5%))Po】×L×(1±增值税税率)其中M调整的管材价差P：管材档期价格po：管材基期价格2、由于承包人原因未在合同约定工期内完工的管材，应采用合同约定完工月份与实际完工月份中较低的价格作为管材当期价格(3)管材价格见表6单位元/m合同履行过程中发生了如下事件：事件1：因新冠疫情影响，两种管材开工时间均延至2020年8月1日，为保证工程按期完工，发包人及监理人向承包人提出赶工要求承包人根据发包人及监理人指令提出了赶工方案，同时提出复核钢管施工每公里增加税前综合费用12.5万元，合同变工日期不变，发包人及监理人同意了承包人提出的赶工方案，工期和费用。事件2：施工至第7个月末，因发包人未按期提供施工场地造成球墨铸铁管施工停工3天，承包人及时调配施工资源后，经监理人答，球墨铸铁管施工现场有施工人员10人，25t汽车起重机车辆40t平板运输1辆施工至9个月末球墨铸铁管施工完工。事件3：施工至第8个月末，因季节性降雨造成复合钢管施工停工30天，经监理人答，复合钢管施工现场有施工人员45人，25t汽车起重机2辆，40t平板运输车2辆，施工至第10个月末，复合钢管施工完工。【问题】1、针对以上事件哪些是不可抗力事件?根据现行水利水电工程标准施工招标文件合同双方承担不可抗力造成损失的原则是什么?2、针对以上时间，发包人应对哪些事件进行费用补偿?并说明理由?3、假设两种管材均在合同期内均衡加工，停工期施江人员，25t汽车起重机，40t平板运输车前综合补偿标准分别是20元/天，600元/辆，480元/辆针对以上事假发包人补偿费问题多少万元，建包人索赔的工期多少个月?4、假设两种管材均在合同工期内均衡施工2021年1~4月可调整的管材价差分别是多少万元?5、假设2021年1~4月可调整的管材价差为8000万元，该个月工程完工承包人可调整的合同价款是多少万元?【解析】1、事件1属于不可抗力事件。合同双方承担不可抗力造成损失的原则是：①永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担。②承包人设备的损坏由承包人承担。③发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用。④承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担。⑤不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施赶工费用由发包人承担。2、发包人应对事件1和事件2进行费用补偿。理由：事件1属于不可抗力事件的，发包人要求赶工的，赶工费用由发包人担。事件2属于发包人的责任事件，发包人未按期提供施工场地导致停工，应对人员与机械的闲置进行费用补偿。事件3属于承包人的责任事件，季节性大雨是有经验的承包商能预判的风险事件，造成的损失由承到包人自己承担。3、事件1索赔费用：12.518=225万，工期不予延长。事件2索赔费用：(1020+600+480)3/10000=0.384万，工期予以延长3天。4、复合钢管施工时间是20年7月-21年4月，21年1月-4月每月完成1.8km球墨铸铁管施工时间是20年7月-21年2月，21年1月-2月每月完成2.0km，3月-4月没有施工。21年1月复合钢管的价格以及21年2月球墨铸铁管与基期价格比较没有超过5%，不需要调整。21年1月管材的价差费用：2.01000(4300-(46700.95))/10000=-27.3万21年2月管材的价差费用：1.81000(3660-(32801.05))/10000=38.88万21年3月管材的价差费用：1.81000(3860-(32801.05))/10000=74.88万21年4月管材的价差费用：1.81000(4150-(3280*1.05))/10000=127.08万
2023年一级造价工程师《工程计价》真题及答案解析
一、单选题1.某建筑工程项目建设投资为 12000 万元，工程建设其他费为 2000 万元，预备费为 500 万元建设期利息为 900 万元，流动资金为 300 万元。该项目的固定资产投资额为( )万元。A.12900B.13400C.15400D.15700【答案】A【解析】本题考查的是我国建设项目总投资及工程造价的构成。12000+900=12900 万元。参见教材 P2。2.根据国际建设项目计量标准(CMS)，下列费用中，应计入项目相关建设成本的是( )。A.场外设施费B.附属工程费C.拆除和场地平整费D.场地购置费【答案】A【解析】本题考查的是国外建设项目总投资构成。项目相关建设成本包括场外设施费用、工器具及生产家具购置费、与项目建设有关的咨询费和监理费以及风险准备金，不包括场地购置费和业主为实现项目发生的其他费用。参见教材 P3。3.某项目采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料、加工费等费用为30万元，外购配套件费为8万元，利润率为7%，增值税率为13%。不计其他费用，则用成本计算估价法计算的该台设备原价为( )万元。A.44.27B.44.91C.45.31D.45.95【答案】C【解析】本题考查的是设备购置费的构成和计算。利润=30×7%=2.1 万元，增值税=(30+8+2.1)×13%=5.213 万元，设备原价=30+8+2.1+5.213=45.313 万元。参见教材 P5。4.下列费用中，应计入进口设备运杂费的是( )。A.国际运费B.国际运输保险费C.外贸手续费D.采购及保管费【答案】D【解析】本题考查的是设备购置费的构成和计算。 设备运杂费是指国内采购设备自来源地、国外采购设备自到岸港运至工地仓库或指定堆放地点发生的采购、运输、运 输保险 、保管、装卸等费用。通常由下列各项构成：(1)运费和装卸费。国产设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库(或施工组织设计指定:的需要安装设备的谁故地点止所发生的运费输装卸费;进口设备由我国到岸港口或边境车站起至工地仓库(或施工组织设计指定的需安装设备的堆放地点)止所发生的运费和装卸费。 (2)包装费。在设备原价中没有包含的，为运输而进行的包装支出的各种费用。(3)设备供销部门的手续费。按有关部门规定的统一费率计等。(4)采购与仓库保管费。指采购、验收、保管和收发设备所产生的各费用，包括设备采购人员、保管人员和管理人员的工资、工资附加费、办公费、差旅交通费，设备供应部门办公和仓库所占固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保护费、检验试验这些费用可按主管部门规的采购与保管费费率计算。参见教材 P8。5.关于一般计税方法和简易计税方法的选择，下列说法正确的是( )。A.允许采用简易计税方法时，选择何种方法主要取决于可抵扣的进项税额B.计税方法一经选择，48个月内不得变更C.同一时期承包人的不同项目只能选择相同的计税方法D.不允许发包人在招标合同条款中要求选择特定的计税方法【答案】A【解析】本题考查的是建筑业的増值税税务筹划。选项 B 错误，根据有关规定，计税方法的选择权归属于纳税人，具体到建筑行业，计税方法的选择权应归属于承包人，除规定只能使用简易计税方法的情况外，满足上述简易计税适用范围的四种情况时，承包人可以选择采用一般计税方法或简易计税方法，但一经选择，36个月内不得变更。选项 C 错误，一般纳税人可就不同应税行为选择不同的计税方法，有可能出现一般计税方法和简易计税方法同时存在的情形，所以36 个月内不得变更主要是针对单个项目而言的，而不是说一般纳税人选择了简易计税方法以后，全部建筑项目均要适用简易计税。选项 D 错误，，发包人虽然在法理上并不具备税方法的选择权，但其可以在建设项目招投标问朋程中通过事先拟定的合同条款要求选择特定的计税方法，在这种情况下，发包人事实上享有了增值税计税方法的选择权。参见教材 P15。6.关于措施项目工程量的计算单位，下列说法正确的是( )。A.脚手架费按建筑面积或垂直投影面积以“㎡”为单位计算B.超高施工增加费按建筑物超高高度以“m”为单位计算C.垂直运输费按运输距离以"m"为单位计算D.降水费用按降水深度以"m"为单位计算【答案】A【解析】本题考查的是按造价形成划分建筑安装工程费用项目构成和计算。选项 B 错误，超高施工增加费按建筑物超高部分建筑面积以“㎡”为单位计算。选项 C 错误，垂直运输费可根据不同情况用两种方法进行计算：按照建筑面积以 “㎡”为单位计算;按照施工工期日历天数以“天”为单位计算。选项 D 错误，施工排水、降水费分两个不同的独立部分计算：成井费用通常按照设计图示尺寸以钻孔深度以“m”计算;排水、降水费用通常照排、降水日历天数以“昼夜”计算。参见教材 P20～21。7.下列国外建筑安装工程费的构成项目中，应计入管理费的是( )。A.现场保卫设施费B.现场试验费C.工人现场福利费D.保函手续费【答案】D【解析】本题考查的是国外建筑安装工程费的构成。管理费包括工程现场管理费(占整个管理费的20%～30%)和公司管理费(占整个管理费的 70%~80%)。管理费除了包括与我国施工管理费构成相似的管理人员工资、管理人员辅助工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、生活设施使用费、工具用具使用费、劳动保护费、检验试验费以外，还含有业务经费。业务经费包括：(1)广告宣传费。(2)交际费，如日常接待饮料、宴请及礼品费等。(3)业务资料费，如购买投标文件、文件及资料复印费等。(4)业务所需手续费，施工企业参加投标时，必须由银行开具投标保函;在中标后必须由银行开具履约保函;在收到业主的工程预付款以前，必须由银行开具预付款保函;在工程竣工后，必须由银行开具质量或维修保函。在开具以上保函时，银行要收取一定的担保费。(5)代理人费用和佣金，施工企业为争取中标或为加强收取工程款，在工程所在地(所在国)寻找代理人或签订代理合同，因而付出的佣金和费用(6)保险费，包括建筑安装工程一切险投保费、第三者责任险投保费等。(7)向银行贷款利息。在许多国家，施工企业的业务经费往往是管理费中所占比例最大的一项，占整个管理费的 30%～38%。参见教材 P23。8.下列关于项目建设管理费的说法中，正确的是( )。A.是指建设单位从项目筹建之日起至通过竣工验收之日止发生的管理性支出B.按照工程费用和用地与工程准备费之和乘以项目建设管理费率计算C.代建管理费和项目建设管理费之和不得高于项目建设管理费限额D.不得用于委托咨询机构进行施工项目管理发生的施工项目管理费支出【答案】C【解析】本题考查的是项目建设管理费和用地与工程准备费。选项 A，项目建设管理费是指项目建设单位从项目筹建之日起至办理竣工财务决算之日止发生的管理性质的支出;选项 B，项目建设管理费按照工程费用之和(包括设备及工器具购置费和建筑安装工程费用)乘以项目建设管理费率计算;选项 D，建设单位委托咨询机构进行施工项目管理服务发生施工项目管理费。施工项目管理.费从项目建设管理费中列支。参见教材 P25。9.某建设项目静态投资计划额为 10000 万元，建设前期年限为1年。建设期为2年，分别完成投资( )万元。A.442.79B.649.60C.860.50D.1075.58【答案】C【解析】本题考查的是预备费。年涨价预备费=4000×[(1+0.04)(1+0.04) 0.5 -1]=242.38万元，第二年涨价预备费=6000×[(1+0.04)(1+0.04) 1.5 -1]=618.12万元该项目预备费 =242.38+618.12=860.50万元.参见教材 P33。10.关于建设期贷款利息计算公式 qj=(Pj-1+1/2A j)×i 的应用，下列说法正确的是( )。A.仅适用于贷款在年中一次性发放的情况B.Pj-1为建设期第(j-1)年末累计贷款本金C.Aj为建设期第j年贷款金额和利息之和D.利用国外贷款的年利率i中应综合考虑贷款手续费、承诺费等【答案】D【解析】本题考查的是建设期利息。建设期利息的计算，根据建设期资金用款计划，在总贷款分年均衡发放前提下，可按当年借款在年中支用考虑，即当年借款按半年计息，上年借款按全年计息。 利用国外贷款的利息计算中，年利率应综合考虑贷款协议中向贷款方加收的手续费、管理费、承诺费，以及国内代理机构向贷款方收取的转贷费、担保费和管理费等。参见教材 P33～34。11.根据《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500-2013，清单综合单价是( ) 。A.工料单价B.成本单价C.完全费用综合单价D.不完全费用综合单价【答案】D【解析】本题考查的是工程计价基本原理。根据我国现行有关规定，又可以分成清单综合单价(不完全综合单价)与全费用综合单价(完全综合单价) 两种。参见教材 P37。12.下列定额中，子目最多，项目划分最细的定额是( ) 。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标【答案】A【解析】本题考查的是工程定额体系。参见教材 P43。13.根据《建设工程工程量清单计价规范》(G505002013)，关于工程量清单及其编制，下列说法正确的是( )。A.招标工程量清单的完整性由招标代理人负责B.招标工程量清单应以分部分项工程为单位编制C.已标价工程量清单需经承包人确认D.已标价工程量清单不包括规费和税金项目清单【答案】C【解析】本题考查的是工程量清单计价原理。选项 A，采用工程量清单方式招标，招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责;选项 B，招标工程量清单应以单位(项)工程为单位编制;选项 D，由分部分项工程项目清单，措施项目清单，其他项目清单，规费项目、税金项目清单组成。参见教材 P46。14.下列措施费中，宜采用分部分项工程项目清单编制的是( )。A.大型机械进出场及安拆费B.安全文明施工费C.二次搬运费D.完工程和设备保护费【答案】A【解析】本题考查的是措施项目清单。措施项目则是可以计算工程量的项目，如脚手架工程，混凝土模板及支架(撑)，垂直运输，超高施工增加，大型机械设备进出场及安拆，施工排水、降水等，这类措施项目按照分部分项工程项目清单的方式采用综合单价计价，更有利于措施费的确定和调整。参见教材 P50。15.下列工作时间中，虽属于损失时间但在拟定定额时需适当考虑的是( ) 。A.抹灰工偶然补墙洞的时间B.工人熟悉图纸的时间C.工人完工后清理的时间D.工人喝水的时间【答案】A【解析】本题考查的是施工过程分解及工时研究。多余工作是工人进行了任务以外而又不能增加产品数量的工作，如重新施工质量不合格的工程。多余工作的工时损失，一般都是由于工程技术人员和工人的差错而引起的，因此,不应计入定额时间中。偶然工作也是工人在任务外进行的工作，但能够获得一定产品，如抹灰工不得不补上偶然遗留的墙洞等。由于偶然工作能获得定产品，拟定定额时要适当考虑它的影响。参见教材 P60。16.通过计时观察资料得知，砌砖墙人工勾缝10㎡的基本工作时间为90min，辅助工作时间占工序作业时间的5%，准备与结束工作时间、不可避免中断时间、休息时间分别占工作日的5%、12%、3%。该人工勾缝的产量定额为( )㎡/工日。A.0.024B.0.025C.40.53D.42.22【答案】C【解析】本题考查的是确定人工定额消耗量的基本方法。90min=0.1875 工日，产量定额=10/[0.1875/(1-5%)/(1-20%)]=40.53(㎡ /工日)。参见教材 P65。17.用 M75 水泥砂浆与规格为 240mm×115mm×53mm 的普通砖砌筑一砖厚墙体灰缝宽度为 10mm。假设普通砖与水泥砂浆的损耗率均为 1%，则每 10m 3该墙体中普通砖和水泥砂浆的消耗量分别为( )。A.5291块，2.26m³B.5344块，2.18m³C.5291块，2.20m³D.5344块，2.28m³【答案】D【解析】本题考查的是确定材料定额消耗量的基本方法。每 10m 3该墙体中普通砖消量=10/[0.24×(0.24+0.01)×(0.053+0.01)]×1×2×1.01=5344 块;砂浆消耗量=[10-5291×(0.24X0.115X0.053)]×1.01=2.28m 3。参见教材 P67。18.某建设项目从供应商处采购甲材料，已知含税采购价为 5650 元/t(适用13%增值税率)，不含税运杂费为100 元/t，若运输损耗、采购保管费率均按 3%考虑，则该材料的不含税单价应为( )元/t。A.5100B.5406C.5411D.5750【答案】C【解析】本题考查的是材料单价的编制依据和确定方法。该材料的不含税单价=(5650/1.13+100)×(1+3%)×(1+3%)=5411 元/t。参见教材 P71。19.某载重汽车预算价格为20万元，可耐用1000台班，残值率为5%，需配司机1人。若年度工作日为250天，年工作台班为200台班，人工单价为300元，该载重汽车的台班折旧费、人工费分别是( )元/台班。A.190.300B.190.375C.200.300D.200.375【答案】B【解析】本题考查的是台班折旧费及人工费的计算。该载重汽车的台班折旧费=200000×(1-5%)/1000=190 元/台班;该载重汽车的台班人工费=1×[ 1+(250-200)/200 ]×300=375 元/台班。参见教材 P72-75。20.依据劳动定额编制预算定额人工工日消耗量，已知完成10m³某工作的基本用工 8 个工日、辅助用工1.5 个工日、超运距用工 0.5个工日，人工幅度差系数按照15%考虑，则完成该工作10m³的预算定额工消耗量为( )工日。A.10.0B.11.2C.11.3D.11.5【答案】D【解析】本题考查的是预算定额中人工工日消耗量的计算完成该工作10m³的预算定额工消耗量=(8+1.5+0.5)×(1+15%)=11.5。参见教材 P79。21.根据《建设工程造价指标指数分类与测算标准》(GB/T512902018)，按照用途的不同，建设工程造价指标可以分为( )。A.投资估算、设计算工图预算、工程结算和竣工决算指标B.工程经济指标、工程量指标、工料价格与消耗量指标C.建设项目总投资指标和建设项目投资明细指标D.人材机市场价格指标、单项工程造价指标和建设工程造价综合指标【答案】B【解析】本题考查的是工程造价指标的编制及应用。按照用途的不同，建设工程造价指标可以分为工程经济指标、工程量指标、工料价格与消耗量指标。参见教材 P109。22.现从30个建设工程造价资料中随机抽取7个项目的现浇混凝土矩形梁工程综合单价及工程量，数据如下表所示，采用数据统计法测算，现浇混凝土矩形梁工程的综合单价指标为( )元/m 3。A.738B.758C.759D.761【答案】A【解析】本题考查的是工程造价指标的编制及使用。(680×1200+770×540+720×620+745×600+805×420+830×190+765×570)/(1200+540+620+600+420+190+570)=738元/m³参见教材P110。23.某地区测算新建医院的造价综合指数，已测得新建医院的住院楼、医技楼、门诊楼、实验楼、其他建筑的造价指数及总投资额如下表所示。若基期价格指数为 1.00，则该地区新建医院的造价综合指数为( )。A.1.060B.1.066C.1.075D.1.077【答案】B【解析】本题考查的是工程造价指数及其编制。(6×1.08+4×1.1+5×1.05+2×1.03+3×1.04)/(6+4+5+2+3)=1.066。参见教材 P114。24.某地2023年拟建一年产30万吨工业产品项目该地区2020年建成的年产20万吨同类产品项主要设备购置费为6000万元，建筑安装工程费占主要设备购置费的比例为70%。若该地区2020年至2023年工程造价年均递增4%，预计建设期两年内造价年均上涨率为5%，则该项目的工程费用估( )万元(生产能力指数为 0.8)。A.13768B.15554C.15870D.17497【答案】C【解析】本题考查的是投资估算的编制。6000×(30/20) 0.8(1+4%) 3×(1+70%)=15870万元。参见教材 P138。25.关于投资决策阶段对工艺设备安装费的估算，下列说法正确的是( )。A.以单位工程为估价单元进行估算B.不包括安装主材费C.可按设备原价为基数，乘以安装费费率进行估算D.以“m³”或“㎡”为单位，套用投资估算指标进行估算【答案】C【解析】本题考查的是工艺设备安装费的估算。工艺设备安装费估算，以单项工程为单元，根据单项工程的专业特点和各种具体的投资估算指标，采用按设备费百分比估算指标进行估算;或根据单项工程设备总重，采用以“t”为单位的综合单价指标进行估算。参见教材 P141。26.关于投资决策阶段对流动资金的估算，下列说法正确的是( )。A.在确定各类资产和负债的最低周转天数时应考虑适当的保险系数B.流动资金借款利息应计入建设期贷款利息C.在项目计算期末收回全部流动资金(含利息)D.用扩大指标估算法计算流动资金应在经营成本估算前进行【答案】A【解析】本题考查的是流动资金的估算。各类流动资产和流动负债的最低周转天数，可参照同类企业的平均周转天数并结合项目特点确定，或按部门(行业)的规定。另外在确定最低周转天数时应考虑储存天数、在途天数，并考虑造当的保险系数。参见教材 P144。27.在满足住宅功能和质量前提下，下列设计思路中，可降低单位和面积造价的是( )。A.缩小住宅宽度B.降低结构面积系数C.增加楼层数D.扩大流通空间面积【答案】B【解析】本题考查的是设计阶段影响工程造价的主要因素。在满足住宅功能和质量前提下，适当加大住宅宽度。这是由于宽度加大，墙体面积系数相应减少，有利于降低造价。参见教材 P156。28.某学校拟新建宿舍楼工程，按概算指标和地区材料预算价格等算出每平方米建筑面积含税工程造为2100元，但拟建宿舍楼设计资料与概算指标相比较，外墙涂料装饰变更为墙砖装饰、增加了热水系统，已知每平方米建筑面积外墙装饰的工程量为0.5㎡，涂料装饰和墙砖装饰税前综合单价分别为90元/㎡、150元/㎡，每平方米建筑面积热水系统税前造价为20元，增值税率为9%。该新建宿舍楼工程每平方米建筑面积的含税工程造价为( )元。A.2144B.2146C.2150D.2155【答案】D【解析】本题考查的是概算指标法。每平方米建筑面积的含税工程造价=2100+ 0.5×(150-90)×1.09+20×1.09=2155元。参见教材 P165。29.采用类似工程预算法编制设计概算时，关于调整公式 D=A•K 的应用，下列说法正确的是( )。A.如A为工料单价，则K取工料机费的综合调整系数B.如A为全费用单价，则K取工料机费和企业管理费的综合调整系数C.各费用项目的调整系数=类似工程成本中该费用项目单价(或费率)/拟建地区该费用项目单价(或费率)D.费用项目的调整权重=类似工程成本中该费用项目金额/类似工程总预算【答案】A【解析】本题考查的是类似工程预算法。选项B错误，如A为全费用单价，则 K 取人材机管利规费和税金的综合调整系数。选项C错误，各费用项目的调整系数=拟建地区该费用项目单价(或费率)/类似工程成本中该费用项目单价(或费率)。选项D错误，费用项目的调整权重=类似工程成本中该费用项目金额/类似工程成本。参见教材P167。30.关于施工图预算的作用，下列说法正确的是( )。A.是招投标阶段控制投标报价不突破最高投标限价的依据B.是施工企业确定合同价款的直接依据C.是施工企业收取工程款的直接依据D.是投资方控制造价的依据【答案】D【解析】本题考查的是施工图预算的作用。选项A，施工图预算是确定工程最高投标限价的依据;选项B，施工图预算是建筑施工企业投标报价的基础;选项C，施工图预算是施工企业控制工程成本的依据。参见教材 P174。31.施工图预算编制时可能发生的主要工作有①列项计量;②预算定额计算人、材、机消耗量;③套预算定额单价;④计算并汇总直接费;⑤编制工料分析表;⑥计算主材费并调整直接费;⑦计算其他费用，并汇总造价。采用工料单价法编制施工图预算时，发生的主要工作及其顺序是( )。A.①②④⑦B.①③④⑤⑥⑦C.①②⑤④⑥⑦D.①③④⑦【答案】B【解析】本题考查的是建筑安装工程费用计算。1)准备资料、熟悉施工图纸。①收集编制施工图预算的编制依据。包括预算定额或企业定额，取费标准，当时当地人工、材料、施工机具市场价格等。②熟悉施工图等基础资料。熟悉施工图纸、有关的通用标准图、图纸会审记录、设计变更通知等资料，并检查施工图纸是否齐全、尺寸是否清楚，了解设计意图，掌握工程全貌。③了解施工组织设计和施工现场情况。全面分析各分项工程，充分了解施工组织设计和施工方案，如工程进度、施工方法、人员使用、材料消耗、施工机械、技术措施等内容，注意影响费用的关键因素;核实施工现场情况，包括工程所在地地质、地形、地貌等情况，工程实地情况、当地气象资料、当地材料供应地点及运距等情况;了解工程布置、地形条件、施工条件、料场开采条件、场内外交通运输条件等。2)列项并计算工程量。按照预算定额(或企业定额)子目将单位工程划分为若干分项工程，按照施工图纸尺寸和定额规定的工程量计算规则进行工程量计算。一般借助工程计价软件，通过建模的方式由软件系统自动计算工程量，点选适合的定额，以确保软件系统对工程的计量是按预算定额中规定的工程量计算规则进行;计量单位应与定额中相应的分项工程的计量单位保持一致;输人系统的原始数据应以施工图纸上的设计尺寸及有关数据为准，注意分项子目不能重复列项计算，也不能漏项少算。3)套用预算定额(或企业定额)，计算人工、材料、机具台班消耗量。根据预算定额(或企业定额)所列单位分项工程人工工日、材料、施工机具台班的消耗数量，分别乘以各分项工程的工程量，统计汇总出完成各分项工程所需消耗的各类人工工日、各类材料和各类施工机具台班数量。此步骤也通过计价软件进行统计计算。4)计算并汇总直接费。调用当时当地人工工资单价、材料预算单价、施工机械台班单价、施工仪器仪表台班单价，分别乘以人工、材料、机具台班消耗量，汇总即得到单位工程直接费。5)计算其他各项费用，汇总造价。根据规定的税率、费率和相应的计取基础，分别计算企业管理费、利润、规费和税金。将上述所有费用汇总即可得到单位工程预算造价。与此同时，计算工程的技术经济指标，如单方造价等。费率标准可在计价软件中设定，上述计算过程由系统自动完成 6)复核、填写封面、编制说明。检查人工、材料、机具台班的消耗量计算是否准确，有无漏算、重算或多算;检查采用的人工、材料、机具台班实际价格是否合理。封面应写明工程编号、工程名称、预算总造价和单方造价等，撰写编制说明，将封面、编制说明、预算费用汇总表、人材机实物量汇总表、工程预算分析表等按顺序编排并装订成册，便完成了单位施工图预算的编制工作。参见教材 P177。32.最高投标报价公布时间，正确的是( ) 。A.应在发布招标文件时一并公布B.开标时公布C.评标时公布D.与公示中标通知人时一并公布【答案】A【解析】本题考查的是招标文件的组成内容及其编制要求。如按照规定应编制最高投标限价的项目，其最高投标限价应在发布招标文件时一并公布。参见教材 P191。33.关于分部分项工程项目清单的编制，下列说法正确的是( )。A.同一标段工程的项目编码不得有重码B.常规工程的项目特征无需描述C.项目特征描述不得直接采用“详见 x 双图号"的方式D.工程量应在实体工程量基础上增加施工损耗量【答案】A【解析】本题考查的是招标工程量清单的编制。选项 B，在编制工程量清单时，必须对项目特征进行准确和全面的描述;选项 C，若采用标准图集或施工图纸能够全部或部分满足项目特征描述的要求，项目特征描述可直接采用“详见××图集”或“××图号”的方式;选项 D，工程量计算按图纸计算。参见教材 P194。34.在编制投标报价时，其他费用中的专业工程暂估价的费用组成为( )。A.人工机械材料费B.人工机械材料费、企业管理费、利润C.人工机械材料费、企业管理费、利润、规费D.人工机械材料费、企业管理费、利润、规费、税金【答案】B【解析】本题考查的是。以“项”为计量单位给出的专业工程暂估价一般应是综合暂估价，即应当包括除规费、税金以外的管理费、利润等。 参见教材 P195。35.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，招标人在编制最高投标限价时，下列风险因素，应考虑纳入综合单价的是( )。A.人工单价波动风险B.技术复杂项目的管理风险C.法律法规变化风险D.税率变化风险【答案】B【解析】本题考查的是最高投标限价的编制。为使最高投标限价与投标报价所包含的内容一致，综合单价中应包括招标文件中要求投标人所承担的风险内容及其范围(幅度)产生的风险费用。1)对于技术难度较大和管理复杂的项目，可考虑一定的风险费用，并纳入综合单价中。2)对于工程设备、材料价格的市场风险，应依据招标文件的规定，工程所在地或行业工程造价管理机构的有关规定，以及市场价格趋势考虑一定率值的风险费用，纳人综合单价中。3)税金、规费等法律、法规、规章和政策变化的风险和人工单价等风险费用不应纳入综合单价。参见教材 P201。36.关于投标人在投标报价前对招标工程量清单中工程量的复核，下列说法正确的是( )。A.工程量的复核结果影响投标策略B.复核工程量的目的是修改工程量清单C.发现工程量有错误应立即向招标人提出修改意见D.应重点复核计日工数量【答案】A【解析】本题考查的是询价与工程量复核。工程量清单作为招标文件的组成部分，是由招标人提供的。工程量的大小是投标报价最直接的依据。复核工程量的准确程度，将影响承包人的经营行为：一是根据复核后的工程量与招标文件提供的工程量之间的差距，从而考虑相应的投标策略，决定报价裕度;二是根据工程量的大小采取合适的施工方法，选择适用、经济的施工机具设备、投入使用相应的劳动力数量等。参见教材 P207。37.下列关于招标工程量清单中的事项，投标人在工程投标报价时应重点关注的是( )。A.暂列金额的合理性B.材料暂估价与市场价的差异C.计日工暂估数量的合理性D.总承包服务费的服务内容【答案】D【解析】本题考查的是投标报价的编制方法和内容。选项 ABC 由招标人编制。参见教材 P216。38.某招标项目估算价为 2000 万元，根据《招标投标法》的规定，该项目最高投标保证金为( ) 。A.20 万元B.30 万元C.40 万元D.50 万元【答案】C【解析】本题考查的是编制投标文件。投标保证金的数额不得超过项目估算价的2%，2000×2%=40万。参见教材P219。39.下列关于评标委员会成员的说法，正确的是( ) 。A.成员的名单应在开标后、评标前确定B.成员的名单应随中标候选人一并公示C.成员对中标人有决定衩D.成员中技术、经济等方面专家不得少于三分之二【答案】D【解析】本题考查的是评标程序及评审标准。评标委员会成员名单一般应于开标前确定，而且该名单在中标结果确定之前应当保密。评标委员会在评标过程中是独立的，任何单位和个人都不得非法干预、影响评标过程和评标结果;定标委员会的组建。定标委员会由招标人负责组建和管理，成员为5人以上单数，本单位在编人员不得少于成员总数的三分之二，成员名单在中标结果确定前应当保密。定标委员会应当推荐定标组长，招标人(不含代理机构)的法定代表人或者主要负责人参加定标委员会的，由其直接担任定标委员会组长，定标委员会名单在中标结果公告前应当保密。定标委员会的组成、定标地点、定标方法和标准等内容应当在招标文件中明确。参见教材 P221,P277。40.某项目采用综合评估法评标，其中投标报价部分总分值为35分，评标基准价为投标人报价的算数平均值，偏差率=(投标人报价-评标基准价)/评标基准价×100%。当投标报价>评标基准价时，投标报价得分=35-偏差率×100×2，当投标报价≤评标基准价时，投标报价得分=35-偏差率×100×1。本项目有甲、乙、丙、丁四个通过初评的投标人，投标报价分别为 7000 万元、7300 万元、7200万元、6900 万元。该项目投标报价得分最高的投标人是( )。A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】A【解析】本题考查的是评标程序及评审标准。(7000+7300+7200+6900)/4=7100 万元。甲丙与基准价最近，但偏高时为35-偏差率×100×2，所以得分最高的是甲。参见教材 P224。41.下列工程总承包的类型中，总包方能承担项目可行性研究工作的是( )。A.EPC 总承包B.交钥匙总承包C.设计施工总承包D.设计采购总承包【答案】B【解析】本题考查的是工程总承包合同价款的约定。交钥匙总承包的范围包括：项目前期的投资机会研究、项目发展策划、建设方案及可行性研究和经济评价;工程勘察、总体规划方案和工程设计;工程采购和施工;项目动用准备和生产运营组织;项目维护及物业管理的策划与实施等。参见教材 P230。42.工程 EPC 总承包模式下的造价,下列风险中，应由承包人承担的是( )。A.因国家政策变化引起的合同价格变化B.勘察设计深度不足造成的工程费用变化C.材料价格波动幅度超出合同约定幅度的部分D.不可抗力造成的工程费用变化【答案】B【解析】本题考查的是工程总承包合同价款的约定。ACD 为发包人承担的风险。参见教材 P237。43.关于国际工程投标报价中的暂定金额，下列说法正确的是( )。A.由投标人根据项目特点自主报价B.应分摊计入各工程量清单项目单价中C.可供工程实施中不可预料事件使用D.包含工程保险费用【答案】C【解析】本题考查的是国际工程招标投标及合同价款的约定。暂定金额是指发包人在招标文件中并在工程量清单中以备用金标明的金额，是供任何部分施工，或提供货物、材料、设备及服务,或供不可预料事件使用的一项金额。投标人的投标报价中只能把暂定金额列入工程总报价，不能以间接费的方式分摊进入各项目单价中。承包人无权使用此金额，而是按工程师的指示来决定是否动用。参见教材P244。44.下列施工合同约定调整合同价款的事项中，属于工程变更类型的是( )。A.法律法规变化B.追加额外工作C.物价波动D.误期赔偿【答案】B【解析】本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。发承包双方按照合同约定调整合同价款的若干事项，可以分为五类:一是法规变化类， 主要包括法律法规变化事件;二是工程变更类，主要包括工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、计日工等事件;三是物价变化类,主要包括物价波动、暂估价事件;四是工程索赔类，主要包括不可抗力、提前竣工(赶工补偿)、误期赔偿、索赔等事件;五是其他类，主要包括现场签证以及发承包双方约定的其他调整事项，现场签证根据签证内容，有的可归于工程变更类，有的可归于索赔类，有的可能不涉及合同价款调整。参见教材P246。45.因承包人原因导致工程延误的,关于延误期间国家法律、行政法规发生变化带来的工程造价变化与合同价款处理，下列说法正确的是( )。A.不论工程造价增减，合同价款不予调整B.不论工程造价增减，合司价款应予调整C.造成工程造价减少的，合同价款予以调减D.造成工程造价增加的，合同价款予以调增【答案】 C【解析】本题考查的是法规变化类合同价款谪整事项。如果由于承包人的原因导致的工期延误,按不利于承包人的原则调整合同价款。在工程延误期间国家的法律、行政法规和相关政策发生变化引起工造价变化的，造成合同价款增加的，合同价款予调整;造成合同价款减少的，合同价款予以调整。参见教材P247。46.某工程招标工程量清单中现浇混凝土板的工程量为1600㎡,施工中由于设计变更调增为2100㎡该项目最高投标限价综合单价为400元/㎡，投标报价为480元/㎡。合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过15%时。按照现行工程量清单计价规范调整综合单价,该清单项目的结算金额应为( )万元。A.96.60B.98.72C.100.28D.100.80【答案】C【解析】本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。当工程量增加15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低。1600X (1+15%)=1840㎡<2100㎡;400X (1+15%) =460元/㎡;1600X (1+15%) X480+(2100-1.15X1600)X460=100.28万元。参见教材P249。47.某施工项目投标截止日期为 2022 年 8 月 1 日，施工合同约定工程价款结算时采用价格指数法调整，人工、钢材、混凝土等权重系数及价格指数如下表所示，则2022年9月份的综合调价指数为( )。A.1.044B.1.046C.1.068D.1.088【答案】D【解析】本题考查的是物价变化类合同价款调整事项。0.3+0.25×1.05/1+0.15×1.21/1.10+0.30×1.08/0.9=1.088。参见教材 P251。48.某建筑工程施工过程中发生如下事件：① 遇到不利物质条件，用工20个工日;②异常恶劣天气停工 1 日，窝工 30 个工日。人工工日单价 200 元/工日，窝工补贴 100 元/工日，管理费用、利润分别按人工费的 20%、10%计算， 不考虑其他费用。根据《标准施工招标文件》 (2007 年版)的通用合同条款，承包人可向发包人索赔的金额为( )元。A.4800B.5200C.8400D.9100【答案】A【解析】本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。事件 1 赔偿费用 20×200×(1+20%)=4800万元，事件 2 赔偿工期，不赔偿费用，利润，管理费。参见教材 P258。49.关于工期“共同延误”的责任处理，下列说法正确的是( ) 。A.由造成拖期的初始延误者对工程拖期负主要责任B.在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者承担部分拖期责任C.初始延误者是发包人的，可给予承包人工期和经济补偿D.初始延误是客观原因造成的，可给予承包人工期和经济补偿【答案】C【解析】本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。选项 A，造成拖期的初始延误者对工程拖期负全部责任;选项 B，在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任;选项 D，如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人可以得到工期补偿，但很难得到费用补偿。参见教材 P262。50.关于按照 T=P-M/N 约定的预付款起扣点，下列说法正确的是( )。A.**代表未完成工程的金额B.起扣点的金额与预付款金额所占合同总额的比例负相关C.起扣点后，每期支付进度款应扣除本期实际发生的材料设备款D.该起扣点计算法，有利于发包人资金使用，但对承包人不利【答案】B【解析】本题考查的是预付款及期中支付。选项 C，每次结算工程价款时，按材料所占比重扣减工程价款;选项D，该方法对承包人比较有利，最大限度地占用了发包人的流动资金，但是显然不利于发包人资金使用。参见教材 P265。51.关于建设工程施工过程结算及进度款支付，下列说法正确的是( )。A.施工过程结算不应包括承包人现场签证、索赔金额B.发包人提供材料的金额，应按发包人实际采购单价和数量从进度款中扣除C.发包人对承包人工程进度款支付申请核实确认后，应出具进度款支付证书D.发现已签发的任何支付证书有错、漏项的，发承包人双方均有权予以修正【答案】C【解析】本题考查的是预付款及期中支付。选项 A，对周期内已完成且无争议的工程量(含变更、索赔等)进行工程进度款计算、确认和支付;选项 B，由发包人提供的材料、工程设备金额，应按照发包人签约提供的单价和数量从工程进度款中扣除，列入本周期应扣减的金额中;选项 D，发现已签发的任何支付证书有错、漏或重复的数额，发包人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。参见教材 P268。52.关于工程施工项目竣工结算款的支付，下列说法正确的是( )。A.竣工结算款支付申请金额应包括质量保证金在内的所有未支付款项B.合同价款总额中应扣除经双方确认的误期赔偿费C.承包人有权获得的延迟支付利息，应自催告发包人支付之日起计算D.发包人未按规定支付竣工结算款的，承包人不得直接向人民法院申请拍卖工程【答案】B【解析】本题考查的是竣工结算。选项 A，应扣留的质量保证金不予支付;选项 C，发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人可催告发包人支付，并有权获得延迟支付的利息;选项 D，发包人在竣工结算支付证书签发后或者在收到承包人提交的竣工结算款支付申请规定时间内仍未支付的，除法律另有规定外，承包人可与发包人协商将该工程折价，也可直接向人民法院申请将该工程依法拍卖。承包人就该工程折价或拍卖的价款优先受偿。参见教材 P271。53.关于建设工程施工质量缺陷责任期，下列说法正确的是( )。A.是指承包人履行质量保修的期限B.一般为1年，最长不超过2年C.承诺出竣工验收申清之日起计算D.正常应不属于质量保证金的期限【答案】B【解析】本题考查的是质量保证金的处理。缺陷责任期相关概念(1)缺陷。缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制标准、设计文件以及承包合同的约定。(2)缺陷责任期。缺陷责任期是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金(已缴纳履约保证金的除外)的期限。 参见教材 P272。54.根据我国司法解释，关于建设工程施工无效合同的认定和价款处理，下列说法正确的是( )。A.承他人超越资质等级签订建设工程施工合同，虽在工程竣工前期取得相应资质等级，仍应按无效合同处理B.未经发包人批准，具有劳务作业资质的承包人与分包人签订的劳务分包合同，应按无效合同处理C.建设工程施工合同无效，但验收合格的，可以参照合同中关于工程价款的约定，折价补偿承包人D.建设工程施工合同无效，且验收不合格的，由承包人承担发包人的一切损失【答案】C【解析】本题考查的是合同价款纠纷的处理。选项 A，承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，人民法院不予支持;选项 B，具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同，当事人请求确认无效的,人民法院依法不予支持;选项 D，建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，按照以下情形处理：1)修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用;2)修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。参见教材 P277。55.根据《建设工程造价鉴定规范》(GB/T51262-2017)，关于施工合同争议鉴定，下列说法正确的是( )。A.委托人认为鉴定项目合同有效的，鉴定人应按照委托人的决定进行鉴定B.委托人认为鉴定项目合同无效的，鉴定人应依据项目所在地同期适用的计价依据进行鉴定C.项目合同对计价依据、计价方法没有约定的，由鉴定人自主选择适用的计价依据、计价方法进行鉴定D.鉴定项目合同对计价依据、计价方法的约定条款前后矛盾的，鉴定人应提请委托人决定适用条款【答案】D【解析】本题考查的是合同价款纠纷的处理。选项 A，委托人认为鉴定项目合同有效的，鉴定人应根据合同约定进行鉴定;选项 B，委托人认为鉴定项目合同无效的，鉴定人应按照委托人的决定进行鉴定;选项 C，鉴定项目合同对计价依据、计价方法没有约定的，鉴定人可向委托人提出“参照鉴定项目所在地同时期适用的计价依据、计价方法和签约时的市场价格信息进行鉴定”的建议，鉴定人应按照委托人的决定进行鉴定。参见教材 P281。56.对于依法必须招标的暂估价专业工程的招投标，下列说法正确的是( )。A.应由发包人作为招标人，承包人应参加投标B.应由承包人作为招标人，承包人不应参加投标C.承包人不参加投标的，应由承包人作为招标人D.承包人作为招标人的，招标工作费用应另行支付【答案】C【解析】本题考查的是工程总承包合同价款的结算。对于依法必须招标的暂估价项目，专用合同条件约定由承包人作为招标人的，招标文件、评标方案、评标结果应报送发包人批准，与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价中;专用合同条件约定由发包人和承包人共同作为招标人的，与组织招标工作有关的费用在专用合同条件中约定。参见教材 P285。57.国际工程管理中，如果承包商认为其建议被业主采纳后能够降低业主实施工程的费用，可随时向工程师提交一份书面建议书，该书面建议书的编制费用应由( )承担。A.业主B.承包商C.设计单位D.工程师【答案】B【解析】本题考查的是国际工程合同价款的结算。如果承包商认为其建议被业主采纳后能够缩短工程工期，降低业主实施 、维护或运营工程的费用，能为业主提高竣工工程的效率、价值或者为业主带来其他利益，那么他可以随时向工程师提交一份书面建议。承包商应自费编制此类建议书，其内容与工程师指示变更程序中要求承包商提交的建议书内容一致。参见教材 P292。58.编制建设项目竣工决算文件时，下列建设项目投资支出，应计入待核销基建支出的是( ) 。A.报废工程净损失、设备盈亏及损毁支出B.办公生活用家具、器具购置支出C.软件研发不能计入设备投资的软件购置支出D.不能形成资产的城市绿化、水土保持支出【答案】D【解析】本题考查的是竣工决算的内容和编制。待核销基建支出包括以下内容：非经营性项目发生的江河清障、航道清淤、飞播造林、补助群众造林、退耕还林(草)、封山(沙)育林(草)、水土保持、城市绿化、毁损道路修复、护坡及清理等不能形成资产的支出，以及项目未被批准、项目取消和项目报废前已发生的支出;非经营性项目发生的农村沼气工程、农村安全饮水工程、农村危房改造工程、游牧民定居工程、渔民上岸工程等涉及家庭或者个人的支出，形成资产产权归属家庭或者个人的，也作为待核销基建支出处理。参见教材 P304。59.下列建设项目竣工决算文件中，能够反映基本建设项目的全部资金来源和资金占用情况的是( )。A.基本建设项目概况表B.基本建设项目交付使用资产明细表C.基本建设项目交付使用资产总表D.基本建设项目竣工财务决算表【答案】D【解析】本题考查的是竣工决算的内容和编制。建设项目竣工财务决算表是用来反映建设项目的全部资金来源和资金占用情况，是考核和分析投资效果的依据。参见教材 P304。60.工业建设项目及其甲车间的竣工决算资料如下表所示。甲车间应分摊的项目建设管理费为( )万元。A.20.00B.22.29C.25.33D.27.79【答案】C【解析】本题考查的是新增资产价值的确定。甲车间应分摊的项目建设管理费=(1000+300+600)/ (6000+1000+2000)×120=25.33。参见教材 P317。二、多选题1.关于设备及工器具购置费的构成，下列说法正确的有( )。A.国产设备原价中包含未达到固定资产标准的备品备件费B.国产设备运杂费包括从设备出厂到运至工地仓库发生的所有合理费用C.进口设备抵岸价是指设备抵达买方边境、港口或车站时的价格D.工器具及生产家具购置费包括生产、办公、生活家具购置费E.设备运杂费中包括设备供销部门的手续费【答案】BE【解析】本题考查的是设备购置费的构成和计算。选项 A，设备原价通常包含备品备件费在内，备品备件费指设备购置时随设备同时订货的首套备品备件所发生的费用;选项 C，进口设备的原价是指进口设备的抵岸价，即设备抵达买方边境、港口或车站，交纳完各种手续费、税费后形成的价格;选项 D，工器具及生产家具购置费，是指新建或扩建项目初步设计规定的，保证初期正常生产必须购置的没有达到固定资产标准的设备、仪器、工卡模具、器具、生产家具和备品备件等的购置费用。参见教材 P4。2.在不增加施工成本的前提下，下列关于承包人增加增值税可抵扣进项税额的方法，正确的有( )。A.可采用劳务分包方式获取抵扣进项税额B.材料的采购应在价格低廉和能取得增值税专用发票之间选择后者C.自购施工机具取得的可抵扣进项税额需一次性抵扣D.检验试验费中的增值税进项税额按6%的适用税率扣减E.办公费中的增值税进项税额按9%的适用税率扣减【答案】ACD【解析】本题考查的是按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算。选项 B，有时材料采购部门可能会为了价格低廉而采购不取得增值税专用发票的材料，此时需要进行审慎选择，判断其与为了取得增值税专用发票而支付较高的采购价格哪种方案对承包人最为有利;选项 E，当采用一般计税方法时，办公费中增值税进项税额的扣除原则以购进货物适用的相应税率扣减，其中购进自来水、暖气、冷气、图书、报纸、杂志等适用的税率为9%，接受邮政和基础电信服务等适用的税率为9%，接受增值电信服务等适用的税率为6%，其他一般为 13%。参见教材P16。3.关于工程建设其他费的内容，下列说法正确的有( )。A.研究试验费中包含施工企业技术革新的研究试验费B.配套设施费包括城市基础设施配套费和人防易地建设费C.工程咨询服务费中包含专有技术使用费D.联合试运转费不包含应由设备安装工程费开支的调试及试车费用E.生产准备费包含保证初期正常生产必需的办公、生活家具用具购置费【答案】BDE【解析】本题考查的是工程建设其他费的构成和计算。选项 A，研究试验费不应包括以下项目：(1)应由科技三项费用开支的项目，(2)应在建筑安装费用中列支的施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用及技术革新的研究试验费(检验试验费)，(3)应由勘察设计费或工程费用中开支的项目;选项 C，专有技术使用费属于建设期计列的生产经营费。参见教材P28、31。4.关于工程计价原理与依据，下列说法正确的有( )。A.项目的造价与建设规模大小呈线性关系B.工程计价的基本原理是项目的分解和价格的组合C.工程计价可分为工程计量和套用单价两个环节D.定额计价与工程量清单计价的主要区别之一是风险分担方式不同E.时间定额与产量定额互为倒数【答案】BDE【解析】本题考查的是其他项目清单。选项 A 错误，项目的造价并不总是和规模大小呈线性关系的，典型的规模经济或规模不经济都会出现;选项 B 正确，工程计价的基本原理是项目的分解和 价格的组合;选项 C 错误，工程计价可分为工程计量和工程组价两个环节;选项 D 正确，定额计价与工程量清单计价的主要区别：(1)造价形成机制不同，(2)风险分担方式不同，(3)计价的目的不同;选项 E 正确，时间定额与产量定额互为倒数。参见教材 P36、41、42。5.下列费用中，在投标时需按招标人确定的单价或金额计入投标总价的有( )。A.暂列金额 B.专业工程暂估价 C.计日工单价 D.材料暂估单价 E.总承包服务费【答案】ABD【解析】本题考查的是其他项目清单。暂列金额是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项;暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额，包括材料暂估单价、工程设备暂估单价和专业工程暂估价。参见教材 P52、53。6.下列施工机械消耗时间，应计入施工机具台班消耗量的有( )。A.筑路机在工作区末端掉头的时间。B.暴雨时压路机的停工时间C.操作工人短暂休息的停机时间D.汽车装货时的停车时间E.甲方材料供应不及时引起的停机时间【答案】ACD【解析】本题考查的是施工过程分解及工时研究。选项 BE 属于损失的工作时间。参见教材 P61～62。7.下列与施工仪器仪表相关的费用中，属于施工仪器仪表台班单价的有( )。A.折旧费 B.维护费 C.校验费 D.检测软件费用 E.操作人工费【答案】ABC【解析】本题考查的是施工机械台班单价的组成和确定方法。施工仪器仪表台班单价由四项费用组成，包括折旧费、维护费、校验费、动力费。施工仪器仪表台班单价中的费用组成不包括检测软件的相关费用。参见教材 P76。8.关于房屋建筑工程造价指标的特征信息，下列说法正确的有( )。A.建设项目特征信息包括基本信息和面积信息B.二级或三级分类的工程需描述分类特征信息C.必须描述的项目特征信息包括工程所在地、竣工日期和资金来源等D.必须描述的通用特征信息包括建筑性质、结构类型、抗震等级、建筑面积等E.居住建筑必须描述的分类特征信息包括建筑分类、高度类型、建筑档次等【答案】ABDE【解析】本题考查的是。建设项目特征信息工程造价指标的编制及使用。建设项目特征信息是以建设项目为单位，针对设项目的共性内容、通用内容进行描述。对于房屋建筑工程而言，通常包 括棊本信息和面积信息两部分。基本信息中工程特征分类(民用建筑、工业建筑或构筑物)、项目所在地、造价类型(投资估算、设计概算、最高投标限价、投标报价、合同价、工程结算、竣工决算等)以及建筑安装造价是否含税为必须描述的项目特征，其余可选择描述的特征还包括了变化率、开竣工日期、工程承包模式、资金来源等;面积信息中必须描述的项目特征主要是建筑面积，其余可选择描述的项目特征还包括红线内室外面积、人防建筑面积 、停车场面积等。 2)单项工程特征信息。单项工程特征信息是以单项工程为单位，对单项工程的基本信息、工程专业信息、计价信息进行描述，对于房屋建筑工程而言，可包括通用特征信息和分类特征信息两部分。 ①单项工程通用特征信息。通用特征信息中必须描述的通用特征包括建设性质(新建或扩建)、结构类型、抗震等级、建筑面积、檐高、层数、层高、装修标准等。通用特征的信息描述要求适合于所有的房屋建筑工程的一级分类 ②单项工程分类特征信息。分类特征信息的描述要求适合于房屋建筑工程的二级或三级分类。以居住建筑为例，必须描述的分类特征信息包括居住建筑分类(普通住宅、别墅、公寓、养老地产、集体宿舍等)、高度类型(低层或多层、髙层、超高层)、居住建筑档次(高、中、低档)等。 参见教材 P109。9.关于利用指标估算法进行投资估算，下列说法正确的有( )。A.应根据不同地区、建设年代、施工条件等进行价格调整B.可以以工程量为依据进行价格调整C.可以以人工、主要材料消耗量为依据进行价格调整D.应根据工艺流程、定额、价格等的分析结果进行指标调整与换算E.工程建设其他费的估算指标无需调整【答案】ABCD【解析】本题考查的是投资估算的编制。指标估算法注意事项。使用指标估算法，应注意以下事项：1) 影响投资估算精度的因素主要包括价格变化、现场施工条件、项目特征的变化等。因而，在应用指标估算法时，应根据不同地区、建设年代、条件等进行调整。因为地区、年代不同，人工、材料与设备的价格均有差异，调整方法可以以人工、主要材料消耗量或“工程量”为计算依据，也可以按不同的工程项目的“万元工料消耗定额”确定不同的系数。在有关部门颁布定额或人工、材料价差系数(物价指数)以及其他各类工程造价指数时，可以据其调整。 2)使用估算指标法进行投资估算绝不能生搬硬套，必须对工艺流程、定额、价格及费用标准进行分析，经过实事求是的调整与换算后，才能提高其精确度。 参见教材 P142。10.关于建筑工程设计概算的编制工作，下列说法正确的有( )。A.设计概算的编制内容包括静态投资、动态投资和铺底流动资金三个层次B.根据设计深度的不同，合理选择概算编制方法C.通过项目特征合理匹配工程造价指标，并结合项目情况进行调整后编制D.针对基础性建材和劳务用工，充分利用市场化询价信息编制E.充分利用数智化技术进行编制【答案】BCDE【解析】本题考查的是设计概算的概念及其编制内容。概算编制的市场化改革应包括三个方面的内容 (1) 根据设计深度的不同合理选择概算编制方法。根据《建筑工程设计文件编制深度规定(2016 年版)》(建质函〔2016〕247 号)，方案设计阶段主要负责确定场地范围、建筑总尺寸等基础工作;初步设计阶段需要对整体建筑设计方案进行全面考量，解决方案设计审批时存在的主要问题。除了需要详细绘制各建筑的平(立、剖)面图的布局外，还需细化建筑、结构、建筑电气、给水排水、供暖通风与空调功能、热能动力等各专业的布置内容，并提供各专业的设计图纸和计算书等。在概算编制时，需要根据设计达到的深度情况 ，选择最合适的概算编制方法，才能够保证概算的精度要求。 (2) 充分利用市场化的造价数据。市场化的造价数据包括两个方面，一是利用本书第二章第六节中提及的不同分类、不同层级的工程造价指标，根据项目达到的设计深度建立建设项目分解清单，根据项目分解情况通过项目特征匹配寻找可参考使用的工程造价指标，根据项目情况进行调整后完成概算编制;二是充分进行市场化的询价，重点针对基础性建材价格信息和劳务用工市场价格信息建立完成询价规则和机制，避免泛泛而问、撒网问价的“假询价”现象，通过保证基本建设资源价格的准确性和市场性来提高概算的精度。 (3) 充分利用数智化技术。基于 BIM 的概算编制也是未来发展趋势，将 BIM 模型分解为不同细度的 BIM 模型组如单项工程模型、单位工程模型、分部工程模型、分项工程模型、单构件模型，积累形成种类齐全、不同精度的模型化指标数据库。通过构建初步设计的 BIM 模型，直接完成工程计量，调用相应的指标数据库价格信息，即可形成初步设计深度的概算文件。数字化、智能化仍将是工程概算编制的发展方向。 参见教材 P170。11.关于招标人编制招标工程量清单的准备工作，下列说法正确的有( )。A.应认真研究设计文件，发现问题及时提出B.应进行现场踏勘C.应拟定考虑施工步骤的施工总方案D.应拟定常规的施工组织设计E.应调查了解当地政府对施工现场管理的要求【答案】BD【解析】本题考查的是招标文件的组成内容及其编制要求。招标工程量清单编制的相关工作在收集资料包括编制依据的基础上，需进行如下工作：初步研究;现场踏勘;拟定常规施工组织设计。参见教材 P192。12.关于投标有效期的确定，下列说法正确的有( )。A.从招标文件开始发出之日起算 B.应考虑资格预审的时间 C.应考虑评标需要的时间 D.应考虑确定中标人需要的时间 E.应考虑签订合同需要的时间【答案】CDE【解析】本题考查的是编制投标文件。投标有效期是招标人对投标人发出的邀约作出承诺的期限，也是投标人就其提交的投标文件承担相关义务的期限。投标有效期从投标截止时间起开始计算，主要用作组织评标委员会评标、招标人定标、发出中标通知书以及签订合同等工作，一般考虑以下因素： 1)组织评标委员会完成评标需要的时间; 2)确定中标人需要的时间 ：3)签订合同需要的时间。 参见教材 P219。13.下列评标中遇到的情形，评标委员会可直接否决其投标的有( )。A.投标文件中的大、小写金额不一致B.投标文件未经投标单位盖章C.投标文件中存在不平衡报价D.投标报价高于最高投标限价E.投标人不接受评标委员会的算数修正【答案】DE【解析】本题考查的是评标程序及评审标准。经初步评审后否决投标的情况。评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的投标，评标委员会应当否决其投标。具体情形包括：1)投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字;2) 投标联合体没有提交共同投标协议;3) 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件;4) 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件允许提交备选投标的除外;5) 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价，对报价是否低于工程成本的异议，评标委员会可以参照国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市有关主管部门发布的有关规定进行评审;6) 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件做出响应;7) 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。参见教材 P222。14.在计算国际工程投标报价时，下列费用中应计入国内派出人工工日单价的是( )。A.国际差旅费 B.国外津贴 C.人身意外保险费 D.劳务单位管理费 E.社会福利费【答案】ABC【解析】本题考查的是国际工程招标投标及合同价款的约定。国内派出工人工日单价，主要包括：国外岗位工资;派出工人的企业收取的管理费;服装费、卧具及住房费;国内、国际差旅费;国外津贴、补贴费和伙食费;奖金及加班工资;劳保福利费;工资预涨费，每年上涨率一般可按 5%~10%估计;保险费，按当地工人保险费标准计算。参见教材 P242。15.关于建设工程施工过程中合同价款的调整，下列说法正确的有( )。A.工程变更引起分部分项工程项目发生变化的，优先适用已标价工程量清单中的单价B.工程变更项目参考类似项目单价的前提包括：采用的材料、施工工艺和方法基本相似，不增加关键线路上工程的施工时间C.工程变更引起措施项目发生变化的，除安全文明施工费外，其他不做调整D.招标工程量清单缺漏项造成新增清单项目的，适用工程变更事件的规定E.招标工程量清单项目特征描述与设计图纸不符的，适用工程变更事件的规定【答案】BD【解析】本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。分部分项工程费的调整。工程变更引起分部分项工程项目发生变化的，应按照下列规定调整: 1)已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，且工程变更导致的该清单项目的工程数量变化不足 15%时，采用已标价工程量清单中的单价。 直接采用适用的项目单价的前提是其采用的材料、施工工艺和方法柑同，也不因此增加关键线路上工程的施工时间。 2)已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价或总价调整。采用类似的项目单价的前提是其采用的材料、施工工艺和方法基本相似，不增加关键线路上工程的施工时间，可仅就其变更后的差异部分，参考类似的项目单价由发承包双方协商新的项目单价。3)已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息(参考) 价格和承包人报价浮动率，提出变更工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整。 4)已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工造价管理机构发布的信息(参考)价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等的有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整。 参见教材 P247～248。16.根据《标准施工招标文件》(2007 年版)通用合同条款，承包人有权利同时提出工期、费用、利 润索赔的事件有( )。A.发包人延迟提供图纸B.施工中发现文物、古迹C.施工中遇到不利物质条件D.发包人提供的工程设备造成工程不合格E.发包人提供的错误资料导致测量放线错误【答案】ADE【解析】本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。 参见教材 P257～258。17.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，关于编制工程竣工结算文件时的计价原 则，下列说法正确有( )。A.采用总价合同的，应在合同总价的基础上进行结算B.采用单价合同的，应在合同单价的基础上进行结算C.有材料暂估价的，暂估价材料应按照暂估价格进行结算D.设有暂列金额的，工程价款调整金额以暂列金额为限进行结算E.采用过程结算的，发承包双方已经确认的工程计量结果应直接进入结算【答案】ABE【解析】本题考查的是。采用总价合同的，应在合同总价基础上，对合同约定能调整的内容及超过合同约定范围的风险因素进行调整;采用单价合同的，在合同约定风险范围内的综合单价应固定不变，并应按合同约定进行计量，且应按实际完成的工程量进行计量。此外，发承包双方在合同工程实施过程中已经确认的工程计量结果和合同价款，在竣工结算办理中应直接进入结算。参见教材P26918.关于和解方式解决建设工程施工合同纠纷，下列说法正确的有( )。A.和解是指当事人在自愿互谅的基础上自行解决争议的一种方式B.和解方式具有简便易行，能经济、及时解决纠纷的特点C.和解解决纠纷应邀请第三方见证，或者在第三方的组织下进行D.和解达成一致的应签订和解协议，和解协议对双方均具有约束力E.一方拒不履行和解协议的，对方当事人可以请求人民法院执行【答案】ABD【解析】本题考查的是。和解是指当事人在自愿互谅的基础上，就已经发生的争议进行协商并达成协议，自行解决争议的一种方式。发生合同争议时，当事人应首先考虑通过和解解决争议。合同争议和解解决方式简便易行，能经济、及时地解决纠纷，同时有利于维护合同双方的友好合作关系，使合同能更好地得到履行。根据《建设工程工程量清单计价规范 GB50500—2013 的规定，双方可通过以下方式进行和解： (1) 协商和解。合同价款争议发生后，发承包双方任何时候都可以进行协商。协商达成一致的，双方应签订书面和解协议，和解协议对发承包双方均有约束力。如果协商不能达成一致协议，发包人或承包人都可以按合同约定的其他方式解决争议。 (2) 监理或造价工轾师暂定。若发包人和承包人之间就工程质量、进度、价款支付与扣除、工期延期、索赔、价款调整等发生任何法律上、经济上或技术上的争议，首先应根据已签约合同的规定，提交合同约定职责范围内的总监理工程师或造价工程师解决，并抄送另一方。总监理工程师或造价工程师在收到此提交件后14天内应将暂定结果通知发包人和承包人。发承包双方对暂定结果认可的，应以书面形式予以确认，暂定结果成为最终决定。 参见教材P274。19.根据《建设项目工程总承包合同(示范文本)》(GF-2020-0216)通用合同条件，关于工程总承包合同价款结算，下列说法正确的有( )。A.总承包合同为总价合同，除合同对价款调整另有约定外，合同价格不做调整B.承包人应按合同约定支付各项税费，并根据税费的变化进行合同价格调整C.价格清单中列出的工程量，应视为求承包人实际实施的工作量D.合同中可以约定工程的某些部分按照实际完成的工程量进行计量和支付E.采用价格指数法调价时，未列入合同《价格指数权重表》的费用不进行调整【答案】ADE【解析】本题考查的是国际工程合同价款的结算。根据《建设项目工程总承包合同(示范文本)》(GF2020-0216)通用合同条件，总承包合同为总价合同，除根据合同相关增减金额的约定进行调整外，合同价格不做调整。发承包双方可以将部分主要工程材料、工程设备、人工价格及其他双方认为应当根据市场价格调整的费用列入合同附件《价格指数权重表》，并根据价格调整公式计算差额调整合同价格，未列入《价格指数权重表》的费用不因市场变化而调整。 根据《建设项目工程总承包合同(示范文本)》 (GF2020-0216) 通用合同条件，总承包合同为总价合同，除根据合同相关增减金额的约定进行调整外，合同价格不做调整。工程款的支付应以合同协议书约定的签约合同价格为基础，按照合同约定进行调整。承包人应支付根据法律规定或合同约定应由其支付的各项税费，除由于法律变化引起的调整事件外，合同价格不应因这些税费进行调整。价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。参见教材 P284、286。20.下列竣工决算的审核内容，属于项目管理核算审核的有( )。A.单位、单项工程造价是否在合理范围内B.建设成本核算是否准确C.转出投资是否已落实接收单位D.项目资金使用情况E.决算内容和格式是否符合国家有关规定【答案】ABCE【解析】本题考查的是竣工决算。项目核算管理情况审核，具体包括： 1) 建设成本核算是否准确。对于超过批准建设内容发生的支出、不符合合同协议的支出、非法收费和摊派，无发票或者发票项目不全、无审批手续、无责任人员签字的支出以及因设计单位、施工单位、供货单位等原因造成的工程报废损失等不属于本项目应当负担的支出，是否按规定予以审减。 2) 待摊费用支出及其分摊是否合理合规。 3) 待核销基建支出有无依据、是否合理合规。 4) 转出投资有无依据、是否已落实接收单位。5) 决算报表所填写的数据是否完整，表内和表间钩稽关系是否清晰、正确，6)决算的内容和格式是否符合国家有关规定。 7) 决算资料报送是否完整、决算数据之间是否存在错误。 8) 与财务管理和会计核算有关的其他事项。 参见教材 P315。
2019年一级造价工程师考试《工程计价》真题及答案解析
一、单项选择题(共 60 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意) 1.根据我国现行建设工程总投资及工程造价的构成，下列资金在数额上和工程造价相等的是( )。 A.固定资产投资+流动资金 B.固定资产投资+铺底流动资金 C.固定资产投资 D.建设投资 【答案】C 【解析】同定资产投资与建设项目的工程造价在量上相等。P1 2.关于设备原价的说法，正确的是( )。 A.进口设备的原价是指其到岸价 B.国产设备原价应通过查询相关交易价格或向生产厂家询价获得 C.设备原价通常包含备品备件费在内 D.设备原价占设备购置费比重增大，意味资本有机构成的提高 【答案】C 【解析】设备原价指国内采购设备的出厂(场)价格，或国外采购设备的抵岸价格，设备原价通常包含备品备件费在内。P4 3.某进口设备人民币货币 400 万元，国际运费折合人民币 30 万元，运输保险费率为 3‰，则该设备应计的运输保险费折合人民币( )万元。 A.1.200 B.1.204 C.1.290 D.1.294 【答案】D 【解析】(400+30)/(1-3%)×3%=1.29388(万元)。P7 4.根据我国现行建筑安装工程费用构成，下列费用中属于安全文明施工费的是( )。 A.脚手架费 B.临时设施费 C.二次搬运费 D.非夜间施工照明 【答案】B 【解析】安全文明施工费是指工程项目施工期间，施工単位为保证安全施工、文明施工和保护现场内外环境等所发生的措施项目费用。通常由环境保护费、文明施工费、安全施工裁费、临时设施费组成。P15 5.根据国外建筑安装工程费用的构成，施工工人的招雇解雇用一般计入( )。 A.直接工程费 B.现场管理费 C.公司办理费 D.开办费 【答案】A 【解析】人工费，国外一般工程施工的工人按技术要求划分为高级技工、熟练工、半熟练工和壮工，当工程价格采用平均工资计算时，要按各类工人总数的比例进行加权计算，人工费应该包括工资，加班费，津贴照顾，解雇费用等，而人工费属于直接工程费。P20 6.根据我国现行建设项目总投资及工程造价的构成，下列有关建设项目费用开支，应列入建设单位管理费的是( )。 A.监理费 B.竣工验收费 C.可行性研究费 D.节能评估费 【答案】B 【解析】建设单位管理费是指项目建设单位从项目筹建之日起至办理竣工财务决算之日止发生的管理性质的支出。包括工作人员薪酬及相关费用、办公费、办公场地租用费、差旅交通费、劳动保护费、工具用具使用费、固定资产使用费、招募生产工人费，技术图书资料费(含软件)、业务招待费、竣工验收费和其他管理性质开支。P23 7.根据我国现行建设项目总投资及工程造价的构成，联合试运转费应包括( )。 A.施工单位参加联合试运转人员的工资 B.设备安装中的试车费用 C.试运转中暴露的设备缺陷的处理费 D.生产人员的提前进场费 【答案】A 【解析】试运转支出包括试运转所需原材料、燃料及动力消耗、低值易耗品，其它物料消耗、工具用具使用费、机械使用费、联合试运转人员工资、施工单位参加试运转人员工资、专家指导费，以及必要的工业炉烘炉费等;试运转收入包括试运转期间的产品销售收入和其他收入。联合试运转费不包括应由设备安装工程费用开支的调试及试车费用，以及在试运转中暴露出来的因施工原因或设备缺陷等发生的处理费用。P29 8.根据我国现行建设项目总投资及工程造价构成，在工程概算阶段考虑的对一般自然灾害处理的费用应包含在( )内。 A.未明确项目准备金 B.工程建设不可预见费 C.暂列金额 D.不可预见准备金 【答案】B 【解析】基本预备费是指投资估算或工程概算阶段预留的，由于工程实施中不可预见的工程变更及洽商、一般自然灾害处理、地下障碍物处理、超规超限设备运输等而可能增加的费用，亦可称为工程建设不可预见费。P30 9.某新建项目建设期为两年，分年均衡进行贷款，第一年贷款 200 万元，第二年贷款 300 万元，在建设期 内贷款利息只计息不支付，年利率为 10%的情况下，该项目应计建设期贷款利息为( )万元? A.36.00 B.46.00 C.52.00 D.70.00 【答案】B 【解析】第一年利息=200×0.5×10%=10 万元;第二年利息=(200+10+300×0.5)×10%=36 万元;建设期贷款利息=10+36=46 万元。P31 10.关于施工定额的应用，下列说法正确的是( )。 A.施工定额是编制施工图预算的依据 B.行业统一定额只能在本行业范围内使用 C.企业定额反映了施工企业的生产消耗标准，宜用于工程计价 D.工期定额是工程定额的一种类型，但不属于工程计价定额 【答案】D 【解析】部分地区和行业造价管理部门还会颁布工期定额，工期定额是指在正常的施工技术和组织条件下，完成建设项目和各类工程所需的工期标准，参见教材 P41 11.关于工程量清单计价，下列表达式正确的是( )。 A.分布分项工程费=∑(分部分项工程量×相应分布分项的工料单价) B.措施项目费=∑(措施项目工程量×相应的工料单价) C.其他项目费=暂列金额+材料设备暂估价+计日工+总承包服务费 D.单位工程造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金 【答案】D 【解析】分部分项工程费=∑(分部分项工程里×相应分部分项工程综合单价);措施项目费=∑各措施项目费;其他项目费=暂列金额+暂估价+计日工+总承包服务费;单位工程造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金。P39 12.根据现行工程量计算规范，适宜采用分部分项工程项目清单计价方式计价的措施项目费是( )。 A.二次搬运费 B.超高施工增加费 C.已完工程及设备保护费 D.地上、地下设施临时保护费 【答案】B 【解析】有些措施项目则是可以计算工程量的项目，如脚手架工程，混凝土模板及支架(撑)，垂直运输，超高施工增加，大型机械设备进出场及安拆，施工排水、降水等，这类措施项目按照分部分项工程项目清单的方式，采用综合单价计价，更有利于措施费的确定和调整。P47 13.在工程量清单计价中，下列费用项目应计入总承包服务费的是( )。 A.总承包人的工程分包费 B.总承包人的管理费 C.总承包人对发包人自行采购材料的保管费 D.总承包工程的竣工验收费 【答案】C 【解析】总承包服务费是指总承包人为配合协调发包人进行的专业工程发包，对发包人自行采购的材料，工程设备等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。P51 14.在工程量清单计价中下列关于暂估价的说法正确的是( )。 A.材料设备暂估价是指用于尚未确定或不可预见的材料、设备采购的费用 B.纳入分部分项工程项目清单综合单价中的材料暂估价包括暂估单价及数量 C.专业工程暂估价与分部分项工程综合单价在费用构成方面应保持一致 D.专业工程暂估价由投标人自主报价 【答案】C 【解析】专业工程的暂估价一般应是综合暂估价，包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润，不包括规费和税金。P49 15.在测定时所采用的方法中，测时法用于测定( )。 A.循环组成部分的工作时间 B.准备与结束时间 C.工人休息时间 D.非循环工作时间 【答案】A 【解析】测时法主要适用于测定定时重复的循环工作的工时消耗。是精确度比较高的一种计时观察法，一般可达到 0.2-15s，测时法只用来测定施工过程中循环组成部分工作时间的消耗，不研究工人休息准备与结束及其他非循环的工作时间。P59 16.工作日写实法测定数据显示，完成 10m³某现浇混凝土工工程需基本时间 8 小时，辅助工作时间占工序作业时间的 8%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间、损失时间分别占工作日的 5%、2%、18%，6% ,则该项混凝土工程的时间定额是( )工日/10m³。 A.1.44工日/10m³ B.1.45工日/10m³ C.1.56工日/10m³ D.1.64工日/10m³ 【答案】B 【解析】1 /(1-8%)/(1-25%)=1.449(工日/10m³)。 17.用于泥疑土抹灰砂浆贴 200X300 瓷砖墙面，灰缝宽 5mm，假设瓷砖损耗率为 8%，则 100m2 瓷砖墙面的瓷砖损耗率是( ) A.103.6 B.104.3 C.108 D.108.7 【答案】A 【解析】本题考查的是确定材料定额消耗量的基本方法。每 100 ㎡瓷砖墙面中瓷砖的净用量 =100/[(0.2+0.005)×(0.3+0.005)]=1599.36(块)，1599.36×(0.2×0.3)×(1+8%)=103.6 ㎡。参见教材 P65 18.某工程采用两票制支付方式采购某种材料，已知材料原价和运杂费的含税价格分别为 500 元/t、30 元/t，材料运输损耗率采购及保管费率分别为 0.5%、3.5%，材料采购和运输的增值税率分别为 13%、9%，则该材料的不含税单价为( )元? A.480.87 B.481.47 C.488.88 D.489.49 【答案】C 【解析】[500/(1+13%)+30/(1+9%)]×(1+0.5%)×(1+3.5%)=488.88 元/t。P69 19.下列用项目中属于施工仪器仪表台班单价构成内容的是( )。 A.人工费 B.燃料费 C.检测软件费 D.校验费 【答案】D 【解析】施工仪器仪表台班单价由四项费用组成，包括折旧费、维护费、校验费、动力费。施工仪器仪表台班单价中的裁用组成不包括检测软件的相关用。P74 20.编制预算定额人工日消耗量时，实际工程现场运距超过预算定额取定运距时的用工应计入( )。 A.超运距用工 B.辅助用工 C.二次搬运用工 D.人工幅度差 【答案】C 【解析】需要指出，实际工程现场运距超过算定额取定运距时，可另行计算现场二次撤运费。P78 21.工程造价指标测算中，各类造价做据的时间需求符合造价指标的时间要求。下列造价数据的时间选取符合规定的是( )。 A.投资估算采用投资估算书编制完成日期 B.最高投标限价采用投标截止日期 C.合同价采用合同签订日期 D.结算价采用工程结算日期 【答案】A 【解析】建设工程造价指标的时间应符合下列规定：1)投资估算、设计概算、招标控制价应采用成果文件编制完成日期;2)合同价应采用工程开工日期;3)结算价应采用工程竣工日期。 22.关于工程造价指数的计算，下列表达式正确的是( )。 A.材料费价格指数=∑ (同期各种材料单价 X 所有材料费用/所有材料费用之和) B 单位工程价格指数=∑(同期各分部工程价格指数 x 各分部工程费用/单位工程费用) C 单项工程造价指数=报告期单项工程造价指标/基期单项工程造价指标 D.建设工程造价综合指数=报告期建设工程造价综合指标/基期建设工程造价综合指标 【答案】C 【解析】人工费(材料费、施工机具使用费)价格指数=基期人工日工资单价(材料价格、施工机具台班单价)P1/报告期人工日工资单价(材料价格、施工机具台班单价)P0;单项工程造价指数=基期单项工程造价指标P1/报告期单项工程造价指标P0 23.在进行建设厂址多方案全寿命周期技术经济分析时，应计入项目投产后生产经营费用的是( )。 A.拆迁补偿费 B.生活设施费 C.动力设施费 D.原材料运输费 【答案】D 【解析】选项ABC都属于投资费用，因此正确答案是D 24.某地2019年拟建一座年产40万吨某产品的化工厂。根据调查，该地区2017年已建年产30万吨相同产品项目的建筑工程费为4000万元，安装工程费为2000万元，设备购置费8000万元。已知按2019年该地区价格计算的拟建项目设备购置费为9500万元，征地拆迁等其他费用为1000万元，且该地区2017至2019年建筑安装工程费平均每年递增4%，则该拟建项目的静态投资估算为( )。 A.16989.6 B.17910.0 C.18206.4 D.19152.8 【答案】D 【解析】拟建项目的建筑安装工程费估算=(4000+2000)×(40/30)×(1+4%)2=8652.8万元;则拟建项目的静态投资估算=8652.8+9500+1000=19152.8万元。 25.若外币对人民币贬值,则关于该汇率变化对涉外项目投资额产生的影响，下列说法正确的是( )。 A.从国外市场购买材料，所支付的外币金额减少 B.从国处市场购买村料，换算成人民币所支付的金额减少 C.从国外借款，本息所支付的外币金额增加 D 从国外借款，换算成人民币所支付的本息金额增加 【答案】B 【解析】外币对人民币贬值。项目从国外市场购买设备材料所支付的外币金额不变，但换算成人民币的金额减少；从国外借款，本息所支付的外币金额不变，但换算成人民币的金额减少。 26.某项目根据《建设项目投资估算编审规程>(CECA/GCI-2015),采用概算法编制的估算中，工程费用为 8000万元，基本预备费用为 880 万元，价差预备费为 120 万元，工程建设其他费 800 万，建设期利息为 200 万元，流动资金为 100 万元，则该项目为( )万元。 A.9680 B.9800 C.10000 D.10100 【答案】B 【解析】建设投资=工程费用+工程建设其他费用+预备费=8000+800+880+120=9800（万元）。 27.在满足住宅功能和质量的前提下，下列设计方法中，可降低单位建筑面积造价的是( )。 A.增加住宅层高 B.分散布置公共设施 C 增大墙体面积系数 D.减少结构面积系数 【答案】 D 【解析】在满足住宅功能和质量前提下，适当加大住宅宽度。这是由于宽度加大，墙体面积系数相应减少，有利于降低造价。衡量单元组成、户型设计的指标是结构面积系数(住宅结构面积与建筑面积之比) ,系数越小设计方案越经济。因为，结构面积小，有效面积就增加。结构面积系数除与房屋结构有关外，还与房屋外形及其长度和宽度有关，同时也与房间平均面积大小和户型组成有关。房屋平均面积越大，内墙、隔墙在建筑面积所占比重就越小。 28.关于设计概算的说法，正确的是( )。 A.设计概算是工程造价在设计阶段的表现形式，具备价格属性 B.三级概算编制形式适用于单一的单项工程建设项目 C.概算中工程费用应按预测的建设期价格水平编制 D.概算应考虑货款的时间价值对投资的影响 【答案】D 【解析】设计概算的编制内容。三级概算：单位工程概算；单项工程综合概算；建设项目总概算。当建设项目只有一个单项工程时，单位工程概算、总概算两级概算编制形式。设计概算编制时应满足以下要求：(1)按编制时项目所在地的价格水平编制，总投资应完整地反映编制时建设项目实际投资；(2)设计概算应考虑建设项目施工条件等因素对投资的影响；(3)设计概算应按项目合理建设期限预测建设期价格水平，以及资产租赁和贷款的时间价值等动态因素对投资的影响。(价差预备费、建设期利息)选项A设计概算是工程造价在设计阶段的表现形式，但其不具备价格属性;选项B二级概算编制形式适用于单一的单项工程建设项目;选项C概算中工程费用应按编制时的建设期价格水平。 29.某地市政道路工程，已知与其关似已完工程造价指标为 600 元/m2，人、材、机占工程造价 10%，50%，20%，拟建工程与类似工程人、材、机差异系数为 1.1，1.05，1.05，假定以人、材、机为基数取，综合率为 25%，则该工程综合单价为( )。 A.507 B.608.4 C.633.75 D.657 【答案】C 【解析】工料单价=600×0.8=480 元/㎡，人、材、机占工料单价的比重分别 为：12.5%，62.5%，25%。 该工程的工料单价为：480×(12.5%×1.1+62.5%×1.05+25%×1.05)=507元/㎡。 题中已知，以人、材、机为基数取费，综合费率为 25%， 则该工程综合单价为 507×(1+25%)=633.75 元/㎡。 30.编制工程建设其他表用概算表时，下列其他用中，一般按“工程费用×费率”计算的是( )。 A.征地补偿费 B.拆迁补偿费 C.研究试验费 D.工程监理费 【答案】D 【解析】建设管理费包括建设单位管理费、工程监理费，按“工程费用×费率”或有关定额 列式计算计算。 31.施工图预算以二级预算编制形成( )。 A.总预算和单位工程预算 B.单位工程综合预算和单位工程预算 C.总预算和单位工程综合预算 D.建筑工程预算和设备安装工程预算 【答案】A 【解析】采用二级预算编制形式的工程预算文件包括：封面、签署页及目录、编制说明，总预算表单位工程预算表、附件等内容。 32.采用实物量法与工料单价法编制施工图预算，其工作步骤的差异体现在( )。 A.工程量的计算 B.直接费的计算 C.税金的计算 D.企业管理费的计算 【答案】 B 【解析】实物量法与工料单价法首尾部分的步骤基本相同，所不同的主要是中间两个步骤，即：①采用实物量法计算工程量后，套用相应人工、材料、施工机具台班预算定额消耗量，求出各分项工程人工、材料、施工机具台班消耗数量并汇总成单位工程所需各类人工工日、材料和施工机具台班的消耗量;②采用实物量法，采用的是当时当地的各类人工工日、材料、施工机械台班、施工仪器仪表台班的实际单价分别乘以相应的人工工日、材料和施工机具台班总的消耗量，汇总后得出单位工程的直接费。 33.关于招标工程量清单中分部分项工程量清单的编制，下列说法正确的是( )。 A.所列项目应该是施工过程中以其本身构成工程实体的分项工程或可以精确计量的措施分项项目 B.拟建施工图纸有体现，但专业工程量计算规范附录中没有相对应项目的，则必须编制这些分项工程的补充项目 C.补充项目的工程量计算规则，应符合“计算规则要具有可计算性”且“计算结果要具有唯一性”的原则 D 采用标准图集的分项工程，其特征描述应直接采用“详见×图集”方式 【答案】C 【解析】分部分项工程项目清单所反映的是拟建工程分部分项工程项目名称和相应数量的明细清单，招标人负责包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量在内的五项内容。A错误。当在拟建工程的施工图纸中有体现，但在专业工程量计算规范附录中没有相对应的项目，并且在附录项目的“项目特征”或“工程内容”中也没有提示时，则必须编制针对这些分项工程的补充项目，在清单中单独列项并在清单的编制说明中注明。B错误若采用标准图集或施工图纸能够全部或部分满足项目特征描述的要求，项目特征描述可直接采用“详见××图集”或“××图号”的方式。对不能满足项目特征描述要求的部分，仍应用文字描述。D错误对补充项的工程量计算规则必须符合下述原则：一是其计算规则要具有可计算性，二是计算结果要具有唯一性。 34.编制招标工程量清单时，应根据施工图纸的深度、暂估价设定的水平、合同价款约定调整因素以及工程实际情沉合理确定的清单项目是( )。 A.措施项目清单 B.暂列金额 C.专业工程暂估价 D.计日工 【答案】B 【解析】在确定暂列金额时应根据施工图纸的深度、暂估价设定的水平、合同价款约定调整的因素以及工程实际情况合理确定。一般可按分部分项工程项目清单的10%～15%确定，不同专业预留的暂列金额应分别列项。 35.依据工程所在地区颁发的计价定额等编制最高投标限价、进行分部分项工程综合单价组价时，首先应确定的是( )。 A.风险范围与幅度 B.工程造价信息确定的人工单价等 C.定额项目名称及工程量 D.管理费率和利润率 【答案】C 【解析】首先，依据提供的工程量清单和施工图纸，按照工程所在地区颁发的计价定额的规定，确定所组价的定额项目名称，并计算出相应的工程量;其次，依据工程造价政策规定或工程造价信息确定其人工、材料、施工机具台班单价;同时，在考虑风险因素确定管理费率和利润率的基础上，按规定程序计算出所组价定额项目的合价。 36.关于编制最高投标限价总承包服务费的可参考标准，下列说法正确的是( )。 A.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的 0.5%计算 B.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的 1%计算 C.招标人要求对分包专业 I 程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的 1%~3%计算 D.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的 3%~5%计算 【答案】D 【解析】总承包服务费应按照省级或行业建设主管部门的规定计算，在计算时可参考以下标准：1)招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，按分包的专业工程估算造价的1.5%计算;2)招标人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调，并同时要求提供配合服务时，根据招标文件中列出的配合服务内容和提出的要求，按分包的专业工程估算造价的3%～5%计算;3)招标人自行供应材料的，按招标人供应材料价值的1%计算。 37.投标报价时，投标人需严格按照招标人所列项目明细进行自主报价的是( )。 A.总价措施项目 B.专业工程暂估价 C.计日工 D.规费 【答案】C 【解析】计日工应按照招标人提供的其他项目清单列出的项目和估算的数量，自主确定督项综合单价并计算费用。P206 38.在投标报价确定分部分项工程综合单价时，应根据所选的计算基础计算工程内容的工程量，该数量应为( )。 A.实物工程量 B.施工工程量 C.定额工程量 D.复核的清单工程量 【答案】C 【解析】在投标报价确定分部分项工程综合单价时，计算基础主要包括消耗量指标和生产要素单价。应根据本企业的实际消耗量水平，并结合拟定的施工方案确定完成清单项目需要消耗的各种人工、材料、施工机具台班的数量。因此，计算的工程量为定额工程量。P202 39.某高速公路项目招标采用经评的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标最的评标修正率为4%。现有投标人甲同时投标 1#、2#标段，其报价依次为 7000 万元、6000 万元，若甲在 1#标段已被确定为中标，则其在 2#标段的评标价是( )万元。 A.5720 B.6240 C.5760 D.6280 【答案】C 【解析】6000×(1-4%)=5760。 40.根据 《建设工程造价咨询规范》(GB/T51095- 2015) ,下列投标文件的评审内容，属于清标工作的是( )。 A.营业执照的有效性 B.营业执照、资质证书、安全生产许可证的一致性 C.投标函上签字与盖章的合法性 D.投标文件是否实质性响应招标文件 【答案】D 【解析】清标工作主要包含下列内容： (1)对招标文件的实质性响应。 (2)错漏项分析。 (3)分部分项工程项目清单项目综合单价的合理性分析。 (4)措施项目清单的完整性和合理性分析，以及其中不可竞争性费用的正确性分析。 (5)其他项目清单完整性和合理性分析。 (6)不平衡报价分析。 (7)暂列金额、暂估价正确性复核。 (8)总价与合价的算术性复核及修正建议。 (9)其他应分析和澄清的问题。 41.投标人复核招标工程量清单时发现了遗漏，是否向招标人提出修改意见取决于( )。 A.招标文件规定是否允许提出增补 B.遗漏工程量的大小 C.投标人的投标策略 D.遗漏项目是否在工程量计算规范附录中有列项 【答案】C 【解析】针对招标工程量清单中工程量的遗漏或错误，是否向招标人提出修改意见取决于投标策略。 42.下列工程总承包类型中，总承包商需要履行试运行工作职责的是( )。 A.设计采购施工总承包 B.设计-施工总承包 C.采购-施工总承包 D.设计-采购总承包 【答案】A 【解析】设计采购施工( EPC Engineering- Procurement-constructior)总承包。EPC 总承包即工程总承包人按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。P221 43.国际工程投标报价时，对于当地采购的材料，其单价应为( )。 A 市场价格+运杂费 B.市场价格+运杂费+运输保管耗损费 C.市场价格+运余费+采购保管费 D.市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费 【答案】D 【解析】国际工程中，当地材料商供应到现场的材料、设备单价一般以材料商的报价为依据，并考虑材料预涨费(当工期较长时)的因素，综合计算单价。自行采购的材料、设备单价的计算公式为：材料、设备单价=市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费 44.国际工程分包费与直接费、间接费平行并列时，总包商对分包商的管理费应列入( )。 A.间接费 B.分包费 C.盈余 D.上级单位管理费 【答案】B 【解析】在国际工程标价中，对分包费的处理有两神方法一种方法是将分包费列入直接费中，即考虑间接费时包含了对分包的管理费;另一种方法是将分包费与直接费、间接费平行并列，在估算分包费时适当加入对分包商的管理费即可。P234 45.下列发承包双方在约定调整合同价款的事项中属于工程变更的是( )。 A.工程量清单缺项 B.不可抗力 C.物价波动 D.提前竣工 【答案】A 【解析】工程变更类，主要包括工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、计日工等享件。P236 46.某招标工程项目执行《建设工程工程量清单计价规范》( GB50500-2013) ,招标工程量清单中某分项工程的工程量为 1500m3，施工中由于设计变更调增 1900m3,该分项工程最高投标限价综合单价为 40 元/m3,投标报价为 47 元/m2,则该分项工程的结算价为( )元。 A.87400 B.88900 C.89125 D.89300 【答案】C 【解析】投标报价47>40×(1+15%)=46结算价格为1500×(1+15%)×47+(1900-1500×1.15)×46=81075+8050=89125(元) 47.某市政工程投标载止日期为 2019 年 4 月 20 日，确定中标人后，工程于 2019 年 6 月 1 日开工。施工合同约定，工程价款结算时人工、钢材、水泥、砂石料及施工机具使用费采用价格指数法调差，各项权重系数及价格指数见下表。2019 年月，承包人当月完成清单子目价款 200 万元，当月按已标价工程量请单价格确认的变更金额为 200 万元，则本工程 2019 年 8 月的价格调整金额为( )万元。 A.57.80 B.63.58 C.75.40 D.82.94 【答案】D 【解析】本题考查的是物价变化类合同价款调整事项。 价格调整金额=2200×(0.35+0.15×105/100+0.10×90/84+0.20×107.8/104.5+0.10×135/115.6+0.10×110/110-1)=82.03(万元)。 48.关于工程索赔的相关论述，下列说法正确的是( )。 A.工程索赔是指承包人向发包人提出工期和(或)费用补偿要求的行为 B.由于发包人原因导致分包人承受经济损失，分包人可直接向发包人提出索赔 C.承包人提出的工期补偿索赔经发包人批准后，可免除承包人非自身原因拖期违约责任 D.由于不可抗力事件造成合同非正常终止，承包人不能向发包人提出索赔 【答案】C 【解析】工程索赔是指在工程合同履行过程中，当事人一方因非己方的原因而遭受经济损失或工期延误，按照合同约定或法律规定，应由对方承担责任，而向对方提出工期和(或)费用补偿要求的行为。A错误在建设工程分包合同履行过程中，索赔事件发生后，无论是发包人的原因还是总承包人的原因所致，分包人都只能向总承包人提出索赔要求，而不能直接向发包人提出。B错误工期顺延的要求获得批准后，不仅可以免除承包人承担拖期违约赔偿金的责任，而且承包人还有可能因工期提前获得赶工补偿(或奖励)。C正确合同终止的索赔，由于发包人违约或发生不可抗力事件等原因造成合同非正常终止，承包人因其遭受经济损失而提出索赔。如果由于承包人的原因导致合同非正常终止，或者合同无法继续履行，发包人可以就此提出索赔。 49.根据《标准施工招标文件》(2007 年版)通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，可以同时获得工期、费用和利润补偿的是( )。 A.施工中发现文物、古迹 B.发包人延迟提供建筑材料 C.承包人提前竣工 D.因不可抗力造成工期延误 【答案】B 【解析】发包人提供材料、工程设备不合格或迟延提供或变更交货地点可以索赔工期费用和利润。 50.某施工现场主导施工机械一台，由承包人租得，施工合同约定，当发生索赔事件时，遂机械台班单价、租赁费分别按 900 元/台班、400 元/台班计，人工工资、窝工补贴分别按 100 元工日、50 元/工日计;以人工费与机械费之和为基数的综合费率为 30%，在施工过程中，发生如下事件:①出现异赏恶劣天气导致工程停工 2 天,人员窝工 20 个工日;②因恶劣天气导致工程修复用工 10 个工日。主导小机械 1 个台班，为此承包人可向发包人索赔的费用为( ) 元。 A.1820 B.2470 C.2820 D.3470 【答案】B 【解析】事件一只能索赔工期，不能索赔费用;事件二可索赔的费用为：(10100+1900)(1+30%)=2470 51.关于预付款担保的说法，正确的是( )。 A.预付款担保的形式必须为银行保函 B 预付款担保的担保金额必须高于预付款 C.在预付款的拍回过程中担保金额保持不变 D 预付款保函在预付款扣回之前必须保持有效 【答案】D 【解析】预付款担保的主要形式为银行保函。预付款担保的担保金额通常与发包人的预付款是等值的。预付款一般逐月从工程进度款中扣除，预付款担保的担保金额也相应逐月减少。承包人的预付款保函的担保金额根据预付款扣回的数额相应扣减，但在预付款全部扣回之前一直保持有效。 52.关于合同价款的期中支付，下列说法正确的是( )。 A.进度款支付周期应与发包人实际的工程计量周期一致 B.已标价工程量清单中单价项目结算价款应按承包人确认的工程量计算 C 承包人现场签证金额不应列入期中支付进度款，在竣工结算时一并处理 D.进度款的支付按期中结算价款总额和约定比例计算，一般不低于 60%，不高于 90% 【答案】 D 【解析】期中支付价款的计算。(1)已完工程的结算价款。已标价工程量清单中的单价项目，承包人应按工程计量确认的工程量与综合单价计算。如综合单价发生调整的，以发承包双方确认调整的综合单价计算进度款。已标价工程量清单中的总价项目，承包人应按合同中约定的进度款支付分解，分别列入进度款支付申请中的安全文明施工费和本周期应支付的总价项目的金额中。(2)结算价款的调整。承包人现场签证和得到发包人确认的索赔金额列入本周期应增加的金额中。由发包人提供的材料、工程设备金额，应按照发包人签约提供的单价和数量从进度款支付中扣出，列入本周期应扣减的金额中。(3)进度款的支付比例。进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计算，不低于60%，不高于90%。 53.编制竣工结算文件时，应按国家、省级或行业建设主管部门门的规定计价的是( )。 A.劳动保险费 B.总承包服务费 C.安全文明施工费 D 现场签证费 【答案】C 【解析】措施项目中的总价项目应依据合同约定的项目和金额计算;如发生调整的，以发、承包双方确认调整的金额计算，其中安全文明施工费必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算。 54.根据《建设工程质量保证全管理办法》(建质[2017138 号)，质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的( )。 A.19% B.2% C.3% D.5% 【答案】C 【解析】发包人应按照合同约定方式预留质量保证金，质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算额的3%。P262 55.发包人收到承包人提交的最终结清申请单,并在规定时间内予以核实后，向承包人签发( )。 A.工程接收证书 B.竣工结算支付书 C.缺陷责任期终止证书 D.最终支付证书 【答案】D 【解析】发包人收到承包人提交的最终结清申请单后的规定时间内予以核实，向承包人签发最终支付证书。发包人未在约定时间内核实，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请单已被发包人认可。 56 关下合同款纠纷的处理，人民法院应予支持的是( )。 A.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的 B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的 C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的 D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的 【答案】A 【解析】建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：1)修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持;2)修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。(1)当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。(2)当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。(3)当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。 57.对于工程总承包合同中质量保证金的扣留与返还，下列做法正确的是( )。 A.扣留金额的计算中应考虑预付款的支付、扣回及价格调整的金额 B.不论是否缴纳履约保证金，均须扣留质量保证金 C.缺陷责任期满即须返还剩余质量保证金 D.延长缺陷责任期时，应相应延长剩余质量保证金的返还期限 【答案】D 【解析】根据《建设工程质量保证金管理办法》的规定，承包人已经缴纳履约保证金或者采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他担保方式的，发包人不得再预留质量保证金。缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。 58.根据 2017 版 FIDIC《施工合同条件》关于物价波动引起的价格调整，下列说法正确的是( )。 A.在通用条款中规定了调价公式 B.调价公式不适用于基于实际费用或现行价格计算价值的工程 C.调价公式中所列各项费用要求的权重已经约定，合同实施过程中不得调整 D.调价公式中的固定系数，在合同实施过程中可视情况调整 【答案】B 【解析】调价公式不适用于基于实际费用或现行价格计算价值的工程。 59.在建设项目竣工决算报表中，用于考核和分析投资效果，落实结余资金，并作为报告上级核销基本建设支出依据的是( )。 A.基本建设项目概况表 B.基本建设项目竣工财务决算表 C.基本建设项目交付使用资产总表 D.基本建设项目交付使用资产明细表 【答案】B 【解析】P294 60.在过算新增固定资产价值时，仅计算建筑、安装或采购成本，不计分摊的待摊投资的固定资产是( )。 A.管道和线路工程 B.需安装的动力设备 C.运输设备 D.附属辅助工程 【答案】C 【解析】P307 二、多项选择题(共 20 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个就 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得 0.5 分) 61.非标准设备原价中，能作为利润取费基数的是( )。 A.辅助材料费 B.废品损失费 C.包装费 D.外购配套件费 E.专用工具费 【答案】ABCE 【解析】利润的计算基数包括材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费和包装费之和乘以一定利润率计算。P5 62.根据我国现行《建设工程造价计价方法》，下列情況可用简易计税方法的是( )。 A.小规纳税人发生的应税行为 B.般纳人以清包工方式提供的建筑服务 C.一般纳税人以甲供工程货提供的建筑服务 D.《施工许可证》注明的开工日期在 2016 年 4 月 30 日前 E 实际开工日期在 2016 年 4 月 30 日前的建筑服务 【答案】BCD 【解析】简易计税方法主要适用于以下几种情况：1、小规模纳税人发生应税行为。2、一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务。3、一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务。4、一般纳税人为建筑工程项目提供的建筑服务。 63.下列项目费用项目，属于征地补偿费的有( )。 A.拆迁补偿金 B.安置补偿费 C.地上附着物补偿费 D.迁移补偿费 E.土地管理费 【答案】BCE 【解析】征地补偿费包括：土地补偿费、青苗补偿费和地上附着物补偿费、安置补助费、新菜地开发建设基金、耕地开垦费和森林植被恢复费、其他补偿费、土地管理费。 64.在工程量清单编制中，施工组织设计、施工范围和验收规范可以用于确定( )。 A.项目名称 B 项目编码 C 项目特征 D.计量单位 E.工程数量 【答案】ACE 【解析】P38 65.关于分部分项工程项目清单的编制，下列说法正确的有( )。 A.项目编码第 7-9 位为分项工程项目名称顺序码 B.项目名称应按工程量计算规范附录中给定的名称确定 C.项目特征应按工程量计算规范附录中规定的项目特征予以描述 D.计量单位应按工程量计算规范附录中给定的，选用最适宜表现项国特征并方便计量的单位 E.工程量位按实际完成的工程量计算 【答案】AD 【解析】第四级表示分项工程项目名称顺序码(分三位);各专业有特殊计量单位的，再另外加以说明，当计量单位有两个或两个以上时，应根据所编工程量清单项目的特征要求，选择最适宜表现该项目特征并方便计量的单位。分部分项工程项目清单的项目名称应按各专业工程工程量计算规范附录的项目名称结合拟建工程的实际确定。B 错误分部分项工程项目清单的项目特征应按各专业工程工程量计算规范附录中规定的项目特征，结合技术规范、标准图集、施工图纸，按照工程结构、使用材质及规格或安装位置等，予以详细而准确的表述和说明。C 错误所有清单项目的工程量应以实体工程量为准，并以完成后的净值计算，E 错误。 66.下列入工、材料、机械台班的消耗，应计入定额消耗量的有( )。 A.准备与结束工作时间 B.施工本身原因造成的工人停工时间 C.措施性材料的合理消耗量 D 不可避免的施工废料 E.低负荷下的机械工作时间 【答案】 AD 【解析】必需消耗的工作时间是工人在正常施工条件下，为完成一定合格产品(工作任务)所消耗的时间，是制定定额的主要依据，包括有效工作时间、休息时间和不可避免中断时间的消耗。必须消耗的材料，是指在合理用料的条件下生产合格产品需要消耗的材料，包括直接用于建筑和安装工程的材料、不可避免的施工废料、不可避免的材料损耗。必须消耗的材料属于施工正常消耗，是确定材料消耗定额的基本数据。其中，直接用于建筑和安装工程的材料编制材料净用量定额，不可避免的施工废料和材料损耗编制材料损耗定额。 67.下列费用中，不计入机械台班单价而单独列项计算的有( )。 A.安拆简单、移动需要起重及运输机械的轻型施工机械的安拆费及场外运费 B.安拆复杂、移动需要起重及运输机械的重型施工机械的安拆费及场外运费 C.利用辅助设施移动的施工机械的辅助设施相关费用 D.不需相关机械辅助运输的自行移动机械的场外运费 E.固定在车间的施工机械的安拆费及场外运费 【答案】BC 【解析】独计算的情况包括：1)安拆复杂、移动需要起重及运输机械的重型施工机械，其安拆费及场外运费单独计算;2)利用辅助设施移动的施工机械，其辅助设施(包括轨道和枕木)等的折旧、搭设和拆除等费用可单独计算。 68.关于各类工程计价定额的说法，正确的有( )。 A.概算定额基价可以是工科单价、综合单价或全费用综合单价 B.概算指标分为建筑工程概算指标和设备及安装工程概算指标 C.综合概算指标的准确性高于单项概算指标 D.概算指标是在概算定额的基础上进行编制的 E.投资估算指标必须反映项目建设前期和交付使用期内发生的动态投资 【答案】 ABE 【解析】概算定额基价和预算定额基价一样，根据不同的表达方法，概算定额基价可能是工 料单价、综合单价或全费用综合单价，用于编制设计概算。A 正确。概算指标分为建筑工程概算指标和设备及安装工程概算指标，B 正确。综合概算指标是按照工业或民用建筑及其结构类型而制定的概算指标。综合概算指标的概括性较大，其准确性、针对性不如单项指标。概算定额是预算定额的综合与扩大。D 错误。由于投资估算指标属于项目建设前期进行估算投资的技术经济指标，它不但要反映实施阶段 的静态投资，还必须反映项目建设前期和交付使用期内发生的动态投资，以投资估算指标为 依据编制的投资估算，包含项目建设的全部投资额。E 正确。 69.建设工程造价指标测算常用的方法包括( )。 A.数据统计法 B.现场测算法 C.典型工程法 D.写实记录法 E.汇总计算法 【答案】ACE 【解析】建设工程造价指标测算方法主要包括数据究计法、典型工程法和汇总计算法。P106 70.以下属于流动资产的是( )。 A.存货 B.库存现金 C.应收账款 D.应付账款 E.预付账款 【答案】ABCE 【解析】流动资产=应收账款+预付账款+存货+库存现金。 71.某单位建筑工程的初步设计采用的技术比较成熟，但由于设计深度不够，不能准确计算出工程量,若急需该单位建筑工程概算时，可采用的概算编制方法有( )。 A.预算单价法 B.概算定额法 C.概算指标法 D.类似工程预算法 E.扩大单价法 【答案】CD 【解析】建筑工程概算的编制方法有：概算定额法、概算指标法、类似工程预算法等;设备及安装工程概算的编制方法有：预算单价法、扩大单价法、设备价值百分比法和综合吨位指标法等。概算定额法又称扩大单价法或扩大结构定额法，是套用概算定额编制建筑工程概算的方法。运用概算定额法，要求初步设计必须达到一定深度，建筑结构尺寸比较明确，能按照初步设计的平面图、立面图、剖面图纸计算出楼地面、墙身、门窗和屋面等扩大分项工程(或扩大结构构件)项目的工程量时，方可采用。 72.为满足施工招标工程量清单编制的需要，招标人需拟定施工总方案其主要内容包括( )。 A.施工方法 B.施工步骤 C.施工机械设备的选择 D.施工顺序 E.现场平面布置 【答案】ACE 【解析】施工总方案只需对重大问题和关键工艺做原则性的规定，不需考虑施工步骤，主要包括:施工方法，施工机设簣的选择，科学的施工组织，台理的施工进度，现场的平面布置及各种技术措施。P185 73.投标报价的分包询价，投标人应注意的问题有( )。 A.分包标函是否完整 B.分包单价所包含的内容 C.分包单价是否自专用施工机具 D.分包人可信赖程度 E.分包人的质量保证措施 【答案】ABDE 【解析】对分包人询价应注意以下几点：分包标函是否完整;分包工程单价所包含的内容;分包人的工程质量、信誉及可信赖程度;质量保证措施;分包报价。 74.下列条件下的建设工程，其施工承包合同合来用成本加酬金方式确定合同价的有( )。 A.工程建设规模小 B.施工技术特別复杂 C.工期较短 D.紧急抢险项目 E.施工图设计还有待进一步深化 【答案】BD 【解析】根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(住建部第 16 号令)，实行工程量清单计价的建筑工程，鼓励发承包双方采用单价方式确定合同价款建设规模较小，技术难度较低，工期较短的建设工程，发承包双方可以采用总价方式确定合同价款;紧急抢险、救灾以及施工技术特別复杂的建设工程，发承包双方可以采用成本加酣金方式确定合同价款。P220 75.关于依法必须招标的给定暂估价的专业工程招标，下列说法正确的有( )。 A.承包人不参加投标的，应由承包人作为招标人 B.承包人组织招标工作的有关费用应另行计算 C.承包人参加投标的，应由发包人负责招标 D.发包人组织招标工作的有关费用应由从签约合同价中扣回 E.承包人参加投标的，同等条件下应优先中标 【答案】 ACE 【解析】给定暂估价的专业工程。(1)不属于依法必须招标的项目。发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依 法必须招标的，应按照前述工程变更事件的合同价款调整方法，确定专业工程价款。并以此 为依据取代专业工程暂估价，调整合同价款。(2)属于依法必须招标的项目。发包人在招标工程量清单中给定暂估价的专业工程，依法 必须招标的，应当由发承包双方依法组织招标选择专业分包人，并接受建设工程招标投标管 理机构的监督。1)除合同另有约定外，承包人不参加投标的专业工程，应由承包人作为招标人，但拟定的 招标文件、评标方法、评标结果应报送发包人批准。与组织招标工作有关的费用应当被认为 已经包括在承包人的签约合同价(投标总报价)中。2)承包人参加投标的专业工程，应由发包人作为招标人，与组织招标工作有关的费用由发 包人承担。同等条件下，应优先选择承包人中标。3)专业工程依法进行招标后，以中标价为依据取代专业工程暂估价，调整合同价款。 76.下列费用中，承包人可以索赔的有( )。 A.法定增长的人工费 B.承包人原因导致工效降低增加的机械使用费 C.承包人垫资施工的垫资利息 D.发包人拖延支付工程款的利息 E.发包人错误扣款的利息 【答案】ACDE 【解析】索赔费用的要素与工程造价的构成基本类似，一般可归结为人工费、材料费、施工机械使用费、分包费、施工管理费、利息、利润、保险费等。人工费的索赔包括：由于完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;超过法定工作时间加班劳动;法定人工费增长;因非承包商原因导致工效降低所增加的人工费用;因非承包商原因导致工程停工的人员窝工费和工资上涨费等。在计算停工损失中人工费时，通常采取人工单价乘以折算系数计算。利息的索赔包括：发包人拖延支付工程款利息;发包人迟延退还工程质量保证金的利息;承包人垫资施工的垫资利息;发包人错误扣款的利息等。至于具体的利率标准，双方可以在合同中明确约定，没有约定或约定不明的，可以按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算。 77.工程施工中的下列情形，发包人不予计量的有( )。 A.监理人抽检不合格返工增加的工程日 B 承包人自检不合格返工增加的工程日 C 承包人修复因不可抗力损坏工程增加的工程量 D 承包人在合同范围之外按发包人要求增建的临时工程工程量 E.工程，质量验收资料缺项的工程量 【答案】ABE 【解析】(1)不符合合同文件要求的工程不予计量。即工程必须满足设计图纸、技术规范等合同文件对其在工程质量上的要求，同时有关的工程质量验收资料齐全、手续完备，满足合同文件对其在工程管理上的要求。(2)按合同文件所规定的方法、范围、内容和单位计量。工程计量的方法、范围、内容和单位受合同文件所约束，其中工程量清单(说明)、技术规范、合同条款均会从不同角度、不同侧面涉及这方面的内容。在计量中要严格遵循这些文件的规定，并且一定要结合起来使用。(3)因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量，发包人不予计量。 78.关于工程签证争议的鉴定，下列做法正确的有( )。 A.签证明确了人工材料、机具台班数量及价格的，按签证的数量和阶格计算 B.签证只有用工数量没有单价的，其人工单价比照鉴定项目人工单价下浮计算 C.签证只有材料用量没有价格的，其材料价格按照鉴定项目相应材料价格计算 D.签证只有总价款而无明细表述的，按总价款计算 E.签证中零星工程数量与实际完成数量不一致时，按签证的数量计算 【答案】 ACD 【解析】当事人因工程签证费用发生争议的应按以下规定进行鉴定：1)签证明确了人工、材料、机具台班数量及其价格的，按签证的数量和价格计算;2)签证只有用工数量没有人工单价的，其人工单价按照工作技术要求比照鉴定项目相应工程人工单价适当上浮计算;3)签证只有材料机具台班用量没有价格的，其材料和台班价格按照鉴定项目相应工程材料和台班价格计算;4)签证只有总价款而无明细表述的，按总价款计算;5)签证中的零星工程数量与该工程应予实际完成的数量不一致时，应按实际完成的工程数量计算。签证既无数量，又无价格，只有工作事项的，由当事人双方协商，协商不成的，鉴定人可根据工程合同约定的原则、方法对该事项进行专业分析，做出推断性意见，供委托人判断使用，此外，承包人仅以发包人口头指令完成了某项零星工作或工程，要求费用支付，而发包人又不认可，且无物证的，鉴定人应以法律证据缺失为由，做出否定性鉴定。 79.根据 2017 版 FIDIC《施工合同条件》关于工程变更的说法，正确的有( )。 A.不论何种变更，均须工程师发出变更指令 B.在明确构成工程变更的情况下，承包商享有工期顺延和调价权利，无需再发出索赔通知 C.承包商建议的变更是指承包商基于价值工程主动提出建议而形成的变更 D.对于变更工程:重新确定费率或价格，在没有可供参考依据且缺乏合同约定的条件下，利润率按 5%计取 E.承包商基于价值工程主动提出建议引起的变更批准后，变更永久工程的设计增加的设计费由发包人承担; 【答案】 ABD 【解析】工程变更包括工程师指示的变更和承包商建议的变更，不论何种变更，都必须由工程师发出变更指令。在明确构成工程变更的情况下，承包商当然享有工期顺延和调价的权利，无须再依据索赔程序发出索赔通知。承包商的建议包括两类：一类是工程师征求承包商的建议，另一类是承包商基于价值工程主动提出的建议。如果由工程师批准的建议包括对部分永久工程的设计的改变，除非双方另有约定，应当由承包商自费完成该部分工程的设计工作并承担相应的义务。若工程量清单或其他报表中没有明确规定，也没有类似工作，则适用重新确定的费率或价格。每项新的费率或价格应当参考工程量清单或其他报表中的相关费率或价格，并结合变更工作的具体内容做出合理的调整。如果没有可供参考的相关费率或价格，则新的费率或价格应根据实施该项工作的合理费用，以及合同专用条款中规定的利润率(如果没有，按 5%计取)，并考虑任何相关事件后确定。 80.一般不属于无形资产的，但当转让后可以计入无形资产的是( ) A.自创专利权 B.自创专有技木 C.自创商标权 D.出让取得的土地使用权 E.划拔取得的土地使用 【答案】BC 【解析】如果专有技术是自创的，一般不作为无形资产人账，自创过程中发生的费用，按当期费用处理。如具商标权是自创的，一般不作为无形资产入账，而将商标设计、制作、注册、广告宣传等发生的费用直接作为销售费用计人当期损益。转让后可计入无形资产。P309
2019年一级造价工程师考试《水利计量》真题及答案（全）
1.【题干】经室内试验测定，一岩块的饱和单轴抗压强度为65MPa。该岩块属于( )。【选项】A.坚硬岩B.中硬岩C.较软岩D.软岩【答案】A2.【题干】根据地下水的埋藏条件，可将地下水分别上层带水(包气带水)、潜水及( )。【选项】A.孔隙水B.裂隙水C.岩D.承压水【答案】D3.【题干】透水率是以吕荣值(Lu)为单位表们岩体渗透性的指标，表示使用灌浆材料作为试验流体时地层的渗透系数，1LU相当于渗透系数( )。【选项】A.1×10-3cm/sB.1×10-4cm/sC.1×10-5cm/sD.1×10-6cm/s【答案】C4.【题干】岩石的基本类型可分为岩浆岩(火成岩).沉积岩、变质岩，下列属于变质岩的是( )。【选项】A.流纹岩B.大理岩C.石灰岩D.玄武岩【答案】B5.【题干】某引水隧洞直径6m，采用钻爆法施工，经施工地质判别围岩为Ⅲ类，支护类型选择( )是合适的。【选项】A.不支护B.局部杆或喷薄层混凝土C.喷混凝上，系统锚杆加钢筋网D.系统锚杆加钢筋网，浇筑混泥土衬砌【答案】B6.【题干】在天然砂料作为混泥土细骨料的质量技术指标中，含沙量宜小于( )。【选项】A.1%B.3%C.5%D.8%【答案】B7.【题干】碱性岩石制作的骨料与沥青黏附性能好，且有比较成熟的工程经验，因此目前工程多采用( )制作沥青混泥土骨料。【选项】A.玄武岩B.花岗岩C.片麻岩D.石灰岩【答案】D8.【题干】按细度模数的大小，可将砂分为粗砂、中砂、细砂和特细砂普通混凝土用砂宜为细度模数( )的中砂。【选项】A.3.7～0.7B.3.0～2.3C.3.7～2.2D.3.0～1.6【答案】B9.【题干】在大体积混凝土设计中，选择三、四级配混凝土的目的是( )。【选项】A.提高混凝土耐久性B.改善混凝土和易性C.减少水泥用量D.减少骨料用量【答案】C10.【题干】在水利水电工程地质勘察中，需研究( )的露陷性。【选项】A.淤泥B.黄土C.膨胀土D.红黏土【答案】B11.【题干】聚苯乙烯泡沫塑料用做像保湿隔热材料时，其最高使用度约为( )℃。【选项】A.50B.70C.100D.120【答案】B12.【题干】水泥强度等级42.5R中的“R”代表该水泥为( )。【选项】A.早强型B.低热型C.快凝型D.快硬型【答案】A13.【题干】碳素结构钢( )具有较高的强度和良好的塑性、韧性，广泛用于建筑结构中。【选项】A.Q195B.Q215C.Q235D.Q275【答案】C14.【题干】土工合成材料耐久性不包括( )。【选项】A.抗紫外线能力B.生物稳定性C.蠕变性D.渗透性【答案】A15.【题干】水利水电工程永久性水工建筑物级别，根据工程等别或永久性水工建筑物的分级指标，划分为( )级。【选项】A.六B.五C.四D.二【答案】B16.【题干】岩基上的重力压力和其他荷载的作用下，主要依靠自身重量在地基上产生的( )来满足抗滑稳定要求。【选项】A.压应力B.扬压力C.凝聚力D.抗滑力【答案】D17.【题干】混凝土重力坝通常将坝体混凝土按不同工作条件分区，合理划定不同混凝土的特性指标，如上下游最低水位以下坝体外部表面混凝土等级的主要控制因素是强度和( )。【选项】A.抗渗B.抗冻C.低热D.抗冲刷【答案】A18.【题干】土石坝根据坝高可分为低坝、中坝和高坝，坝高( )以上为高坝。【选项】A.30mB.50mC.70mD.90m【答案】C19.【题干】土质防渗体与坝壳料之间，根据需要与土料情况可以只设反滤层，也可以同时高为反滤层和( )。【选项】A.垫层B.过滤层C.排水层D.防渗层【答案】B20.【题干】拱坝坝体稳定主要依靠( )。【选项】A.坝体自重B.基础及两岸凝聚力C.两岸拱端反力D.两岸基础摩擦力【答案】C21.【题干】根据《内河通航标准》(GB50139-2014)，船闸级别按同行最大船舶吨级划分为( )级 【选项】 A.五 B.六 C.七 D.八 【答案】C 22.【题干】按闸室结构分类，水闸可分为( )。 【选项】 A.挡潮用、分洪闸、排水闸 B.挡潮闸、开敞式水闸，胸墙式水闸 C.开敞式水闸、胸墙式水闸、封闭式(涵洞式)水闸 D.开敝式水闸、胸墙式水闸、分洪闸 【答案】C 23.【题干】根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017)，水库土石坝级别确定为2级，当坝高超过( )时，其级别可提高一级。 【选项】 A.70m B.80m C.90m D.100m 【答案】C 24.【题干】防洪工程保护对象的防洪标准为50年一遇，其堤防永久性水工建筑物的级别应为( )。 【选项】 A.1级 B.2级 C.3级 D.4级 【答案】B 25.【题干】混凝土重力坝坝体布置应结合枢纽布置全面考虑，宜首先考( )的布置。 【选项】 A.泄洪建筑物 B.供水建筑物 C.发电建筑物 D.航运建筑物 【答案】A 26.【题干】堤坝宽度应根据防汛，管理、施工、构造及其他要求确定，1级堤防堤顶宽度不宜小于( )。 【选项】 A.5m B.6m C.8m D.10 【答案】C 27.【题干】水闸闸室两侧兼有挡土、减少水平边荷载及延长侧向防渗长度的建筑物为( )。 【选项】 A.翼墙 B.岸墙 C.防渗刺墙 D.齿墙 【答案】B 28.【题干】面板堆石坝体填筑时，对堆石区填筑科的质量、级配、压实标准等要求最高的( )。 【选项】 A.垫层区 B.过渡区 C.主堆石区 D.下游堆石区 【答案】A 29.【题干】在事故闸门关闭时，防止压力管道内产生过大负压的是( )。 【选项】 A.伸缩节 B.充水阀 C.通气孔 D.排水阀 【答案】C 30.【题干】涵洞构造中能够防止洞壁外围产生集中渗流的是( )。 【选项】 A.基础下部 B.沉降缝 C.截水环 D.洞壁上部 【答案】C 31.【题干】某水电站规划装量为1200MW，运行水头范围在90-120m之间，电站的拟选用4台相同容量的水轮发电机组，最合适的水轮机型式是( )。 【选项】 A.冲击式 B.混流式 C.轴流转浆式 D.轴流定浆式 【答案】B 32.【题干】水轮发电机的型号SF190-40/10800中，190表示( )。 【选项】 A.功率 B.磁极 C.定子外径 D.转速 【答案】A 33.【题干】电气设备主要分为电气一次设备和电气二次设备，以下不属于电气一次设备的是( )。 【选项】 A.电抗器 B.避雷器 C.继电器 D.熔断器 【答案】C 34.【题干】母线是发电厂和变电站用来连接各种电气设备，汇集、传送和分配电能的金属导线，分为硬母线和软母线，以下不属于硬母线类型的是( )。 【选项】 A.矩形母线 B.钢芯铝绞线 C.圆形母线 D.管型母线 【答案】B 35.【题干】为适应较大位移，在两节钢管之间设置的联接部件的是( )。 【选项】 A.止推环 B.伸缩节 C.加劲环 D.渐交管 【答案】B 36.【题干】铸铁闸门是式小型闸门，主要靠( )来开启和关闭。 【选项】 A.固定卷杨式启 B.螺杆式启机 C.液压式启闭机 D.门式启闭机 【答案】B 37.【题干】在土方开挖工程中，当开挖土层厚度为0.5m、运输距离为300~500m时，首选( )作为合理经济的施工设备 【选项】 A.推土机 B.挖掘机 C.铲运机 D.装载机 【答案】C 38.【题干】施工导流方式一般分为( )。 【选项】 A.全段围堰导流和分段围堰导流 B.明渠导流和隧洞导流 C.分段导流和分期围堰导流 D.底孔导流和缺口导流 【答案】A 39.【题干】在混凝土配合比中，二级配混凝土粗骨料最大粒径为( )mm 【选项】 A.40 B.80 C.120 D.150 【答案】B 40.【题干】土石坝填筑施工中，含铄及不含铄的粘性土的填筑标准应以最优含水率和( )作为设计控制指标。 【选项】 A.压实度 B.干湿度 C.湿密度 D.相对密度 【答案】A41.【题干】截流工程在戗堤全线上设置防渗体的工作，称为( )。 【选项】 A.合龙 B.防渗 C.封堵 D.闭气 【答案】D 42.【题干】在坚硬、中等坚硬且较完整的岩体中进行隧洞开挖时，宜选用( )隧洞掘进机。 【选项】 A.单盾式 B.双护盾式 C.开敞式 D.跨模式 【答案】C 43.【题干】管井法降水一般适用于渗透系数为( )M/D的底层 【选项】 A.10-150 B.1-20 C.100-350 D.<5 【答案】A 44.【题干】某工程筹建期13个月，工程准备期12个月，主体工程施工期32个月，工程完建期8个月。工程施工总工期为( )个月。 【选项】 A.65 B.52 C.53 D.40 【答案】B 45.【题干】水利工程施工现扬的防洪、泄洪设施等主要设备施工用电为( )类负荷。 【选项】 A.一 B.二 C.三 D.四 【答案】A 46.【题干】隧洞灌浆时，一般先进行( )施工。 【选项】 A.帷幕灌浆 B.接触灌浆 C.回填灌桨 D.固结灌浆 【答案】C 47.【题干】中型凿岩台车一般用于开挖( )断面。 【选项】 A.5～20m2 B.5～30m2 C.10～30m2 D.25～100m2 【答案】C 48.【题干】施工总布置方案应贯彻执行( )的方针。 【选项】 A.因地制宜 B.有利生产 C.经济合理 D.合理利用土地 【答案】D 49.【题干】根据水利工程施工特点和机械分类，土石方机械不包括( )。 【选项】 A.推土机 B.挖掘机 C.水利冲挖机组 D.铲运机 【答案】C 50.【题干】钢筋加工一般要经过四道工序，下列说法正确的是( )。 【选项】 A.拉伸、调直、切断、焊接 B.除锈、调直、切断、成型 C.除锈、调直、弯曲、成型 D.除锈、拉伸、切断、焊接 【答案】B 51.【题干】高压喷射灌浆形成凝结体的形状与喷嘴移动方向和持续时间有密切关系，要形成柱状体则采用( )。 【选项】 A.侧喷 B.定喷 C.摆喷 D.旋喷 【答案】D 52.【题干】某水利工程项目进度控制工程师事先绘制进度计划的S形曲线，在项目施工过程中，每隔一定时间按项目实务进度情况绘制完工进度的S形曲线，并与原计划S线进行比较，如图所示，以下说法错误的是( )。 【选项】 A.图中a点的实际进度比计划进度超前 B.图中b点实际进度比计划进度拖后 C.图中△ta表示ta划进度超前时间 D.图中△Qb表示Qb时刻超前的工程 【答案】D 53.【题干】根据《水利水电工程设计工程量计算规定》(SL328-2005)，编制设计工程量是( )。 【选项】 A.图纸工程 B.图纸工程量加超挖超填量 C.图纸工程量加施工附加量 D.图纸工程量乘以设计工程量阶段系数后的工程量 【答案】D 54.【题干】根据《水利水电工程设计工程量计算规定XS3282005)，施王导流工程与永久建筑物相结合部分( )。 【选项】 A.计入永久水工建筑物中，设计工程量阶段系数按永久工程 B.计入永久水工建筑物中，设计工程量阶段系数按施玊临时工程 C.计入施工导游工程中，设计工程量阶段系数按永久工程计取 D.计入施工导游工程中，设计工程量阶段系数按施工临时工程 【答案】B 55.【题干】根据《水利水电工程设计工程量计算规定》(SL328-2005)，关于钻孔灌浆设计工程量，以下说法正确的是( )。 【选项】 A.基础固结灌浆钻孔工程量，自起灌基面算起以长度计 B.采用孔口封闭的帷幕灌浆，灌注孔口管的工程量等于孔口管长度 C.基础帷幕灌浆的工程量，自起灌基面算起以长度计 D.坝体接缝灌浆的工程量，按设讣所需体积计算 【答案】A 56.【题干】根据《水利水电工程设计工程量》(SL328-2005)，砌筑工程量按( )分别计算。 【选项】 A.砌筑厚度、砌筑方式和砌筑部位 B.砌筑材料、砌筑方式和砌筑部位 C.砌筑厚度、砌筑材料和砌筑部位 D.砌筑厚度、砌筑材料和砌筑方式 【答案】B 57.【题干】根据《水利水电工程设计工程量计算规定》(SL328-2005)，疏泠浚工程量的计算( )。 【选项】 A.按设计水下方计量，不计超挖及回淤量 B.按实际开挖计量，包含超挖及回於量 C.按设计实体方计量，计入超挖量，不计回淤量 D.按设计开挖量计量，计入超挖量，不计回淤量 【答案】A 58.【题干】起重机滑触线的计量单位是( )。 【选项】 A.m B.10m C.双10m D.三相10m 【答案】D 59.【题干】根据《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501-2017)，夹有孤石的土方开挖，大于( )m3的孤石按石方开挖计量。 【选项】 A.03 B.0.5 C.0.7 D.0.9 【答案】C 60.【题干】根据《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501-2007)，斜井石方开挖一般适用范围是( )。 【选项】 A.水平夹角5°～70°的石方洞挖 B.水平夹角5°～75°的石方洞挖 C.水平夹角6°～70°的石方洞挖 D.水平夹角6°～75°的石方洞挖 【答案】D61.【题干】下列岩石属于岩浆岩(火成岩)的有( )。 【选项】 A.花岗岩 B.玄武岩 C.安山岩 D.片麻岩 E.闪长岩 【答案】ABCE 62.【题干】当水库库区产生某些不利的地貌地质因素时，可能产生的工程地质问题有( )。 【选项】 A.水库渗漏 B.库岸稳定 C.水库浸没 D.水库诱发地震 E.水质恶化 【答案】ABCD 63.【题干】试验测得一土料场以下数据，符合均质土坝填筑料质量要求的有( )。 【选项】 A.粘粒含量20% B.塑性指数11 C.击实后渗透系数5×10-5cm/s D.水溶盐含量3% E.天然含水率高于最优含水率3.8% 【答案】ABCD 64.【题干】硅酸盐水泥的技术性质指标有( )。 【选项】 A.细度 B.黏聚性 C.安定性 D.** E.保水性 【答案】ACD 65.【题干】建筑材料按材料的化学成分可分为( )。 【选项】 A.无机材料 B.有机材料 C.金属材料 D.高分子材料 E.复合材料 【答案】ABE 66.【题干】钢材的主要性能包力性之性能和工艺性能，其中工艺性能主要有( )。 【选项】 A.冷弯性能 B.冲击性能 C.抗拉性能 D.焊接性能 E.耐疲劳性能 【答案】AD 67.【题干】挡水建筑物的功能是拦截江河、雍高水位、形成水库或约束水流、阻挡潮汐等，下来属于挡水建筑物的有( )。 【选项】 A.溢流坝 B.顺坝 C.施工围堰 D.堤防 E.挡潮闸 【答案】ACDE 68.【题干】对于以下( )永久性水工建筑物，经论证后建筑物级别可高一级，但洪水标准不予提高。 【选项】 A.高填方渠道 B.高边坡挡土墙 C.大跨度或高排架渡槽 D.高水头倒虹吸 E.软基上的力池 【答案】ACD 69.【题干】根据水利部发布的《水利工程设计概(估)算编制规定》(水总2014429号文)，水利工程按工程搅为( )三大类。 【选项】 A.枢纽工程 B.引水工程 C.灌溉工程 D.河道工程 E.堤防工程 【答案】ABD 70.【题干】关于拱坝特点说法误的有( )。 【选项】 A.拱坝将大部分的外荷载通过拱端传至两岸岩体，主要依靠两岸坝肩岩体维持稳定，坝体自重对拱坝的稳定性影响不占主导作用。 B.利用拱梁的结构特点，充分发挥混凝土抗压强度，具有很强的超载能力。因此，拱坝对坝址地基处理的要求相对不高，是一种相对经济的坝型 C.坝体较薄，需设永久性伸缩缝，拱坝坝体周边通常固结于基岩上，因而温度变化、地基变化等对坝体影响较小。 D.坝体单薄情况下设置泄水孔口或坝顶设置溢流孔口会削弱水平拱和顶拱作用 E.拱坝是整体性空间结构，因而其抗震能力较强 【答案】BC 71.【题干】水泵机组包括( )。 【选项】 A.水泵 B.动力机 C.辅助设备 D.传动设备 E.电气设备 【答案】ABD 72.【题干】按工作性质，水的钢闸门可分为( )。 【选项】 A.工作闸门 B.挡水闸门 C.事故闸门 D.泄水闸门 E.检修闸门 【答案】ACE 73.【题干】堆石坝施工时，推石料利砂砾石料填筑施工前，先进行碾压试验来确定( )等碾压施工参数。 【选项】 A.碾重 B.碾压遍数 C.碾压速度 D.含水量 E.限制物料直径 【答案】ABD 74.【题干】碾压混凝土坝采用通仓薄层浇筑，施工碾压厚度通常为( )cm。 【选项】 A.20 B.30 C.50 D.75 E.100 【答案】BCDE 75.【题干】混凝土搅拌机按搅拌方式分为( )。 【选项】 A.强制式 B.自落式 C.鄂板式 D.反击式 E.涡流式 【答案】ABE 76.【题干】土石方平衡调配的基本原则是( )。 【选项】 A.料尽其用 B.因地制宜 C.时间匹配 D.易于管理 E.容量适度 【答案】ACE 77.【题干】土方开挖的一般要求主要有( )。 【选项】 A.做好测量、放线、计量等工作，确保设计的开挖轮廓尺寸 B.严格执行设计图纸和相关施工的各项规范，确保施工质量 C.采用高效率施工设备，确保施工进度 D.开挖区内采取截水，排水措施，防止地表水和地下水影响开挖作业 E.充分利用开挖尽量不占或少占农田 【答案】ABDE 78.【题干】下列关于施工网络计划时间参数计算说法正确的有( )。 【选项】 A.时差就是每道工序的机动时间，时差越大，机动范围越大 B.工序最迟必须完成时间就是最迟必须开始时间加上本工序作业时间 C.计算工序最早可能开始时间，当有几个紧前工序，而计算结果又不相同时，应取其中最小值 D.工序最早可能完成时间就是本工序作业最早可能开始时间加上本工序作业时间 E.计算工序最早可能完成，当有几个紧后工序，而计算结果又不相同时，应取其中最大值 【答案】ABD 79.【题干】根据《水利水电工程设计工程量计算过分》，下列说法正确的有( )。 【选项】 A.若采用混凝土含钢率或含钢量乘以混凝土设计工程量计算钢筋工程量，则不应再考虑钢筋设计工程量阶段系 B.混凝土立模面积指混凝土与模板的接触面积，计算模板工程量时还应考虑模板露明细数 C.锚杆(索)长度为嵌入岩石的设计有效长度，按规定应留的外露部分也应计入工程量中 D.喷混凝土工程量应按喷射厚度，部位及有无钢筋以体积计算，回弹量不应计入工程量中 E.疏波工程量宜按设计水下方认界把过程中的超挖及回淤量不应计入 【答案】AD 80.【题干】根据《水利工程工程量清单计价规范》，以“m”为计量单位的项目有( )。 【选项】 A.岩石层帷幕灌浆 B.岩石层固结灌浆 C.回填灌浆 D.岩石面喷浆 E.混凝土地下连续墙 【答案】CDE
2020一级建造师《水利水电实务》考试真题答案（完整版）
一、单项选择题(共20题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.岸坡岩体发生向临空面方向的回弹变形及产生近似平行于边坡的拉张裂隙，称为( )。 A.滑坡 B.蠕变 C.崩塌 D.松弛张裂 【答案】D 【解析】松弛张裂:是指由于临谷部位的岩体被冲刷侵蚀或人工开挖，使边坡岩体失去约束,应力重新调整分布，从而使岸坡岩体发生向临空面方向的回弹变形及产生近平行于边坡的拉张裂隙，一般称为边坡卸荷裂隙。 【考点来源】 1F411013水利水电工程地质与水文地质条件分析 2.某堤防建筑物级别为2级，其合理使用年限不超过( )年。 A.20 B.30 C.50 D.100 【答案】C 【解析】 2级堤防合理使用年限是50年。 【考点来源】 1F41 1022水利水电工程合理使用年限及耐久性 3.流网的网格是由( )图形构成。 A.曲线正方形(或矩形) B.曲线正方形(或圆形) C.曲线三角形或正方形、矩形) D.曲线六边形(或正方形、矩形) 【答案】A 【解析】流网法:是-种图解法，适用于任意边界条件,是在渗流区域内由流线和等势线组成的具有曲线正方形(或矩形网格的图形。只要按规定的原则绘制流网，-般可以得到较好的计算精度。 【考点来源】 1F411026渗流分析 4.水库水位和隧洞闸门开度保持不变时，隧洞中的水流为( )。 A.恒定流 B.均匀流 C.层流 D.缓流 【答案】A 【解析】流场中任何空间，上所有的运动要素(如时均流速、时均压力、密度等)都不随时间而改变的水流称为恒定流。例如某-水库 工程有一泄水隧洞,当水库水位、 隧洞闸门保持不变时隧洞中的水流的所有运动要素都不会随时间改变,即为恒定流。”1 【考点来源】 1F41 1027水流形态及消能方式 5.土石分级中,土分为( )级。 A.3 B.4 C.5 D.6 【答案】D 【解析】土石分级依开挖方法、开挖难易、坚固系數等共划分为16级,其中土分4级岩石分12级。 【考点来源】 1F414001土石方工程施工的土石分级 6.水工建筑物岩石建基面保护层可采用( ) 爆破法施工。 A.分块 B.分层 C.分段 D.分区 【答案】B 【解析】建基面保护层可采用水平预裂、柔性垫层一次爆破法或分层爆破方法。 【考点来源】 1F414003石方开挖技术 7.土坝碾压采用进退错距法设计碾压遍数为5遍碸滚净宽为4m,错距宽度为( )m。 A.1.25 B.1 C.0.8 D.0.3 【答案】C 【解析】 b= B/n式中B碾滚净宽(m);n -设计碾压遍数，即4/5=0.8m。 【考点来源】 1F415013土石坝填筑的施工方法 8.碾压混凝土施工质量评定时钻孔取样芯样获得率主要是评价确压混凝土的( )。 A.均质性 B.抗渗性 C.密实性 D.力学性能 【答案】A 【解析】①芯样获得率评价碾压混凝土的均质性 ②压水试验评定碾压混凝土抗渗性。 ③芯样的物理力学性能试验:评定碾压混凝土的均质性和力学性能。 ④芯样断口位置及形态描述:描述断口形态分别统计芯样断口在不同类型碾压层层间结 合处的数量,并计算占总断口数的比例评价层间结合是否符合设计要求。 ⑤芯样外观描述:评定碾压混凝上的均质性和密实性。 【考点来源】 1F416042碾压混凝土坝的施工质量控制 9.堤防防汛抢险施工的抢护原则为前堵后导、强身固脚、缓流消浪和( )。 A.加强巡查 B.消除管涌 C.减载平压 D.及时抢护 【答案】C 【解析】堤防防汛抢险施工的抢护原则为:前堵后导、强身固脚、减载平压、缓流消浪。施工中应遵守各项安全技术要求,不应违反程序作业。从 【考点来源】 1F419002水利水电工程施工操作安全要求 10.根据《水利工程设计变更管理暂行办法》,下列设计变更中,属于重大设计变更的是()。 A.主要料场场地的变化 B.主要弃渣场场地的变化 C.主要施工设备配置的变化 D.场内施工道路的变化 【答案】A 【解析】施工组织设计变化属于重大设计变更，主要料场场地的变化属于施工组织设计变化。 【考点来源】 1F420013建设实施阶段的工作内容 11.根据《政府和社会资本合作建设重大水利工程操作指南(试行)》项目公司向政府移交项目的过渡期是( ) 个月。 A.3 B.6 C.12 D.18 【答案】C 【解析】除另有约定外,合同期满前12个月为项目公司向政府移交项目的过渡期。 【考点来源】 1F420014建设项目管理专项制度 12.水库大坝首次安全鉴定应在峻工验收后( ) 年内进行。 A.5 B.6 C.8 D.10 【答案】A 【解析】水库大坝实行定期安全鉴定制度首次安全鉴定应在竣工验收后5年内进行、以后应每隔6-10年进行一次。 【考点来源】 1F420015病险水工建筑物除险加国工程的建设要求 13.根据《水利建设工程施工分包管理规定》,主要建筑物的主体结构由( )明确。 A.项目法人 B.设计单位 C.监理单位 D.主管部门 【答案】A 【解析】主要建筑物的主体结构，由项目法人要求设计单位在设计文件或招标文件中明确。 【考点来源】 1F420021水利水电工程项目法人分包管理职责 14.水利水电施工企业安全生产标准化等级证书有效期为( )年。 A.1 B.2 C.3 D.5 【答案】C 【解析】安全生产标准化等级证书有效期为3年， 【考点来源】 1F420056水利工程文明建设工地及安全生产标准化的要求 15.施工质量评定结论需报工程质量监督机构核定的是( )。 A.一般单元工程 B.重要隐蔽单元工程 C.关键部位单元工程 D.工程外观 【答案】D 【解析】工程外观质量评定。单位工程完工后项目法人组织监理、设计、施工及工程运行管理等单位组成工程外观质星评定组,进行于程外观质量检验评定并将评定结论报工程质量监督机构核定。参加工程外观质量评定的人员应具有工程师以上技术职称或相应执业资格。评定组人数应不少于5人,大型工程宜不少于7人。. 【考点来源】 1F420073水利水电工程施工质量评定的要求 16.根据《水利部关于修订印发水利建设质量工作考核力法的通知》(水建管(2018) 102号),某省级水行政主管部门考核排名第8.得分92分其考核结果为( )。 A.A级 B.B级 C.C级 D.D级 【答案】A 【解析】考核结果分4个等级,A级90分及以E、B级(8089)、C级(6079)、D级(59分及以下)。发生重(特)大质量事故的,一律为D级。 【考点来源】 1F420043水利工程项目法人质量管理职责 17.根据《水电水利工程施工监理规范》(DL/T511-2012)工程项目划分不包括( )。 A.单元工程 B分项工程 C.分部工程 D.单项工程 【答案】D 【解析】工程项目划分工程开工申报及施工质量检查,一般按单位工程、分部工程、分项工程单元工程四级进行划分。 【考点来源】 1F420132水力发电工程施工监理工作的主要内容 18.根据《防汛条例》;防汛抗洪工作实行( )负责制。 A.各级党政首长 B.各级人民政府行政首长 C.各级防汛指挥部 D.各级水行政主管部门 【答案】B 【解析】《防洪法》第三十八条规定:防汛抗洪工作实行各级人民政府行政首长负责制,统、指挥、分级分部门负责。 【考点来源】 1F431023防汛抗洪方面的紧急措施 19.根据《水利安全生产信息报告和处置规则》(水安监(2016)20 号),水利生产安全事故信息包括生产安全事故和( )信息。 A-一股涉险事故 B.较大涉险事故 C.重大涉险事故 D.特别重大涉险事故 【答案】B 【解析】水利生产安全事故信息包括生产按全事故和较大涉险事故信息。 【考点来源】 1F420054水利工程安全生产监督管理的内容 20.采用开敞式高压配电装置的独立开关站其场地四周设置的围墙高度不低于( )m。 A.1.2 B.1.5 C.2.0 D.2.2 【答案】D 【解析】采用开敞式压配电装置的独立开关站其场地四周应设置度不低于2.2m. 【考点来源】 1F432012劳动安全与工业卫生的内容 二、多项选择题(共10题， 每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少1个错项。错选，本题不得分，少选，所选的每个选项得0.5分) 21.确定导流建筑物级别的主要依据有( )。 A.保护对象 B.失事后果 C.使用年限 D.洪水标准 E.导流建筑物规模 【答案】ABCE 【解析】导流建筑物级别根据其保护对象、失事后果.使用年限和导流建筑物规模等指标划分为I ~V级。 【考点来源】 1F412011施工导流标准 22.水工建筑物的耐久性是指保持其()的能力。 A.适用性 B.安全性 C.经济性 D.维修性 E.美观性 【答案】AB 【解析】建筑物耐久性是指，在设计确定的环境作用和规定的维修、使用条件下，建筑物在使用年限内保持其适用性和安全性的能力。 【考点来源】 1F411022水利水电工程合理使用年限及耐久性 23.土石坝渗流分析的主要内容是()。 A.渗透压力 B.渗透系数 C.渗透坡降 D.渗透流量 E.浸润线位置 【答案】ACDE 【解析】渗流分析的主要内容有:确定渗透压力:确定渗透坡降(或流速);确定滲流量。对于士石坝，还应确定浸润线的位置。 【考点来源】 1F411023水工建筑物结构受力状况及主要设计方法 24.拆移式模板的标准尺寸有( )。 A.100cmx (325~525) cm B.75cmx 100cm C.(75~100)cmx 150cm D.120cmx 150cm E.75cm x525cm 【答案】AC 【解析】拆移式模板是一种常用模板可做成定型的标准模板。其标准尺寸,大型的为100cm x (325~ 525) cm,小型的为(75~ 100) cmx 150cm. 【考点来源】 1F416021模板的分类与模板施工 25.根据围岩变形和破坏的特性,从发挥锚杆不同作用的角度考虑锚杆在洞室中的布置有( )等形式。 A.摩擦型锚杆 B.预应力锚杆 C.随机锚杆 D.系统锚杆 E.粘结性锚杆 【答案】CD 【解析】根据围岩变形和破坏的特性从发挥锚杆不同作用的角度考虑锚杆在洞室中的布置有局部(随机)锚杆和系统锚杆。 【考点来源】 1F414004锚固技术 26.根据《水土保持法》《生产建设项目水土保持设施自主验收规程(试行)》，关于水土保持的说法,正确的有( )。 A.水土保持设施竣工验收由项目法人主持 B.水土保持设施验收报告由项目法人编制 C.水土保持分部工程质量等级分为合格和优良 D.禁止在15°以上陡坡地开垦种植农作物 E.水土保持方案为“水土保持方案报告书" 【答案】AC 【解析】选项B说法不正确:水土保持设施验收报告由第三方技术服务机构(以下简称第三方)编制; 选项D说法不正确:禁止在二土五度以上陡坡地开良种植农作物; 选项E说法不正确:水土保持方案分为“水土保持方案报告书”和“水土保持方案报告表”。 【考点来源】 1F420085水利工程建设专项验收的求1F431032 水土流失的治理要求 27.根据《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》(SL19-2014)待摊投资的待摊方法有()。 A.按实际发生数的比例分摊 B.按项目的合同额比例分摊 C.按概算数的比例分摊 D.按项目的效益比例分摊 E.按出资比例分 【答案】AC 【解析】待摊投资的分摊对象主要为房屋及构筑物,需要安装的专用设备，需要安装的通用设备以及其他分摊对象。待摊方法有按实际发生数的比例分摊或按概算数的比例分摊。 【考点来源】 1F420016水利工程建设稽察、决算与审计的内容 28.根据《水利工程合同监督检查办法(试行)》分包问题包括( )。 A.一般合同问题 B.常规合同问题 C.较重合同问题 D.严重合同问题 E.特别严重合同问题 【答案】ACDE 【解析】分包问题分为一 般合同问题、较重合同问题、严重合同问题、特别严重合同问题。 【考点来源】 1F420023水利水电工程分包单位管理职责 29.根据《水电建设工程质量管理暂行办法》电水农(1997)220 ),单元工程的“三级检查制度”包括()。 A.班组初检 B.作业队复检 C.项目部终检 D.监理单位复检 E.项目法入抽检 【答案】ABC 【解析】单元工程的检查验收施工单位应按“三级检查制度" (班组初检、作业队复检.项目部终检)的原则进行自检。 【考点来源】 1F420062 水力发电工程施工质量管理及质量事故处理的要求 30.水利工程质量保修书的主要内容包括( )。 A.竣工验收情况 B.质量保修的范围和内容 C.质量保修期 D.质量保修责任 E.质量保修费用 【答案】BCDE 【解析】质量保修书的主要内容有①合同工程完工验收情况。②质量保修的范围和内容。③质量保修期。④质量保修责任。⑤质量保修费用。⑥其他。 【考点来源】 1F420084水利工程竣工验收的要求 三、案例分析题 案例一 【问题】 1.事件一中,项目法人向施工单位提供的地下管线资料可能有哪些? 2.事件二中,分别写出表 1 中字母所代表的技术问题。 3.事件三中,除质量部门外,施工单位技术负责人还应组织哪些部门的专业技术人员参加专项施工方案审核? 4.事件四中,修改完善后的专项施工方案,应经哪些人员审核签字后方可组织实施? 【参考答案】 1、通信、电力、给水、排水、污水、供暖等线路。 2、A:边坡稳定;B:基坑排水;C:渗流;D:脚手架强度刚度稳定性;E:围堰稳定、F:开挖爆破、G:施工用电、H:开挖料运输及渣料平衡。 3、施工单位技术负责人还应组织施工技术、安全等部门的专业技术人员参加专项施工方案审核。 4、施工单位应根据审查论证报告修改完善专项施工方案,经施工单位技术负责人、总监理工程师、项目法人单位负责人审核签字后方可组织实施。 案例二 【问题】 1.根据事件一计算该工程需要的混凝土拌合系统小时生产能力,判断拟选用拌合设备的生产能力是否满足要求?指出影响混凝土拌合系统生产能力的因素有哪些? 2.事件二中,岩基基础面需要做哪些处理大坝首仓混凝土浇筑前除检查基础面处理外,还要检查的内容有哪些? 3.指出事件三中的错误之处,写出正确做法。 4.事件四中,紫铜止水片的搭接焊接质量合格的标准有哪些?焊缝的渗透检验采用什么方法? 【参考答案】 1、1)=1.5×25000÷(25×20)=75m/h,而拌合机,生产率为 35m×2=70m/h,不能够满足要求。 2)拌合设备生产能力主要取决于设备容量、台数与生产率等因素。 2、岩基基础面需要做哪些处理大坝首仓混凝土浇筑前除检查基础面处理外,还要检查施工缝处理、立模、钢筋、预埋件及止水的安装等。 3、不妥之处:混凝土初凝后 4h 开始保湿养护,连续养护 14d 后停止。 正确做法:塑性混凝土应在浇筑完毕 6~18h 内开始洒水养护,低塑性混凝土宜在浇筑完毕后立即喷雾养护,并及早开始洒水养护;混凝土应连续养护,养护期内始终使混凝土表面保持湿润混凝土养护时间,不宜少于 28d。 4、紫铜止水带的连接宜采用对缝焊接或搭接焊接、焊缝处的抗拉强度不应小于母材抗拉强度的 70%,对缝焊接应用单面双道焊缝;搭接焊接宜双面焊接,搭接长度应大于 20mm 铜止水带宜用黄铜焊条焊接,焊接时应对垫片进行防火、防融蚀保护。不锈钢止水带宜用钨极氩弧焊焊接。金属止水带的焊缝应表面光滑、不渗水无孔洞、裂隙、漏焊、欠焊咬边伤等缺陷,应抽样用煤油等做渗透检验。 案例三 【问题】 1.写出事件一中 EF、TF、LS、LF、FF 分别代表的数值。 2.根据事件二,说明第 15 天末的进度检查情况(按“×工作实际比计划提前或滞后×天”表述),并判断对计划工期的影响。 3.写出工期优化方案(按“××工作压缩天表述)及相应增加的总成本。 4.事件三中,承包人提出的要求是否合理?说明理由。 5.写出事件四中承包人的索赔程序。 【参考答案】 1、EF=12 TF=9 LS=18 LF=21 FF=3 2、(1)A3 工作实际比计划滞后 3 天,关键工作,延误计划工期 3 天; (2)B2 工作实际比计划滞后 3 天,非关键工作,不延误计划工期; (3)C1 工作实际比计划提前 3 天,非关键工作,不延误计划工期; 3、工期优化方案:本题关键线路是 A1→A2→A3→A4→B4→C4,其中在第 15 天末,A1、A2 工作已完成,只能压缩 A3、A4、B4、C4 一共三个月,而且是挑便宜的压缩。 所以优化:B4(压缩 1 天花费 1 万)+A3(压缩 1 天花费 2 万)+A3(压缩 1 天花费 2 万)=5(万元)。 4、承包人提出的要求不合理。 理由：混凝土工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接费(包括人工费、材料费、机械使用费和季节、夜间、高原、风沙等原因增加的直接费)、施工管理费、企业利润和税金,并考虑到风险因素。 5、(1)承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内,向监理人递交索赔意向通知书,并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的,丧失要求追加付款和(或)延长工期的权利 (2)承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内,向监理人正式递交索赔通知书索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期,并附必要的记录和证明材料。 (3)索赔事件具有连续影响的,承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知,说明连续影响的实际情况和记录,列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数。 (4)在索赔事件影响结束后的 28 天内,承包人应向监理人递交最终索赔通知书,说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期,并附必要的记录和证明材料。 案例四 【问题】 1.写出表 4 中 A、B、C、D、E 和 F 分别代表的名称或数字。(计算结果保留两位小数) 2.根据背景材料,写出投标人在投标阶段不平衡报价的常用策略及存在的弊端。 3.根据背景材料,管理用房暂估价项目如属于必须招标项目,其招标工作的组织方式有哪些? 4.写出事件一中变更工作的估价原则。 5.计算 11 月份的预付款以及实际工程款多少万元,计算结果保留两位小数。 6.根据《水利水电建设工程验收规程》(SL232008),指出事件三中的错误之处,说明理由。 事件三项目法人主持了泵站首台机组启动验收,工程所在地区电力部门代表参加了验收委员会泵站机组带额定负荷 7 天内累计运行了 42 小时,机组无故障停机次数 3 次。在机组启动试运行完成前,验收主持单位组织了技术预验收。 【参考答案】 1、A:工长; B:钢丝 C:其他材料费 D:4440.89 E:455.88 F:5521.21 2、1)不平衡报价的常用策略: (1)早日结账项目(如临时工程费、基础工程、土方开挖等)可适当提高。 (2)今后工程量会增加的项目,单价适当提高。 (3)招标图纸不明确,估计修改后工程量要增加的,可以提高单价;对工程内容不清楚的,则可适当降低一些单价,待澄清后可再要求提价。 2)不平衡报价的弊端:投标报低单价的项目,如工程量执行时增多将造成承包人损失;不平衡报价过多或过于明显可能导致报价不合理,引起投标无效或不能中标。 3、(1)若承包人不具备承担暂估价项目的能力或具备承担暂估价项目的能力但明确不参与投标的,由发包人和承包人组织招标; (2)若承包人具备承担暂估价项目的能力且明确参与投标的,由发包人组织招标。 4、事件一中变更估价原则包括:①已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目,但有类似子目的,可在合理范围内参照类似子目的单价,由监理人商定或确定变更工作的单价;②已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价,可按照成本加利润的原则,由监理人商定或确定变更工作的单价。 5、C=14818+1450=16268≥即 C=15680(万元)=(19600×80%) 所以 11 月份工程预付款扣还金额=1960-1816.33=143.67(万元)。 承包人实得金额=1450-143.67=1306.33(万元) 6、错误之处:泵站机组带额定负荷 7 天内累计运行了 42 小时,机组无故障停机次数 3 次。 理由：泵站机组带额定负荷 7 天内累计运行了 48 小时,机组无故障停机次数不少于 3 次。 案例五 【问题】 1.指出示意图中代号①、②、③、④、⑤所对应的临时设施名称。 2.事件一中,基坑初期排水总量由哪几部分组成?指出围堰滑的可能原因,应如何处理? 3.指出事件二中的错误之处,并提出合理的施工方法。 4.写出泵站主体结构基础土方开挖单元工程质量评定工作的组织要求。 【参考答案】 1、①油库、②钢筋加工厂、③塔吊、④地磅、⑤混凝土拌合系统; 2、1)初期排水排水量的组成包括:基坑积水,初期排水过程中的降雨,渗水。 2)发生围堰边坡坍塌事故的主要原因是:水位降低速度过快(或初期排水速率过大)。 3)围堰出现险情后,施工单位应采取的处理方法:(1)首先停止抽水;(2)采取抛投物料、稳定基础、挖填裂缝等措施,加固堰体;(3)限制水位下降速率(4)加强观测,注意裂缝发展和握体变形情况,如有异常及时处理。 3、不妥之处:施工单位土方开挖采用反铲挖掘机一次性开挖到 22.90m 高程。 合理:应该改用抓铲挖掘机,其挖掘深度可达 30m 以上。而且临近设计高程时,应留出 0.2~0.3m 的保护层暂不开挖,待上部结构施工时,再予以挖除。 4、泵站主体结构基础土方开挖单元工程属于重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程,重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程质量经施工单位自评合格、监理单位抽检后,由项目法人(或委托监理)、监理、设计、施工、工程运行管理(施工阶段已经有时)等单位组成联合小组,共同检查核定其质量等级并填写签证表,报工程质量监督机构核备。
2022年一级建造师通信与广电考试真题及答案解析
1下列通信网络功能，主要由软件完成的是()。 A.接入 B.交换 C.传输 D.维护 【答案】D 【解析】P1硬件构成来看，通信网由终端节点、交换节点、业务节点和传输系统构成，它们完成通信网的基本功能;接入、交换和传输。软件设施则包括信令、协议、控制、管理、计费等，它们主要完成通信网的控制、管理、运营和维护。实现通信网的智能化。 2.网络切片是( )最核心的内容。 A.SDN B.SDH C.PTN D.NFV 【答案】D 【解析】P2SDN是NFV的基础，SDN将网络功能模块化、组件化; 网络功能将可以按需编排，根据不同场景和业务特征要求，灵活组合功能模块，按需定制网络资源和业务逻辑，增强网络弹性和自适应性。网络切片是NFV最核心的内容，它利用虚拟化将网络物理基础设施资源虚拟化为多个相互独立平行的虚拟网络切片。 3.移动通信( )阶段，核心网通过IMS的VoIP实现语音业务。 A.2G B.3G C.4G D.5G 【答案】C 【解析】P11 4G阶段的移动核心网不再具有电路域部分，只有分组域 EPC，只提供分组业务，通过IMS的VIP 实现语音业务。 4.下列技术能为用户提供最大网络带宽的是( )。 A.EPON B.GPON C.ADSL D.HDSL 【答案】B 【解析】从PON技术发展的角度看，随着用户对带宽需求的增长，提供 1G到2G共享总带宽的 EPON（以太网无源光网络）和 GPON（吉比特无源光网络）技术将很快出现带宽瓶颈，运营商已经开始部署单波长速率10Gbit/s的单波长 10G PON 5.下列DWDM系统，对光纤色散要求最高的是( ) A.40×10G DWDM B.40×40G DWDM C.40×100G DWDM D.40×400G DWDM 【答案】B 【解析】降低光纤的色散，对增加光纤通信容量，延长通信距离，发展高速40Gbit/s光纤通信和其他新型光纤通信技术都是至关重要的。 目前商用的 DWDM系统波道数可达160波，若传输10Gbit/s 系统，整个系统总容量就有1.6Tbit/s。 6.SDH数字微波站不具备波道倒换功能的是( )。 A.枢纽站 B.分路站 C.中继站 D.终端站 【答案】C 【解析】中继站不上、下话路，不具备波道倒换功能，具有站间公务联络和无人值守功能。 7.关于移动通信基站天线位置，正确的是( )。 【答案】A 【解析】5G频段高，穿透能力小，架设高度高，覆盖范围大 8.下列太阳能电池中，光电转化效率最高的是( )。 A.单晶硅太阳电池 B.多晶硅太阳电池 C.非晶硅太阳电池 D.硫化镉太阳电池 【答案】A 【解析】单晶硅太阳电池是目前在通信系统应用最广泛的一种硅太阳电池，其效率可达18%。多晶硅太阳电池效率可达14%,非晶硅太阳电池效率可达6.3%，硫化镉太阳电池最高效率可达9% 9.信号从DWDM机房到办公室电脑可使用( )光纤 A.G.653A B.G.655C C.G.656 D.G.657 【答案】B 【解析】G.655光纤是为适于DWDM的应用而开发的。 10.在广播电视发射天线与馈线之间安装匹配网络的目的是()。 A.使信号传输效率更高 B.使传输频率更低 C.使信号强度变大 D.传输速度更快 【答案】A 【解析】天线输入阻抗为一复数阻抗，不等于馈线的特性阻抗，馈线终端需与阻值等于馈线特性阻抗的负载相接，馈线才是行波状态，传输效率最高。因此，在馈线与天线之间加匹配网络、以便将天线的复数阻抗经匹配网络转换为馈线的特性阻抗。 11.通信设备的-48V供电线的颜色为( )。 A.红色 B.蓝色 C.黄色 D.黄绿色 【答案】B 【解析】正极用红色、负极用蓝色、保护地用黄色 12.光接收机灵敏度和最小过载光功率应在( )点测试。 R1 B.R2 C.R3 D.R4 【答案】B 【解析】P111 13.LTE核心网中，负责用户数据存储管理、用户签权和授权、移动性管理是( )。 A.P-WG B.S-GW C.HSS D.AAA 【答案】C 【解析】P117归属签约用户服务器（HSS）功能。主要包括∶用户数据存储管理、用户鉴权和授权、移动性管理、Diameter路由选择等项目的测试。 14.光缆配盘应优先确定( )位置。 A.水线防护光缆 B.防雷防护光缆 C.靠近局站侧光缆 D.穿越林区光缆 【答案】A 【解析】P132配盘时，若在中继段内有水线防护要求的特殊类型光缆，应先确]定其位置，然后从特殊光缆接头点向两端配光缆。 15.光缆对地绝缘监测装置不应与( )相连。 A.光缆加强芯处 B.光缆内层金属保护层 C.接头盒进水检测装置 D.接头盒的紧固螺栓 【答案】D 【解析】P141直埋光筑线路对地绝缘测试，应在光缆回填300mm 后和光缆接头盒封装回填后进行。光缆线路对地绝缘监测装冒应与光缆的金属护层、金属加强芯及接头盒进水临测电极相连接。 16.下列管道光缆敷设的质量检查结果，需要整改的是( )。 A.敷设光缆时在管道的进出口采取保护措施 B.光缆在人手孔紧靠孔壁固定 C.接续完成后光缆整齐的盘放在人手孔 D.光缆接头盒固定在管道进口处的下方 【答案】D 【解析】P142在人（手）孔内，接头不应放在管道进口处的上方或下方，接头和光（电）缆都不应该阻挡空闲管孔，避免影响今后敷设新的光缆。 17.下列发射机冷却系统安装错误的是( )。 A.水冷系统安装前应清洗水路 B.水泵的阀门不得渗水 C.风筒应用支架固定 D.风机安装时应有减震措施 【答案】A 【解析】P160水冷系统安装后应清洗其水路，杂质、杂物不得残留在水路中。 18.有线电视传输工程调试顺序正确的是( )。 A.卫星天线-前端设备-干线系统-分配系统 B.卫星天线-分配系统-干线系统-前端设备 C.干线系统-分配系统-卫星天线-前端设备 D.分配系统-卫星天线-干线系统-前端设备 【答案】C 【解析】P171掌握有线电视传输工程的调试可按信号传输的方向进行，即卫星天线的调试、前端设备的调试、干线系统的调试和分配系统的调试。 19.下列做法中，符合安全施工要求的是()。 A.人孔上面有人监护方进入作业 B.塔上平台作业时，安全带固定在抱杆上 C.更换7/2.6拉线前，用7/2.2临时代替 在35kv以上高压电附件架空作业，距离为3m 【答案】A 【解析】P362:在高压线附近架空作业时，离开高压线最小距离必须保证∶35kV 以下为2.5m，35kV以上为4m。 P363:更换拉线前，必须制作不低于原拉线规格程式的临时拉线。 P364:塔上作业时，必须将安全带固定在铁塔的主体结构上。 20.钢结构广播电视发射塔建于建筑物屋顶时，屋顶板的耐火极限应不低于( )h。 A.1 B.1.5 C.2 D.2.5 【答案】B 【解析】P386钢结构广播电视发射塔建于建筑屋顶时，屋顶板的耐火极限应大于 1.5h 二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分:少选，所选的每个选项得0.5分) 21.支撑网由( )组成。 A.传送网 B.同步网 C.信令网 D.管理网 E.核心网 【答案】BCD 【解析】P6:支撑网中传递相应的监测和控制信号，包括公共信道信令网、同步网、管理网。 22.位于草原上微波站，在阴雨天减小视距衰落方法有( ) A.调整天线角度 B.增加发射功率 C.使用无源反射板 D.移动反射点 E.分集接收 【答案】AB 【解析】 利用地形地物削弱反射波的影响。将反射点设在反射系数较小地面。适当地选取天线的高度，常常可以将反射点移动到反射系数较小的区域。例如反射点从水面移至森林或凹凸不平的地面，以减小反射系数，从而减小进入接收端的反射波。3.利用天线的方向性。有时收发天线均很高，而反射点又处于途径中间的开阔地或水面上，这种情况很难用上面两种方法来减小反射波的影响，可以调整其天线角度，减小反射波进入接收端的成分，用损失部分接收电平的方法来减小衰落及反射的影响。 4.用无源反射板克服绕射衰落。当路由中存在较高障碍物时，为了克服在大气折 射时产生绕射衰落，可以改变天线方向。使用无源反射板或背对背天线可使电波绕过障碍物。 5.分集接收。如对雨雾吸收性衰落等只有增加发射功率，缩短站距，适当改变天线设计才能克服 23.下列移动通信技术，可提高频带利用率的是( )。 A.CDMA B.TD-SCDMA C.OFDM D.TD-LTE E.LTE-FDD 【答案】ABCD 【解析】P42 :CDMA是一种扩频通信技术，允许单一频率在整个系统区域内可重复使用，使许多用户共用这一频带同时进行通话，大大提高了频带利用率。 P47:OFDM技术的优点是可以消除或减小信号波形间的干扰，对多径衰落和多普勒频移不敏感，提高了频谱利用率，可实现低成本的单波段接收机。 24.下列属于数字电视系统类标准的是( )。 A.演播室标准 B.接收机 C.发射机 D.信源编码标准 E.信道传输标准 【答案】ADE 【解析】数字电视标准体系包括系统类标准（演播室、信源编码和信道传输）、设备与接口类标准（发射机、接收机）、业务与应用类标准（业务信息、电子节目指南、数据广播等） 以及其他标准（频率规划、监测），涵盖节目制作到发射播出的各个环节 25.通信设备割接工程中，应由建设单位负责的是( )。 A.编制割接方案 B.批准割接计划 C.组织割接实施 D.测试入网设备 E.拆除退网设备 【答案】BC 【解析】 （一）设备的割接 1.新安装的设备应进行测试，保证其满足人网要求。 2.布放好新旧设备之间的连接线。 3.编写割接报告，报建设单位批准。 4.由建设单位负责组织，施工单位协助，按计划割接。 5.新设备割接入网后，及时做好测试工作。 26.下列数值越小传输距离越远的是( )。 A.光纤色度色散 B.接收灵敏度 C.中心频率 D.最小过载光功率 E.光纤偏振模色散 【答案】ABE 【解析】光纤传输色散∶色散是光脉冲信号在光纤中传输，到达输出端时发生的时间上的展宽。产生的原因是光脉冲信号的不同频率成分、不同模式，在传输时因速度不同，到达终点所用的时间不同而引起的波形畸变。这种畸变使得通信质量下降，从而限制了通信容量和传输距离。降低光纤的色散，对增加光纤通信容量，延长通信距离， 27.架空线路工程中，中继段测试项目包括()： A.光纤线路衰减系数 B.光纤通道总衰减 C.光纤后向散射曲线 D.光缆对地绝缘 E.光纤线路传输长度 【答案】ABCE 【解析】光缆中继段测试的内容包括中继段光纤线路衰减系数及传输长度、光纤通道总衰减、光纤后向散射曲线等，直埋光缆线路还需测试光缆的对地绝缘电阻，施工图设计有要求时，还需测试中继段光纤偏振模色散（PMD）及色度色散（CD）。 28.关于直埋光缆特殊点保护的做法，符合要求的是( )。 A.埋深不足时，用水泥包封， B.无法避免雷暴严重地域时，采用护坎保护 C.高低差在0.8m以上沟坎处设置挡土墙 D.沿靠溪流等易受水流冲刷的地段，设置漫水坡 E.在桥上敷设时，采用钢管或塑料管保护 【答案】ADE 【解析】P139:当光（电）缆线路无法避开雷暴严重地域时，应采用消弧线、避雷针、排流线等防雷措施。高低差在0.8m 及以上的沟坎处，应设置护坎保护。 29.会议系统无线发射接收器安装要求的说法正确的是()。 A.高度自由调节 B.角度自由调节 C.安装位置应避免电光源可能产生的电磁干扰 D.必须使用镀锌钢丝吊设 E.前方不得有遮挡物 【答案】CE 【解析】P177无线发射接收器安装要求 （1）无线发射接收器件安装高度、角度必须满足设计要求。 （2）无线发射接收器件安装位置应避免电光源可能产生的电磁干扰。 （3）无线发射接收器件前不得有遮挡物。 30.某架空光缆线路多处与其他设施交越，光缆架设高度符合规定的有()。 A.与其他线路间距0.5m B.与树木交越时高出其顶部1.5m C.与公路平行时为3.5m D.市区内街道平行时3.5m E.与土路交越时为5m 【答案】BCE 【解析】与其他线路间距0.6m;与公路平行时为3.0m；市区内街道平行时4.5m；与土路交越时为3m 31.某施工单位承接了一传输系统工程，包括80*10OGDWDM设备安装工程，以及2km新建管道工程，某新建管道人手孔施工示意图如下: 新建管道管道部分施工单位按施工工序从器材检验开始实施;机房内走线架安装平面图如下所示: 问题 1.人手孔中A、B、C、D、E部位分别代表什么?(本题5分，每个1分) 2.请补全新建管道施工顺序(本题3分) 3.写出走线架安装中F、G、H、I、J部件名称? (每个1分，满分5分) 4.1510.55nm波长是否合格?(2分) 5.写出该系统最小波长名称、线型码型以及测试项目(5分) 【解析】1.口圈、上覆、支架、托板、积水罐 2.工程测量、开挖管道沟槽、开凿路面或顶管、制作管道基础、铺设管道、管道包封、管道沟回填 3.F:连固铁G:旁侧撑铁H:上梁I:对墙加固J:对柱加固 4.不合格 5.波长名称:光监测信道(2分)线型码型:CMI码(1分) 测试项目:光监测信道光功率（1分)光监测信道工作波长及偏差（1分) 32.某施工单位承接了一移动基站设备安装工程，施工内容包括天馈线安装，机房内设备安装、蓄电池安装等内容，施工前，项目部做好机房内施工图纸复核，确认无误后开始施工;施工过程中发生如下事件: 施工单位安装天馈线过程中发现某处天馈线系统驻波比测试不合格，施工单位分析原因后整改 施工完毕后，施工单位编制了竣工资料，其中竣工文件包括:工程说明、开工报告、建筑安装工程量总表、已安装设备明细表，工程说明、开工报告、建筑安装工程量总表、已安装设备明细表、验收证书和交接书。监理单位检查后要求施工单位补充 工程验收后6个月，机房蓄电池电压过低，经分析原因后发现是建设单位采购电池出现质量问题 问题: 1.简述设计图纸现场复核内容。(每条1分，共5分) 2.列出四项严禁高处作业天气情况?(每条0.5分，共2分) 3.绘制机架安装不合格的因果分析图。(共5分) 4.请补充竣工文件缺失内容?(5分) 5.针对电池问题，施工单位和建设单位应采取什么措施?(3分) 【解析】1.1）需要安装的设备位置、数量是否准确有效; 2）线缆走向、距离是否准确可行; 3）电源电压、熔断器容量是否满足设计要求;4)保护接地的位置是否有冗余; 5)防静电地板的高度是否和抗震机座的高度相符等 2.1）当地气温高于人体体温2）遇有5级以上(含.5级）大风3）暴雨、打雷等恶劣天气4)大雾等能见度低 3. 4.工程设计变更单及洽商记录、重大工程质量事故报告、停(复)工报告、隐蔽工程/随工验收签证、交(完)工报告 5.建设单位应启动保修程序尽快通知电池供货单位进行修复，修复完成后进行复检;(2分)施工单位应组织力量配合电视供货单位做好维修工作(1分) 33.某施工单位承接了一管道线路工程，新建硅芯管，采用气流法敷设GYTA光缆;城区段敷设GYTA53光缆;进局敷设GYZA光缆;设计规定中继段平均接续衰减0.25DB 合同约定，新建人孔所需材料（(不含铁件、钢筋)由施工单位采购，施工单位将光缆接续列为质量控制重点内容;其中光缆接续监测采用双向测试，资源配置计划包括仪表使用计划、乙供材供应计划和资金使用计划。施工中，某处采用定向钻孔穿越公路，将自来水管道顶破;调查显示，施工单位未编制与其他管线交越的安全防护措施。 问题: 1.光缆接续双向监测应采用哪种方法?除接续监测外还应测试光缆哪些内容?(4分) 2.补充资源配置计划缺少内容(共3分)3.列出施工单位人孔施工采购材料。(5分) 4.相对GYTA光缆，GYTA53光缆、GYTZA光缆在结构或材质上有哪些特点 5.简述交越处项目部应采取的安全措施?(4分) 【解析】1.应采用OTDR监测双向平均(1分)光纤段长、光纤衰减系数、后向散射信号曲线(3分) 2.用工计划、施工车辆使用计划、施工机具使用计划 3.红砖、水泥、沙子、石子、模板 4.GYTA53光缆具有铠装层，耐测压，对光纤保护好，重量重，施工难度大(2分) GYTZA光缆具有阻燃功能，可有效防止火灾蔓延(2分) 5.1)收集交越处原有管线维护资料，了解原有管线走向走向、位置等信息 2）应及时通知管线产权单位，充分了解施工现场的具体情况，确定保护地下管线及其他设施的方案。 3）应与当地的规划部门联系，必要时应使用仪器探明地下管线的深度和位置 4）应人工开挖，禁止使用大型机械。 34.某公司承接了一项二干长途传输系统工程，施工内容包括ROADM、OA等设备安装和调试。本工程包工包料，采用G652D光纤，工作波长为1550nm，项目部编制了预算表如下，对工程所需100G传输分析仪进行了比选 开工前，安全员对本工程作业特点和危险因素、施工中安全注意事项进行了交底;项目负责人重点强调了劳动效率，仪表使用台班费及分包事项等成本内容。工程按期开工，仪表进场前，建设单位通知有两端光缆纤芯损耗大,需在系统优化阶段查找原因并整治(每段1天);7月8日完成单机测试后，项目部实际发生费用23.5万元。7月10系统优化时，发现损耗过得纤芯，项目部进行了整治，整治后重新优化，造成施工单位成本额外增加2.5万元;工程完工后，项目部于8月2日向建设单位提出书面索赔意向通知。 问题: 1.指出安全技术交底不错指出，并说明正确做法(6分) 2.计算说明，建设单位通知前后应租用还是使用自有仪表（6分) 3.项目部提交索赔意向通知是否符合程序?(1分）说明理由(1分)，索赔还应提交哪些资料?(3分) 4.本工程光纤衰减系数指标是多少?(1分)为避免光纤损耗过大影响工期，开工前做哪些工作?(4分，每条1分) 5.计算单机测试完成后BCWP BCWS CPI SPI(保留2位小数)(4分，每条1分) 6.项目部应对哪几类成本进行重点控制?(4分，每条1分) 【解析】 1.1)安全员交底不妥(1分)_. )正确做法:应由施工单位项目技术负责人(1分) 2)仅对本工程作业特点和危险因素、施工中安全注意事项进行交底不妥（1分) 正确做法:交底内容还应包括针对危险因素制定的具体预防措施(1分） ;相应的安全生产操作规程和标准(1分) ;发生事故后应采取的应急措施(1分)。 2.告知前:自用仪表费用:(28+2)*1800+2000=56000元(1分) 租赁仪表费用: 28*2000=56000元(1分)故告知前选用租用和自有的仪表均可(1分) 告知后:自有仪表费用:(28+2+2)*1800+2000=59600元(1分) 租赁仪表费用:(28+2)*2000=60000元(1分)故告知后应选用自有仪表（1分) 故告知后应选用自有仪表（1分) 3.符合程序; 理由:承包人应在索赔事项发生后28天内，提交索赔意向通知。 索赔资料:合同文件、证据、索赔论证、索赔款项(或工期)计算、索赔报告 4.指标为0.3dB/km 1)对从事光纤接续的技术人员应进行技术培训和示范，使其熟练掌握接续、安装要领 2)对切割刀、光纤接续设备和光时城反射仪(OTDR）进行维护和校准满足施工需要; 3）按接头盒说明书的要求盘纤，并保证光纤白率半径满足规范要求; 4)现场环境的温度、洁净度应满足接续要求 5.BCWP=2+15+8=25万元(1分) BCWS=2+15+8=25万元(1分)ACWP=23.5万元 CPI-BCWP/ACWP=25/23.5=1.06(1分)SPI=BCWP/BCWS=25/25=1.00 ( 1分) 6.人工费材料费施工仪表使用费施工分包费 35.某施工单位承接了一市内管道工程，包括甲乙丙三个中继段，施工单位根据工程实际情况结合施工队施工情况，对各个工序安排4施工队伍施工，光缆全部敷设完毕后进行光缆接续，本工程计划4月1日开工，施工内容如下: 施工过程中发生如下事件:子管推迟到开工后第5天到货;光缆推迟到开工后第14天到货;穿放乙段子管，管道不通需要修复，停工5天。 1.绘制本工程双代号网络图(5分，出现编号错误、箭线错误、丢失编号及持续时间等情况扣1分，扣完为止，未用过桥扣5分) 2.写出本工程关键工作(5分) 3.上述事件分别影响工期多少天，本工程实际工期多少天?(5分) 4.简述管道工程应急救援应携带器材(5分，每条一分，其他合理也可酌情计分) 5.简述可能影响进度的外部因素（5分、每条1分) 6.简述单盘检验应包括内容(5分) 解析 1. 2.E、F、G、C、D 3.子管推迟不影响工期（1分)光缆推迟不影响工期(1分)乙段子管停工不影响工期（1分)本工程实际工期50天(1分) 4.鼓风机、有毒有害气体测试仪、全身式安全带、梯子、防毒面具 5.1）不具备施工所需条件2)施工环境影响变化3)发生大型事件封网4)发生不可抗力 5)出现火灾、事故等意外事件 6.1)外观检查(1分)，包括光缆盘有无变形、护板有无损伤、端头密封是否完好，端别标志是否清楚、随盘资料是否齐全(1分) 2)光电性能测试(1分)︰长度复测、单盘损耗测量、光纤后向散射信号曲线观察、光缆护层的绝缘检查（2分)完整版 https://pan.baidu.com/s/1ixR5do8mafdMlNP1Py9oXg?pwd=8888
2022年一级建造师公路实务考试真题及答案解析
1.关于填土路堤施工过程质量控制的说法，正确的是() A.施工过程中每填筑三层后应进行压实度检测 B.压实度检测频率由现场监理工程师确定 C.填土路堤压实度检测只能采用灌砂法 D.施工过程中，每填筑2m宜检测路基中线和宽度 【答案】D 【解析】选项A，施工过程中，每一压实层均应进行压实度检测。选项C，压实度检测可采用灌砂法、环刀法等方法。选项D，施工过程中，每填筑2m宜检测路线中线和宽度。选项B，检测频率为每1000m2不少于2点。 2.下列对路基常用爆破方法的描述，符合光面爆破特征的是() A.在没有侧向临空面和最小抵抗线的情况下，用控制药量爆破的方法，使拟爆体与山体分开，作为隔振减震带 B.两相邻药包或前后排药包以若干毫秒的时间间隔依次起爆 C.在有侧向临空面的情况下，用控制抵抗线和药量的方法进行爆破 D.利用爆能将大量土石方按照指定的方向，挪移到一定的位置并堆积成光滑平整的路堤 【答案】C 【解析】A选项是预裂爆破，B选项是微差爆破，D选项是定向爆破。 3.关于岩爆地段隧道施工的说法，正确的是()。 A.隧道应采用严格控制装药量的光面爆破技术 B.一般情况下，每循环进尺宜控制在2.0～2.5m C.防岩爆错杆可采用能及时受力的锚杆，锚杆长度应不大于1.5m D.开挖后应滞后进行喷射混凝土封闭 【答案】A 【解析】A正确。应采用光面爆破技术，使隧道周边圆顺，减少应力集中：严格控制装药量，减少对围岩的扰动。 B错误。控制循环进尺，采用短进尺，一般情况下，每循环进尺直控制在1.0~1.5m，最大不得大于2m。 C错误。防岩爆锚杆可采用模管式、缝管式、水胀式等能及时受力的锚杆，以调整围岩应力分布及加固围岩。锚杆长度宜为2m左右，间距直为0.5~1.0m。 D错误。开挖后应及时喷纤维混凝土封闭，厚度宜为5～8cm。 4.关于公路配电工程所采用的钢管及其数设的说法。正确的是()。 A.潮湿场所应采用薄壁钢管 B.钢管外壁应做防腐处理，内壁可不进行防腐处理 C.镀锌钢管应采用螺纹连接或套管紧定螺检连接 D.钢管伸入到接线盒内的管口与地面的距高应233不太于100m 【答案】C 钢管敷设应满足以下要求： (1)潮湿场所和直埋于地下时应采用厚壁钢管，干燥场所应采用薄壁钢管。A错误。 (2)钢管的内壁、外壁均应做防腐处理。钢管不应有折扁和裂缝，管内应无铁屑及毛刺，切断口应平整，管口应光滑。B错误。 (3)镀锌钢管和薄壁钢管应采用螺纹连接或套管紧定螺栓连接。C正确。 (4)明配钢管或暗配镀锌钢管与盒(箱)连接应采用锁紧螺母或护套帽固定，与设备连接时，应敷设到设备的接线盒内，管口与地面的距离宜大于200mm。D错误。 (5)镀锌钢管的跨接接地线宜采用专用接地线、 5.公路工程中，常常将“S”曲线与()合并于同一图标中，称之公路工程进度表。 A.横道图 B.垂直图 C.斜率图 D.网络图 【答案】A 【解析】 在公路工程中，常常将“S”曲线和横道图合并于同一张图表中，称之为“公路工程进度表”，既能反映各分部(项)工程的进度，又能反映工程总体的进度。 6.目前，我国沥青混凝土配合的设计采用()。 A.旋转压实试验配合比设计法 B.最大密度试验 C.马歇尔试验配合比设计法 D.最大强度试验 【答案】C 【解析】沥青混凝士配合比设计采用马歇尔试验配合比设计法。该法是首先按配合比设计拌制沥青混合料，然后制成规定尺寸试件，12h之后测定其物理指标(包括表观密度、空隙率、沥青饱和度、矿料间隙率等)，然后测定稳定度和流值。 7.根据《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》，公路工程质量评定的最小工程单元是()。 A.施工工序 B.分项工程 C.分部工程 D.单位工程 【答案】B 【解析】同一个工程中大小关系(由大到小)：单项工程、单位工程、分部工程、分项工程。 根据《公路工程质量检验评定标准第-册土建工程》JTG F80，1-2017，分项工程完工后，应根据评定标准进行评定。隐蔽工程隐蔽前应检查合格。位工程、分部工程、分项工程。 根据《公路工程质量检验评定标准第-册土建工程》JTGF80/1-2017，分项工程完工后，应根据评定标准进行评定。隐蔽工程隐蔽前应检查合格。分部工程、单位工程完工后，应汇总评定所属分项工程、分部工程质量资料，检查外观质量，对工程进行评定。 8.公路工程项目职业健康安全管理体系实施与控制的核心是()。 A.一岗双责 B.三个必须原则 C.安全管理五同时” D.安全生产责任制 【答案】D 【解析】以安全生产责任制为核心，建立健全本单位安全生产规章制度，落实“一岗双责、党政同责、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的“三个必须原则。体现在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作，即安全管理·五同时”。 9.桥梁高度简称桥高，是指()。 A.桥面与低水位之间的高差 B.桥面与地面之间的高差3 C.桥面与设计水位之间的高差 D.桥面与桥下线路路面之间的高差 E.桥面与桥跨结构最下缘之间的距离 【答案】A.B 【解析】桥梁高度简称桥高，是指桥面与低水位(或地面)之间的高差，或为桥面与桥下线路路面之间的距离。桥高在某种程度上反映了桥梁施工的难易性。 10.在隧道工程中，以围岩分级为主要依据进行确定的有()。 A.设计时速 B.施工方法的选择 C.公路等级 D.隧道施工劳动定额 E.衬砌结构类型与尺寸 【答案】BDE 【解析】隧道围岩分级是设计、施工的基础。施工方法的选择、衬砌结构类型及尺寸的确定、隧道施工劳动定额、材料消耗标准的制订都要以围岩分级作为主要依据。 11.货运车辆失控风险较高的路段需设置避险车道，避险车道主要包括()。 A.加宽车道 B.引道 C.制动床 D.救援车道 E.应急车道 【答案】BCD 【解析】货运车辆失控风险较高的路段需要设置避险车道，避险车道由引道、制动床、救援车道等构成。 12.关于公路工程量清单内容的说法，正确的有()A.约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标理论净量计算 B.工程量清单中所列工程数量时实际施工数量 C.工程量清单中所列工程数量是投标报价的共同基础。也是最终结算依据 D.工程量清单应与计量与支付条款结合起来理解或解释 E.工程量清单中每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价 【答案】ADE 【解析】选项A，约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。选项B、C，本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。选项D，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“工程量清单计量规则“技术规范“相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。选项E，工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。 13.下列应进行桥梁施工安全风险评估的工程有()A.跨径大于150m的钢筋混凝土拱桥 B.跨径200m的梁式桥 C.墩高200m的桥梁工程 D.跨径250m的斜拉桥 E.跨径500m的悬索桥 【答案】ABC 【解析】桥梁工程： (1)多跨或跨径大于40m的石拱桥，跨径大于或等于150m的钢筋混凝土拱桥，跨径大于或等于350m的钢箱拱桥，钢析架、钢管混凝土拱桥。 (2)跨径大于或等于140m的梁式桥，跨径大于400m的斜拉桥，跨径大于1000m的悬索桥。 (3)墩高或净空大于100m的桥梁工程。 (4)采用新材料、新结构、新工艺、新技术的特大桥、大桥工程。 (5)特殊桥型或特殊结构桥梁的拆除或加固工程。 (6)施工环境复杂、施工工艺复杂的其他桥梁工程。 14.编制公路项目标后预算时，应列入专项费用的有()。 A.场地平整、硬化费用 B.临时工作便道的维修费用 C.指挥车辆使用费用 D.施工安全风险评估费用 E.工地试验室建设费用 【答案】ABDE 【解析】专项费用包括施工场地建设费和安全生产费。 1.施工场地建设费。按照工地建设标准化要求进行承包人驻地、工地试验室建设、办公、生活居住房屋和生产用房屋等费用：场区平整、场地硬化、排水、绿化、标志、污水处理设施、围墙隔离设施等费用，以及以上范围内各种临时工作便道、人行便道，工地临时用水、用电的水管支管和电线支线，临时构筑物、其他小型临时设施等的搭设或租赁、维修、拆除及清理的费用。工地试验室所发生的属于固定资产的试验设备和仪器等折旧、维修或租赁费用以及施工扬尘污染防治措施费和文明施工、职工健康生活的费用，但不包括红线范围内贯通便道、进出场的临时便道、保通便道。编制标后预算时，应根据项目可能遇到的实际情况，并结合实施性施工组织设计中的相关内容进行估算，也可以参考企业的相关费用定额进行计算。 2.安全生产费。包括完善、改造和维护安全设施设备费用，配备、维护、保养应急救援器材、设备费用，开展重大危险源和事故隐患评估和整改费用，安全生产检查、评价、咨询费用，配备和更新现场作业人员安全防护用品支出，安全生产宣传、教育、培训费用，安全设施及特种设备检测检验费用，施工安全风险评估、应急演练等有关工作及其他与安全生产直接相关的费用。 15.公路工程改建时，新旧路基衔接的技术处理措施有()。 A.将旧土路肩翻晒 B.将旧土路肩掺灰重新碾压 C.低等级公路改建时，新旧路基处理可不挖台阶 D.改进路基开挖台阶方案，以消除旧路基边坡压实度不足 E.采取合理工艺，减少新旧路基结合处不均匀沉降 【答案】ABDE 【解析】 新旧路基衔接的技术处理措施： (1)清除旧路肩边坡上草皮、树根及腐殖土等杂物。 (2)将旧土路肩翻晒或掺灰重新碾压，以达到质量要求。 (3)修建试验路，改进路基开挖台阶的方案，由从土路肩开始下挖台阶，改为从硬路肩开始下挖台阶，以消除旧路基边坡压实度不足，加强新旧路基的结合程度，减少新旧路基结合处的不均匀沉降。 16.下列路面粒料基层中，属于嵌锁型有()。 A.泥结碎石基层 B.级配碎石基层 C.泥灰结碎石基层 D.填隙碎石基层 E.级配砾石基层 【答案】ACD 【解析】 -粒料分类及适用范围： 1.粒料分类 (1)嵌锁型一包括泥结碎石、泥灰结碎石、填隙碎石等。ACD正确。 (2)级配型一包括级配碎石、级配砾石、符合级配的天然砂砾、部分砾石经轧制掺配而成的级配砾、碎石等。BE错误。 17.关于水准点复测与加密要求，正确为()。 A.水准点精度应符合规范规定 B.同一建设项目应采用同一高程系统，并与相邻项目高程系统相衔接 C.临时水准点应符合相应等级精度要求，并与相邻水准点闭合 D.对设计提供水准点，施工前只能加固并永久使用 E.水准点应进行不定期检查和定期复测，复测周期不低于9个月 【答案】ABC 【解析】 水准点复测与加密规定： (1)水准点精度应符合规范的规定。A正确。 (2)同一建设项目应采用同一高程系统，并应与相邻项目高程系统相衔接。B正确。 (3)沿路线每500m宜有一个水准点，高速公路、一级公路宜加密，每200m有一个水准点。在结构物附近、高填深挖路段、工程量集中及地形复杂路段，宜增设水准点。临时水准点应符合相应等级的精度要求，并与相邻水准点闭合。C正确。 (4)对可能受施工影响的水准点，施工前应加固或改移，并应保持其精度。D错误。 (5)水准点应进行不定期检查和定期复测，复测周期应不超过6个月。E错误。 18.从功能上分类，水泥混凝土路面横缝可分为()。 A.横向反射缝 B.横向施工缝 C.横向沉降缝 D.横向缩缝 E.横向胀缝 【答案】BDE 【解析】 横缝从功能上分为横向施工缝、横向缩缝和横向胀缝。横向施工缝从构造上分为设传力杆平缝型和设拉杆企口缝型;横向缩缝从构造上分为设传力杆假缝型和不设传力杆假缝型。
2022年一级建造师工程经济考试真题及答案解析
1.企业年初借入一笔资金，年名义利率为6%，按季度复利计息，年未本利和为3184.09万元，则年初借款金额是()万元。 A.3003.86 B.3000.00 C.3018.03 D.3185.03 【答案】B 【解析】(1+r/m)m-1=(1+6%/4)4-1=6.136%，P=3184.09/(1+6.136%)=3000.00。 2.关于技术方案经济效果评价的说法，正确的是()。 A.经济效果评价应定性分析和定量分析相结合，以定性分析为主 B.经济效果动态分析不能全面地反映技术方案整个计算期的经济效果 C.融资前经济效果分析通常以，动态分析为辅 D.方案实施前经济效果分析通常存在一定的不确定性和风险性 【答案】D 【解析】A选项错误，在技术方案经济效果评价中，应坚持定量分析与定性分析相结合，以定量分析为主的。B错误，动态分析能较全面地反映技术方案整个计算期的经济效果。C错误，融资前分析应以动态分析为主，静态分析为辅。 3. 关于资金时间价值的说法，正确的是() A.资金的时间价值是资金随时间周转使用的结果 B.资金的时间价值与资金数量无关 C.资金的时间价值与资金周转的速度成反比 D.利率是衡量资金时间价值的绝对尺度 【答案】A 【解析】其实质是资金作为生产经营要素，在扩大再生产及其资金流通过程中，资金随时间周转使用的结果。影响资金时间价值的因素包括资金的使用时间、资金数量的多少、资金投入和回收的特点、资金周转的速度。在单位时间的资金增值率一定的条件下，资金使用时间越长，则资金的时间价值越大;使用时间越短，则资金的时间价值越小。利率作为衡量资金时间价值的相对尺度。 4.关于财务基准收益率的说法，正确的是()。 A.境外投资项目基准收益率的测定，可忽略国家风险因素 B.财务基准收益率必须由政府投资主管部门统一确定 C.财务基准收益率的确定应考虑资金成本、投资机会成本、通货膨胀和风险因素D.财务基准收益率是投资项目可能获得的最高盈利水平 【答案】C 【解析】 A错误，在中国境外投资的技术方案财务基准收益率的测定，应首先考虑国家风险因素;B错误，在企业各类技术方案的经济效果评价中参考选用的行业财务基准收益率，应在分析一定时期内国家和行业发展战略、发展规划、产业政策、资源供给、市场需求、资金间价值、技术方案目标等情况的基础上，结合行业特点、行业资本构成情况等因素综合测定。 C正确，D错误，基准收益率也称基准折现率，是企业或行业投资者以动态的观点所确定的、可接受的技术方案最低标准的收益水平。 5.关于偿债备付率的说法，正确的是() A.偿债备付率大于1，说明偿付债务本息的能力不足 B.偿债备付率从付息资金来源的角度反映企业偿付债务利息的能力 C.偿债备付率是还本付息的资金与当期应还本金额的比值 D.偿债备付率应在借款偿还期内分年计算 【答案】D 【解析】 A错误，偿债备付率低，说明偿付债务本息的资金不充足，偿债风险大。正常情况偿债备付率应当大于1，并结合债权人的要求确定。 B、C错误，偿债备付率是从偿债资金来源的充裕性角度反映偿付债务本息的能力，是指在技术方案借款偿还期内，各年可用于还本付息的资金与当期应还本付息金额的比值。D正确。 6.关于一次支付现值、终值、计息期数和折现率相互关系的说法，正确的是()。 A.现值一定，计息期数相同，折现率越高，终值越小 B.现值一定，折现率相同，计息期数越少，终值越大 C.终值一定，折现率相同，计息期数越多，现值越大 D.终值一定，计息期数相同，折现率越高，现值越小 【答案】D 【解析】A选项错误，现值一定，计息期数相同，折现率越高，经信越关F=(F/P，i，n)=Px(1+i)" B选项错误，现值一定，折现率相同，计息期数越少，终值越小，F=(F/P，i，n)==Px(1+i)";c选项错误，终值一定，折现率相同，计息期数越多，现香秘尔P=(P/F，i，n)=F/(1+i)" 7. 下列现金流量中，属于资本金现金流量表中现金流出的是() A.应分利润 B. 销项税额 C.建设投资 D.借款利息支付 【答案】D 8. 下列发行债券发生的资金成本中属于资金占用费的是() A.债券利息 B.代理发行费 C.印刷费 D.公证费 【答案】A 【解析】BCD属于筹资费用。 9. 突发疫情，某单位接受攻府委托，要在15日内建成方舱医院，可采用的计价方式() A. 固定总价合同 B. 固定单价合同 C.可调单价合同 D.成本加酬金合同 【答案】D 【解析】成本加酬金合同通常用于如下情况： 工程特别复杂，工程技术、结构方案不能预先确定，或者尽管可以确定工程技术和结构方案，但是不可能进行竞争性的招标活动并以总价合同或单价合同的形式确定承包商，如研究开发性质的工程项目。时间特别紧迫，如抢险、救灾工程，来不及进行详细的计划和商谈。 10. 下列财务指标中，属于杜邦财务分析体系核心指标的是() A.资本积累率 B.净资产收益率 C.销售净利率 D.总资产周转率 【答案】B 【解析】在财务指标综合分析方法中，比较典型的是杜邦财务分析体系，简称杜邦分析，是利用各主要财务比率指标之间的内在联系，对企业财务状况和经营成果进行综合系统评价的方法。该体系是以净资产收益率为核心指标，以总资产净利率和权益乘数为两个方面，重点揭示企业获利能力及权益乘数对净资产收益率的影响，以及各相关指标之间的相互作用关系。因其最初由美国杜邦公司成功应用，所以得名。 11.某公司5年前购置一台设备，原价为10万元，因环保要求需更换，目前该设备的账面价值为5万元，市场价为4万元，则设备更新决策时的沉没成本是()万元。 A.6 B.1 C.5 D.4 【答案】B 【解析】 沉没成本=设备账面价值一当前市场价=5-4=1万元。 12. 综合单价的计算步骤有：①计算定额子目工程量②确定人、料、机单价;③测算人、料、机消耗量;④确定组合定额子目;⑤计算清单项目的管理费和利润：⑥计算清单项目的人、料、机总费用正确的顺序是() A.④→②→③→⑥→①→⑤ B.④→②→③→①→⑤→⑥ C.④ →①→③→②→⑥→⑤ D.④ →①→②→③→⑥→⑤ 【答案】C 【解析】综合单价的计算可以概括为以下步骤：(1)确定组合定额子目;(2)计算定额子目工程量;(3)测算人、料、机消耗量;(4)确定人、料、机单价;(5)计算清单项目的人、料、机总费用;(6)计算清单项目的管理费和利润;(7)计算清单项目的综合单价。 13.某项目建设期为2年，共向银行借款20000万元，借款年有效利率为6%。第1和第2年借款比例分别为45%和55%。借款在各年内均衡，建设期内只计息不付息。则编制设计概算时该项目建设期利息总和为()万元。 A.1156.2 B.600.0 C.886.2 D.1772.4 【答案】A 【解析】第一年利息：20000?5%?/2?%=270万元;第二年利息： (20000?5%?/2+20000?5%+270)?%=886.2万元;建设期利息合计：270+886.2=1156.2万元。 14. 根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于工程项目清单编制的说法，正确的是() A. 其他项目清单中应列出总承包服务费 B. 暂估价应列出材料暂估价和工程设备暂估价，不考虑专业工程暂估价 C.暂列金额一般应尽可能列高，以避免在实际中超出该数量 D.计日工应按照招标工程的复杂程度估算一个数量，该数量一般要比实际 【答案】A 【解析】B选项错误，暂估价中的材料、工程设备必须按照暂估单价计入综合单价;专业工程暂估价必须按照招标工程量清单中列出的金额填写。C选项错误，暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动。D选项错误，计日工应按照招标工程量清单列出的项目和估算的数量，自主确定各项综合单价并计算费用。 15. 工程产品中，从设计方面优先作为价值工程研究对象的是() A. 结构复杂、性能和技术指标较差的工程产品 B. 用户意见少且党争力较强的工程产品 C. 成本较低或占总成本比重较小的工程产品 D.工艺简单、原材料能耗较低、质量有一定保障的工程产品 【答案】A 【解析】一般说来，从以下几方面考虑价值工程对象的选择： 1.从设计方面看，对结构复杂、性能和技术指标差、体积和重量大的工程产品进行价值工程活动，可使工程产品结构、性能、技术水平得到优化，从而提高工程产品价值。 2.从施工生产方面看，对量大面广、工序繁琐、工艺复杂、原材料和能源消耗高、质量难于保证的工程产品，进行价值工程活动可以最低的寿命周期成本可靠地实现必要功能。 3.从市场方面看，选择用户意见多和竞争力差的工程产品进行价值工程活动，以赢得消费者的认同，占领更大的市场份额。 4.从成本方面看，选择成本高或成本比重大的工程产品，进行价值工程活动可降低工程产品成本。 16.投标报价时，若投标人发现招标工程量清单项目特征描述与施工图纸不符，应以()进行报价。 A.投标人按规范修正后的项目特征 B.投标人参照以往完成的实际施工的项目特征 C.招标文件中的施工图纸 D.招标工程量清单的项目特征描述 【答案】D 【解析】 在招投标过程中，若出现工程量清单特征描述与设计图纸不符，投标人应以招标工程量清单的项目特征描述为准，确定投标报价的综合单价;若施工中施工图纸或设计变更与招标工程量清单项目特征描述不一致，发承包双方应按实际施工的项目特征依据合同约定重新确定综合单价。 17.某施工机械预算价格为50万元，假定全部为固定资产原值，折旧年限为10年。年平均工作225个台班，残值率为5%，按年限平均法计算，该机械台班折旧费()元/台班。 A.211 B.222 C.2110 D.2220 【答案】A 【解析】机械台班折旧费=50*0000*(1-5%)/(10*25)=211(元/台班) 18.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，关于单价合同计量的说法，正确的是()。 A.监理人应在收到承包人提交的工程量报告后的14天内完成对承包人提交的工程量报告的审核并报送发包人 B.监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的5天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量 C.承包人未按监理人要求参加工程量复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量 D.承包人为保证施工质量超出施工图纸范围施工的工程量，监理人应予以计量 【答案】C 【解析】选项A，监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人。选项B，监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。C选项，承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。D选项，监理人一般只对以下三方面的工程项目进行计量：(1)工程量清单中的全部项目;(2)合同文件中规定的项目;(3)工程变更项目。 19.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，当合同履行期间出现工程变更时，若变更在已标价工程量清单中无相同项目。但有类似项目单价的，则变更估价的原则是()。 A.参照类似项目的单价认定 B.按照直接成本加适当利润的原则，由发包人确定变更单价 C.按照合理的成本加利润的原则，由承包人确定变更工作的单价 D.根据合理的成本加适当利润的原则，由监理人确定新的变更单价 【答案】A 【解析】变更估价按照以下约定处理： (1)己标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定; (2)己标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定; (3)变更导致实际完成的变更工程量与己标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或己标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人协商确定变更工作的单价。 20.根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的相关规定，企业按规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费应计入建筑安装工程费用中的（）。 A.人工费 B.措施项目费 C.企业管理费 D.规费 【答案】D 【解析】规费是指按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用。包括： 1社会保险费 (1)养老保险费：是指企业按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费。 (2)失业保险费：是指企业按照规定标准为职工缴纳的失业保险费。 (3)医疗保险费：是指企业按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。 (4)生育保险费：是指企业按照规定标准为职工缴纳的生育保险费。 (5)工伤保险费：是指企业按照规定标准为职工缴纳的工伤保险费。 2.住房公积金：是指企业按规定标准为职工缴纳的住房公积金。 21.施工企业编制企业整顿时，劳动力价格按照()计算确定 A企所在地社会平的工资 B.企业所在地预算人工价格 C.地区劳务市场价格 D.企业所在地最低工资标准 【答案】C 【解析】人工价格也即劳动力价格，一般情况下就按地区劳务市场价格计算确定。 22. 下列属于储存成本的是() A.存货破损和变质损失 B.材料供应中断造成的停工损失 C.丧失销售机会的损失 D.产成品库存缺货造成的拖欠发货损失 【答案】A 【解析】储存成本指为保持存货而发生的成本，包括存货占用资金所应计的利息、仓库费用、保险费用、存货破损和变质损失等。 23.国际工程中业主在招标文件中规定的暂定金额正确处理方式() A.计入投标总价，由承包人决定使用 B.不计入投标总价，实际发生时业主支付 C.计入投标总价，但承包人无权自主使用 D.不计入投标总价，由工程师决定使用 【答案】C 【解析】暂定金额是业主在招标文件中明确规定了数额的一笔资金，标明用于工程施工，或供应货物与材料，或提供服务，或应付意外情况，亦称待定金额或备用金每个承包商在投标报价时均应将此暂定金额数计入工程总报价，但承包商无权做主使用此金额，这些项目的费用将按照业主工程师的指示与决定，全部或部分使用。 24.某企业有甲乙丙丁四个现金持有方案各方案现金持有量分别是60000、70000、84000、120000元，四个方案的机会成本均为现金持有量的10%，管理成本均为24000，短缺成本分别是8100.、3000、2500和0元，若采用成本分析模式进行现金持有量决策选择() A. 甲 B.乙 C.丙 D.丁 【答案】B 25.某施工企业以经营租赁方式租入一台设备，租赁保证费2万元，担保费5万元，年租金10万元，预计租赁设备年运行成本10万元，其中原材料消耗2万元，则设备第一年的租赁费是()。 A.19 B.17 C.20 D.27 【答案】B 【解析】租赁费用主要包括;租赁保证金、租金，担保费;租赁保证费2万元+担保费5万元+年租金10万元=17万元。 26.下列措施项目费，适用综合单价法计算的是() A.混凝土模板费 B. 安全文明施工费 C.材料二次搬运费 D.已完工程及设备保护费 【答案】A 【解析】适用于可以计算工程量的措施项目，主要是指一些与工程实体有紧密联系的项目，如混凝土模板、脚手架、垂直运输等。 27. 下列新技术应用方案属于技术适用性的是() A.有利于保证和提高产品质量，提高自动化程度。 B.对产品的质量性能和方案的生产能力有足够的保证程度 C.必须考虑是否会对操作人员造成人身伤害，有无保护措施 D.充分发挥企业和方案所在地的资源优势 【答案】D 【解析】备选的新技术应用方案必须考虑对当地资源的适用性(包括原材料人力资源、环境资源)，充分发挥企业和方案所在地的资源优势，适应方案特定的资源、经济、社会等方面的条件，降低原材料特别是能源的消耗，改善生产条件，提高产品质量，同时有利于充分发挥企业原有的技术装备和技术力量。 28. 账户式资产负债表右侧列表示的内容是（） A.资产和负债 B.资产和所有者权益 C.货币资金和所有者权益 D.负债和所有者权益 【答案】D 【解析】在我国，资产负债表采用账户式结构，报表分为左右结构，左边列示资产，反映全部资产的分布及存在形态;右边列示负债和所有者权益，反映全部负债和所有者权益的内容和构成情况资产负债表左右双方平衡 29.某建设项目设备工器具购置费为1000万元，建安费为2500万元，工程建设其他费为700万元，基本预备费210万元，价差310万元，建设期利息320万元，静态投资为()万元。 A.4410 B.4200 C.4720 D.5040 【答案】A 【解析】设备工器具购置费为1000万元+建安费为2500万元+工程建设其他费为700万元+基本预备费210万元=4410万元。 30.某企业3年前购置一台价值为30万元的设备。现在若以20万元卖出，卖出该设备需发生维修成本2万元，发生销售费用1万元，缴纳税金0.5万元，则该设备可变现净值为()万元。 A.18.5 B.19.5 C.20 D.16.5 【答案】D 【解析】在可变现净值计量下，资产按照其正常对外销售所能收到现金或者现金等价物的金额，扣减该资产至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额计量;20-(2+1+0.5)=16.5万 31.工程成本核算时，要求为取得本期收入而发生的成本和费用应与本期实现的收入在同一时期内确认入账，不得提前或延后，该要求体现了成本核算的()原则。 A.谨慎 B.一贯性 C.及时性 D.配比 【答案】D 【解析】配比原则是指营业收入与其相对应的成本，费用应当相互配合为取得本期收入而发生的成本和费用，应与本期实现的收入在同一时期内确认人账，不得脱节，也不得提前或延后，以便正确计算和考核项目经营成果。 32.核算企业一定时期应纳税所得额时，下列收入中，属于不征税收入的是()。 A提供专利使用所得的收入 B.转让财产收入 C.接受捐赠取得的收入 D.接受财政拨款取得的收入 【答案】D 【解析】收入总额中，下列收入为不征税收入：1、财政拨款;2、依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金;3、国务院规定的其他不征税收入。 33.某企业2021年末的流动资产构成为：货币资金800万元，存货500万元，交易性金融资产300万元，应收账款450万元，其他应收款200万元，流动负债为1050万元，该企业2021年末的速动比率是（）。 A.1.67 B.1.05 C.1.24 D.2.14 【答案】A 【解析】 速动资产=货币资金+交易性金融资产+应收票据+应收账款+其他应收款=800+300+450+200=1750万元。速动比率=速动资产流动负债=1750/1050=1.67 34.根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列费用中，必须按照国家或省级行业建设主管部门]规定的标准计算，不得作为竞争性费用的是()。 A.安全文明施工费和企业管理费 B.规费和企业管理费 C.措施项目费和规费 D.规费和税金 【答案】D 【解析】 不得作为竞争性费用： 1.安全文明施工费、环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费问 2.规费五险一金 3.税金 35. 在工程量清单总说明的编制中，招标人要求拟建工程的质量应达到合格或优良的标准，属于() A.工程概况 B.工程招标及分包范围 C.工程单清单编制依据 D.工程质量材料施工等的特殊要求 【答案】D 【解析】工程质量、材料、施工等的特殊要求工程质量的要求，是指招标人要求拟建工程的质量应达到合格或优良标准对材料的要求，是指招标人根据工程的重要性、使用功能及装饰装修标准提出，诸如对水泥的品牌钢材的生产厂家、花岗石的出产、品牌等的要求;施工要求，一般是指建设项目中对单项工程的施工顺序等的要求。 36.采用定额单价法编制施工图预第时，若分项工程的主要材料品种与定额单价中规定的不一致，正确的处理方法是(). A.按照实际使用材料价格换算定额单价 B.编织补充定价单额 C.直接套用定额单价 D.调量不换价 【答案】A 【解析】分项工程的主要材料品种与定额单价中规定材料不一致时，不可以直接套用定额单价，需要按实际使用材料价格换算定额单价。 37.关于技术方案敏感性分析的说法，正确的是(). A.不确定因素的临界点越低，该因素对技术方案的评价指标影响越小 B.敏感性分析可以通过计算敏感度系数和临界点确定敏感因素 C.敏感度系数大于零，表示评价指标与不确定因素反方向变化 D.0.敏感度系数的绝对值越大，表明评价指标对于不确定因素越不敏感 【答案】B 【解析】A选项错误，对若干不确定性因素中，临界点越低，说明该因素对技术方案经济效果指标影响越大。C选项错误.敏感度系数大于零，表示评价指标与不确定因素同方向变化。D选项错误，敏感度系数的绝对值越大，表明评价指标A对于不确定因素F越敏感。 38.某企业为扩大投资规模，拟筹资15000万元，现有四个筹资方案，其中筹资方案甲的相关数据如下表，筹资方案乙、丙、丁的综合资金成本分别为11.36%、10.71%和11.93%，则仅根据上述条件，为完成筹资，依据综合资金成本应选择的筹资方案为()。 A.甲 B.乙 C.丙 D.丁 【答案】C 【解析】方案甲的综合资金成本 =1000/1500×7.5%+4000/15000×8%+3000/15000×12成13%=11.1%，选综合资金成本最小的为丙10.71%。 39.企业编制现金流量表时。短期投资视为现金等价物必须同时具备的条件是期限短、流动性强，易于转换为已知金额的现金以及0 A.价值变动风险小 B.投资数额小 C.预期收益高 D.转换方式多 【答案】A 【解析】现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险小的交易性金融资产。 40.某销售合同履行过程中发生了合同变更，该变更增加了可明确区分的商品及合同价款，且新增合同价款反映了新增商品的单独售价，对此变更，在会计上的处理方式是()。 A.将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理 B.将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理 C.将该合同变更部分作为一份单独的合同进行会计处理 D.将原合同已履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理 【答案】C 【解析】合同变更增加了可明确区分的商品及合同价款，且新增合同价款反映了新增商品单独售价的，应当将该合同变更部分作为一份单独的合同进行会计处理。 41.价值工程中产品功能与成本的关系图如下，关于图中两者关系的说法，正确的()。 A.随着产品功能水平F提高，生产成本C1降低，使用及维护成本C2增加 B.在F处，产品的功能较少，生产成本C1、使用及维护成本C2较低，寿命周期成本较低 C.在F"处，产品功能较多，生产成本C1.、使用及维护成本C2均较高，寿命周期成本较高 D.在FO时，产品满足必要的功能需求，生产成本C1、使用及维护成本C2之和对应的寿命周期成本最低 【答案】D 【解析】A选项错误，随着产品功能水平F提高，生产成本C1提高，使用及维护成本C2降低，B选项错误，在F”处，产品的功能较少，生产成本C1较低、使用及维护成本C2较高，寿命周期成本较高。C选项错误，产品功能较多，生产成本C1较高、使用及维护成本C2较低，寿命周期成本较高。 42.根据《建设工程工程量清单计价规范》投标报价时必须按国家或省级、行政有关权力部门规定的标准计算，不得作为竞争性费用的是()。 A.暂列金额、规费、税金 B.安全文明施工费、规费、税金 C.暂估价、规费、税金 D.计日工、安全文明施工、税金 【答案】B 【解析】措施项目清单中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竟争性费用。规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。 43.某企业接受委托生产一台定制设备，约定售价50万元，生产完成后由客户自提。企业生产该设备的生产费用为30万元，应分摊的管理费用为5万元，财务费用2万元，代垫设备运输费用4万元，从财务会计角度，企业生产销售该设备的费用为()万元。 A.32 B.35 C.37 D.41 【答案】C 【解析】从会计核算的角度，费用按经济用途分为生产费用和期间费 用两类，两类费用会计核算的处理过程不同。 30+5+2=37万元，垫付设备运输费用4万元不属于这两类。 44.采用定额单价法和实物量法编制施工图预算的主要区别是() A.计算人工费、材料费和施工机械使用费的方 法不同 B.计算工程量的方法不同 C.计算企业管理费的方法不同 D.计算其他税费的程序不同 【答案】A 【解析】实物量法编制施工图预算的步骤与定额单价法基本相似，但在具体计算人工费、材料费和机械使用费及汇总三种费用之和方面有一定区别。 45.某施工合同项目预计总成本为3000万元，至第1年末，承包人自行施工部分累计实际发生的合同成本为1200万元，合同约定由承包人采购的已进场待安装工程设备200万元，已进场待使用的工程材料100万元。已预付分包工程款150万元(分包工作量尚未完成)，则第1年末承包人的合同完工进度为() A.45% B.48% C.55% D.40% 【答案】D 【解析】 合同完工进度=累计实际发生的合同成本一合同预计总成本x100%=1200/3000×100%=40% 需要注意的是，累计实际发生的合同成本不包括施工中尚未安装或使用的材料成本等与合同未来活动相关的合同成本，也不包括在分包工程的工作量完成之前预付给分包单位的款项。 46.因执行国家或社会义务，按计时工资标准支付给从事建筑安装工程施工生产工人的工资属于建筑安装工程人工费中的(). A.奖金 B.特殊情况下支付的工资 C.津贴补贴 D.加班加点工资 【答案】B 【解析】特殊情况下支付的工资：是指根据国家法律、法规和政策规定，因病、工伤、产假、计划生育假、婚丧假、事假、探亲假、定期休假、停工学习、执行国家或社会义务等原因按计时工资标准或计时工资标准的一定比例支付的工资。 47.某技术方案年设计生产能力为3万吨，产销量一致，销售价格和成本费用均不含增值税单位产品售价为300元吨。单位产品可变成本为150元吨，单位产品税金及附加为3元/吨，年固定成本为280万元，用生产能力利用率表示的盈亏平衡点为() A.31.11% B.63.49% C.31.42% D.62.22% 【答案】B 【解析】平衡点产量=2800000/(300-150-3)=19047.62吨生产能力利用率=19047.62/30000×100%=63.49% 48.工程量清单为投标人的投标竞争提供了一个平等和共同的基础，其理由在于() A.投标人均应按工程量清单列出的项目不加修改地投标 B.工程量清单列出的工程项目内容、数量和质量要求是投标人竞争的共同基础 C.投标人均按工程量清单中确定的计量规划计算工程量 D.工程量清单中的项目和综合单价是投标人平等竞争的基础和依据 【答案】B 【解析】工程量清单是由招标人负责编制，将要求投标人完成的工程项目及其相应工程实体数量全部列出，为投标人提供拟建工程的基本内容、实体数量和质量要求等的基础信息。这样，在建设工程的招标投标中，技标人的竞争活动就有了一个共同基础，投标人机会均等，受到的待遇是公正和公平的。 49.某建设工程施工过程中，由于发包人设计变更导致承包人暂停施工，致使承包人自有机械窝工10个台班，该机械的台班单价为400元/台班，台班折旧费为300元/台班;承包人的租赁机械离工10个台班，台班租赁费用为500元，工作时每台班燃油动力费100元;人员窝工20个工作日，人工工资单价300元/工日，人工窝工补贴100元/工日。不考虑其他因素，则承包人可以索赔的费用为()元。 A.14000 B.15000 C.16000 D.10000 【答案】D 【解析】可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。当工作内容增加引起设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算。因窝工引起的设备费索赔，当施工机械属于施工企业自有时，按照机械折旧费计算索赔费用;当施工机械是施工企业从外部租赁时，索赔费用的标准按照设备租赁费计算。 自有机械：10×300=3000;租赁机械： 500×10=5000;20×100=2000. 3000+5000+2000=10000元 50.某施工项目因新冠疫情停工两个月，承包人在停工期何发生如下费用和损失：按照发包人要求照管工程发生费用5万元，承包人施工机具损坏提失2万元，已经建成的水久工程损坏损失3万元，疫情过后发包人要求赶工增加的赶工费用10万元，根据《建设工程施工合同示范文本)》，上述产生的费用和损失中，发包人应承担()万元， A.18 B.52 C.8 D.20 【答案】A 【解析】 5+3+10=18万元 事人按以下原则承担： (1)永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三方人员伤亡和财产损失由发包人承担; (2)承包人施工设备的损坏由承包人承担; (3)发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失; (4)因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担; (5)因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担; (6)承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。 51.某拟建砖混结构工程，结构特征与概算指标相比，仅外墙装饰面不同。概算指标中，外墙面为水泥砂浆抹面，单价为8.75元/m，每平方米建筑面积消耗量为0.62m㎡;拟建工程外墙为贴釉面砖，单价为41.50元/m㎡，每平方米建筑面积消耗量为0.84m㎡，己知概算指标为508元/㎡，则该拟建工程修正后的概算指标为()元/m㎡ A.467.72 B.537.44 C.502.58 D.542.861 【答案】B 【解析】508+451.5×0.84-8.75×0.62=537.44元/m㎡ 52.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，尖于预付款的说法，正确的是(). A.预付款担保不宜采用银行保函和担保公司相保形式 B.发包人在中期扣回预付款后，剩余的预付款担保金额可低于未被扣回的预付款金额 C.在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣回的预付款应与合同价款一并结算 D.发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权暂停施工 【答案】C 【解析】选项A，预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定·选项B，发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额·选项C，在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算·选项D，发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工· 53.工程实施过程中，发包人要求合同工程提前竣工的，根据《建设工程工程量清单计价规范》，其正确的做法是() A.通过监理工程师下达变更指令要求承包人必须提前峻工，并支付由此增加的提前竣工费用 B.增加合同补充条款要求承包人采取加快工程进度措施，发包人不承担赶工费用 C.征得承包人同意后，与承包人商定采取加快工程进度的措施，并承担承包人由此增加的提前竣工费用 D.发承包双方应签订补充合同约定提前竣工的赶工费用总额，并各承担50%的费用 【答案】C 【解析】工程实施过程中，发包人要求合同工程提前竣工的，应征得承包人同意后与承包人商定采取加快工程进度的措施，并应修订合同工程进度计划：发包人应承担承包人由此增加的提前竣工(赶工补偿)费用。 多选题 下列每小题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案，至少有1个错项，多选、错选均不得分;少选，所选的每个选项得0.5分。 54.对于经营性项目，通过财务报表分析，计算财务指标，进行经济效果评价的内容有; A.盈利能力分析 B.经济敏感分析 C.偿债能力分析 D.财务生存能力分析 E.经济费用效益分析 【答案】ACD 【解析】经济效果评价的内容应根据技术方案的性质、目标、投资者、财务主体以及方案对经济与社会的影响程度等具体情况确定，一般包括方案盈利能力、偿债能力、财务生存能力等评价内容。 55.下列会计要素中属于动态会计等式组成要素的有()。 A.收入 B.利润 C.费用 D.所有权益 E.资产 【答案】A.B.C 56.根据《标准施工招标文件》，下列导致承包人工期延误的费用增加的情形中，承包人可以同时索赔工期费用利润的有() A.承包人遇到不利物质条件 B.不可抗力 C.发包人原因引起的暂停施工 D.延期提供施工场地 E.发包人提供的材料和设备不符合合同要求 【答案】CDE 57.下列费用中，属于施工企业管理费的有() A.施工人员工资性津贴 B.职工集体福利费 C.施工现场场地清理费 D.劳动保护费 E.工程点交费 【答案】B.D 58.下列费用中，属于工程建设其他费用中联合试运转费的有()。 A.生产单位提前进厂参加设备调试的人员工资 B.生产职工培训费 C.施工单位参加试运转人员的人工费 D.试运转所需低值易耗品费用E.交付生产前发生的必要的工业炉烘炉费 【答案】C.D.E 【解析】联合试运转费是指新建或新增生产能力的工程项目，在交付生产前按照批准的设计文件规定的工程质量标准和技术要求，对整个生产线或装置进行负荷联合试运转所发生的费用净支出。包括试运转所需材料、燃料及动力消耗、低值易耗品、其他物料消耗、机械使用费、联合试运转人员工资、施工单位参加试运转人工费、专家指导费，以及必要的工业炉烘炉费。 59. 根据工程量清单规范，措施项目综合单价包括() A.规费 B.人工费 C.机械使用费 D.企业管理费 E.一定范围的风险费 【答案】BCDE 【解析】我国目前实行的工程量清单计价采用的综合单价是部分费用综合单价，分部分项工程、措施项目、其他项目单价中综合了人、料、机费用、管理费、利润，以及一定范围内的风险费用，单价中未包括规费和税金，是不完全费用综合单价。 60. 下列成本费用中，属于技术方案现金流量表期中的有()。 A.折旧费 B.外购原材料 C.工资及福利费 D.修理费 E.利息支出 【答案】BCD 【解析】 经营成本作为技术方案现金流量表中运营期现金流出的主体部分，是从技术方案本身考察的，在一定期间(通常为一年)内由于生产和销售产品及提供服务而实际发生的现金支出，按下式计算：经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-利息支出经营成本=外购原材料、燃料及动力费+工资及福利费+修理费+其他费用 61.下列设备安装工程概算计算式中，属于概算指标法的有()。 A.设备安装费=设备安装工程量*预算单价 B.设备安装费=设备原价*安装工程费 C.设备安装费=设备总吨数*每吨安装费 D.设备安装费=设备台数*每台设备安装费 E.设备安装费=建筑面积*单位面积安装费 【答案】CDE 【解析】1、按占设备价值的百分比(安装费率)的概算指标计算;设备安装费=设备原价x设备安装费率。2、按每吨设备安装费的概算指标计算;设备安装费=设备总吨数*每吨设备安装费。3、按座、套、组、根或功率等为单位的概算指标计算。4、按设备安装工程每平方建筑面积的概算指标计算。 62. 下列属于短期偿债能力指标的是() A.权益乘数 B.流动比率 C.总资产净利润率 D.营业增长率 E.速动比率 【答案】BE 【解析】常用的短期偿债能力比率包括流动比率、速动比率等 63. 企业为履行合同发生的成本，同时满足下列条件的，应当作为合同履约成本确认一项资产() A. 该合同成本小于收入 B.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关 C.该成本增加了企业未来合同履约义务的资源 D.该成本能够收回 【答案】BCD 【解析】企业为履行合同发生的成本，同时满足下列条件的，应当作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;②该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源;③该成本预期能够收回。 64.下列有关农民工工资正确的有()。 A.农民工工资应当以货币形式通过银行转账或现金支付给农民工本人 B.建设单位应当向施工单位提供工程款支付担保，人工费拨付周期不超过1个月 C.施工总承包单位、分包单位应当建立用工管理台帐，并保存至工程完工日工资全部结清后至少2年 D.分包单位拖欠农民工工资的，由施工总承包单位先行清偿，再依法进行追偿。 E.工程建设项目违反国土空间规划，工程建设等法律法规，导致拖欠农民工工资的由建设单位清偿 【答案】ABDE 【解析】选项A，农民工工资应当以货币形式，通过银行转账或者现金支付给农民工本人。选项B，建设单位应当向施工单位提供工程款支付担保，人工费用拨付周期不得超过1个月。选项C，施工总承包单位、分包单位应当建立用工管理台账，并保存至工程完工且工资全部结清后至少3年。选项D，分包单位拖欠农民工工资的，由施工总承包单位先行清偿，再依法进行追偿。选项E，工程建设项目违反国土空间规划、工程建设等法律法规，导致拖欠农民工工资的，由建设单位清偿。 65. 关于应收账款管理目标，说法正确的是() A.应收账款是商业信用的直接产物，其管理目标是求得利润 B.只有当应收账款所增加的盈利超过所增加的成本时，才应当实施应收账款赊销 C.延长信用期，会使销售额增加，产生有利影响，应收账款，收账费用和坏账损失减少 D.拖欠时间越长，款项收回可能性越小，形成坏账可能性越大，企业应实施严密的监督，随时掌握回收情况 E.实施对应收票据及应收账款回收情况的监督，可以通过编制账龄分析表进行 【答案】ABDE 【解析】选项A，应收账款是企业流动资产中的一个重要项目，是商业信用的直接产物。企业发生应收账款的主要原因是扩大销售，增强竞争力，那么其管理的目标就是求得利润。选项B，只有当应收账款所增加的盈利超过所增加的成本时，才应当实施应收账款除销;如果应收账款除销有着良好的盈利前景，就应当放宽信用条件增加除销量。选项C，延长信用期，会使销售额增加，产生有利影响;与此同时，应收账款、收账费用和坏账损失增加，会产生不利影响。选项D，企业已发生的应收账款时间有长有短，有的尚未超过收款期，有的则超过了收款期。一般来讲，拖欠时间越长，款项收回的可能性越小，形成坏账的可能性越大。对此，企业应实施严密的监督，随时掌握回收情况。选项E，实施对应收票据及应收账款回收情况的监督，可以通过编制账龄分析表进行。 66.下列属于工程量清单项目特征涉及的有()。 A.项目的工程量 B.项目施工方法 C.项目的材质 D.项目的规格、型号 E.项目的工艺特征 【答案】CDE 【解析】清单项目特征主要涉及项目的自身特征(材质、型号、规格、品牌)、项目的工艺特征以及对项目施工方法可能产生影响的特征 67. 下列属于建筑企业劳务收入的是() A.提供机械作业 B.设计业务 C.让渡资产使用 D.销售预制构件 E.产品安装 【答案】A.B.E 【解析】建筑业企业提供劳务一般均为非主营业务，主要包括机械作业、运输服务、设计业务、产品安装、餐饮住宿等 68. 下列关于设备磨损的补偿方式，说法正确的是() A. 大修理是对设备有形磨损的局部补偿 B.由于科学技术进步的无形磨损可通过现代化改装进行局部补偿 C.不可消除的有形磨损可通过大修理进行局部补偿 D.设备制造工艺不断改进，同类设备再生价值降低，致使原设备贬值，可通过现代化改装进行局部补偿 E.设备有形磨损和无形磨损的完全补偿是更新 【答案】ABE 【解析】C选项错误，不可修理的有形磨损只能进行更新。D选项错误，设备制造工艺不断改进，同类设备再生价值降低，致使原设备贬值属于第一种无形磨损。 69. 下列有关价值工程的特点说法，正确的是() A. 价值工程的核心是对产品进行功能分析 B. 价值工程分值产品是在分析它的结构，材质基础上，再去分析它的功能 C. 价值工程追求最低的成本水平 D. 价值工程要求将功能定量化，即将功能转化为能够与成本直接相比的量化价值 E.价值功能是以集体智慧开展的有计划、有组织、有领导的管理活动 【答案】A.D.E 【解析】B选项错误，价值工程分析产品，首先不是分析它的结构，而是分析它的功能，是在分析功能的基础之上，再去研究结构、材质等问题，以达到保证用户所需功能的同时降低成本，实现价值提高的目的。C选项错误，价值工程并不是单纯追求低成本水平，也不片面追求高功能、多功能水平，而是力求正确处理好功能与成本的对立统一关系提高它们之间的比值水平研究产品功能和成本的最佳配置。 70.关于施工定额的说法，正确的有0。 A.施工定额水平必须遵循平均先进的原则 B.编制施工定额前应拟定编制方案，确定定额水平和步距等 C.施工定额是施工企业进行成本管理的基础 D.施工定额是编制施工预算，加强企业成本核算的基础 E.施工定额的人工价格一般按照地区人力资源和社会保障部门所发布的最低工资标准确定 【答案】ABDE 【解析】选项A，施工定额水平必须遵循平均先进的原则。选项B，编制前的准备工作一般包括以下几个方面的内容：(1)明确编制任务和指导思想; (2)系统整理和研究日常积累的定额基本资料;(3)拟定定额编制方案，确定定额水平、定额步距、表达方式等。选项C、，企业定额是施工企业计算和确定工程施工成本的依据，是施工企业进行成本管理、经济核算的基础。选项D，施工定额是编制施工预算，加强企业成本管理和经济核算的基础。选项E，工程造价管理机构确定日工资单价应根据工程项目的技术要求，通过市场调查，参考实物工程量人工单价综合分析确定，最低日工资单价不得低于工程所在地人力资源和社会保障部门所发布的最低工资标准的。 71.项目融资的特点有0。 A.项目融资主要根据项目发起人的预期利润、抵押资产状况安排融资 B.贷款人可以在贷款的某个特定阶段对项目借款人实行追索 C.可以帮助投资者将贷款安排为一种非公司负债性融资日 D.贷款人对投资者资信和项目资产外的其他资产的依赖程度高 E.可以将贷款的信用支持分配到与项目相关的各个方面，提高债务承受能力 【答案】BCE 【解析】选项B，项目的贷款人可以在贷款的某个特定阶段对项目借款人实行追索，或在一个规定范围内对公私合作双方进行追索。选项C，项目资产负债表之外的融资。项目融资是一种在资产负债表之外的融资。根据有限追索原则，项目投资人承担的是有限责任，因而通过对项目投资结构和融资结构的设计，可以帮助投资者将贷款安排为一种非公司负债性融资，使融资不需进入项目投资者资产负债表的贷款形式。选项D、E，采用项目融资的项目一般具有灵活的项目结构，可以将贷款的信用支持分配到与项目有关的各个方面，提高项目的债务承受能力，减少贷款人对投资者资信和其他资产的依赖程度。 72.将施工企业发生的成本作为合同履约成本确认为一项资产，需要同时满足的条件有() A.该成本预期能够收回 B.该成本金额小于合同收入 C.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关 D.该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源 E该成本性质应为工程直接成本 【答案】ACD 【解析】企业为履行合同发生的成本，同时满足下列条件的，应当作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本; ②该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源; ③该成本预期能够收回。 工程成本的确认和结算方法P102-103 73.关于工程项目最高投标现价的说法，正确的有0. A.使用国有资金的工程项目招标时，招标人必须编制最高投标限价 B.最高投标限价在开标现场公布，不能上浮或下调 C.最高投标限具有编制能力的招标自行编制，不得委托第三方编制 D.国有资金投资的工程项目其最高投标限价原则上不能超过批准的投资概算 E.投标人的投标报价高于最高投标限价的，其投标应予否决 【答案】AD 【解析】选项A，国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制最高投标限价。选项B，最高投标限价应在招标文件中公布，不应上调或下浮。选项C，最高投标限价应由具有编制能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制和复核。选项D，最高投标限价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核。因为我国对国有资金投资项目实行的是投资概算审批制度，国有资金投资的工程项目原则上不能超过批准的投资概算。
2020年一级建造师机电实务考试真题及答案解析
一、单项选择题(共20题，每题1分，每题的备选项中只有一个最符合题意) 1.无卤低烟阻燃电缆在消防灭火时的缺点是( )。 A.发出有毒烟雾 B.产生烟尘较多 C.腐蚀性能较高 D.绝缘电阻下降 【参考答案】D 【解析】考查机电工程常用材料。无卤低烟的聚烯烃材料主要采用氢氧化物作为阻燃剂，氢氧化物又称为碱，其特性是容易吸收空气中的水分(潮解)。潮解的结果是绝缘层的体积电阻系数大幅下降。由原来的17MΩ/km可降至0.1MΩ/km。 2.下列考核指标中，与锅炉可靠性无关的是( )。 A.运行可用率 B.容量系数 C.锅炉热效率 D.出力系数 【参考答案】C 【解析】2020教材P24，考机电工程常用工程设备锅炉可靠性：锅炉可靠性一般用五项指标考核，即运行可用率、等效可用率，容量系数、强迫停运率和出力系数。 3.长输管线的中心定位主点不包括( )。 A.管线的起点 B.管线的中点 C.管线转折点 D.管线的终点 【参考答案】B 【解析】2020教材P36，考查工程测量技术定位的依据：定位时可根据地面上已有建筑物进行管线定位，也可根据控制点进行管线定位。例如，管线的起点、终点及转折点称为管道的主点。 4.发电机安装程序中，发电机穿转子的紧后工序是( )。 A.端盖及轴承调整安装 B.氢冷器安装 C.定子及转子水压试验 D.励磁机安装 【参考答案】B 【解析】2020教材P127，考查发电设备安装技术定子就位子→定子及转子水压试验子→发电机穿转子→氢冷器安装→端盖、轴承、密封瓦调整安装→励磁机装子→对轮复找中心并连接子→整体气密性试验等。 5.下列自动化仪表工程的试验内容中，必须全数检验( )。 A.单台仪表校准和试验 B.仪表电源设备的试验 C.综合控制系统的试验 D.回路试验和系统试验 【参考答案】D 【解析】2020教材P131，考查自动化仪表工程安装技术仪表回路试验和系统试验必须全部检验。 6.在潮湿环境中，不锈钢接触碳素钢会产生( )。 A.化学腐蚀 B.电化学腐蚀 C.晶间腐蚀 D.铬离子污染 【参考答案】B 【解析】考查防腐蚀工程施工技术金属腐蚀的原理在精讲课里讲过，不锈钢晶间腐蚀，一般都是在酸、碱、盐环境中才会发生：这个题目背只是说潮湿环境，应该就是电化学腐蚀。 7.关于管道防潮层采用玻璃纤维布复合胶泥涂抹施工做法，正确的是( )。 A.环向和纵向缝应对接粘贴密实 B.玻璃纤维布不应用平铺法 C.第一层胶泥干燥后贴玻璃丝布 D.玻璃纤维布表面需涂胶泥 【参考答案】D 【解析】2020教材P159，考查绝热工程施工技术玻璃纤维布复合胶泥涂抹施工胶泥应涂抹至规定厚度，其表面应均匀平整。立式设备和垂直管道的环向接缝，应为上搭下。卧式设备和水平管道的纵向接缝位置，应在两侧搭接，并应缝口朝下(A错误，应为搭接不是对接)玻璃纤维布应随第一层胶泥层边涂边贴，其环向、纵向缝的搭接宽度≥50m，搭接处应粘贴密实，不得出现气泡或空鼓。粘贴的方式，可采用螺旋形缠绕法或平铺法(B错误)待第一层胶泥干燥后，应在玻璃纤维布表而再涂抹第二层胶泥(C错误)。 8.工业炉窑烘炉前应完成的工作是( )。 A.对炉体预加热 B.烘干烟道和烟囱 C.烘干物料通道 D.烘干送风管道 【参考答案】B 【解析】2020教材P166，考查炉窑砌筑工程施工技术工业炉在投入生产前必须烘干烘透。烘炉前应先烘烟囱及烟道。 9.电梯设备进场验收的随机文件中不包括( )。 A.电梯安装方案 B.设备装箱单 C.电气原理图 D.土建布置图 【参考答案】A 【解析】2020教材P221，考查电梯工程施工技术随机文件包括土建布置图，产品出厂合格证，门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器等保证电梯安全部件的型式检验证书复印件，设备装箱单，安装、使用维护说明书，动力电路和安全电路的电气原理图。 10.消防灭火系统施工中，不需要管道冲洗的是( )。 A.消火栓火火系统 B.泡沫灭火系统 C.水炮灭火系统 D.高压细水雾灭火系统 【参考答案】B 【解析】2020教材P223，考查消防工程施工技术这题排除法就能选出来，ACD都是水灭火系统，必然需要冲洗，很明显的送分题，必须选泡沫。 11.工程设备验收时，核对验证内容不包括( )。 A.核对设备型号规格 B.核对设备供货商 C.检查设备的完整性 D.复核关键原材料质量 【参考答案】C 【解析】2020教材P282，考查采购管理：C属于外观检查的内容。 12.下列施工组织设计编制依据中，属于工程文件的是( )。 A.投标书 B.标准规范 C.工程合同 D.会议纪要 【参考答案】D 【解析】2020教材P287，考查施工组织设计工程文件，如施工图纸、技术协议、主要设备材料清单、主要设备技术文件、新产品工艺性试验资料、会议纪要等。 13.关于施工单位应急预案演练的说法，错误的是( )。 A.每年至少组织一次综合应急预案演练 B.每年至少组织一次专项应急预案演练 C.每半年至少组织一次现场处置方案演练 D.每年至少组织一次安全事故应急预案演练 【参考答案】D 【解析】2020教材P365，考查现场职业健康安全与环境管理生产经营单位应当制订本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。施工单位、人员密集场所经营单位应当至少每半年组织一次生产安全事故应急预案演练 14.机电工程工序质量检查的基本方法不包括( )。 A.试验检验法 B.实测检验法 C.抽样检验法 D.感官检验法 【参考答案】C 【解析】2020教材P365，考查施工质量管理机电程工序质量检查的基本方法包括：感官检验法、实测检验法和试验检验法等。 15.压缩机空负荷试运行后，做法错误的是( )。 A.停机后立刻打开曲轴箱检查 B.排除气路及气罐中的剩余压力 C.清洗油过滤器和更换润滑油 D.排除气缸及管路中的冷凝液体 【参考答案】A 【解析】2020教材P417，考查试运行管理空气负荷单机试运行后，应排除气路和气罐中的剩余压力，清洗油过滤器和更换润滑泊，排除进气管及冷凝收集器和气缸及管路中的冷凝液：需检查曲轴箱时，应在停机15min后再打开曲轴箱。 16.下列计量器其中，应纳入企业最高计量标准器管理的是( )。 A.温度计 B.兆欧表 C.压力表 D.万用表 【参考答案】B 【解析】2020教材P448，考查计量的法律规定A类为本单位最高计量标准器具和用于量值传递的工作计量器具例如，一级平晶、水平仪检具、千分表检具、兆欧表、接地电阻测量仪;列入国家强制检定录的工作计量器具。 17.110kV高压电力线路的水平安全距离为10m，当最大风偏水平距离为0.5m时，则导线边缘延伸的水平安全距离应为( )。 A.9m B.9.5m C.10m D.10.5m 【参考答案】D 【解析】2020教材P455，考查建设用电及施工的法律规定 18.取得A2级压力容器制造许可的单位可制造( )。 A.第一类压力容器 B.高压容器 C.超高压容器 D.球形储罐 【参考答案】A 【解析】2020教材P463，考查特种设备的法律规定具有A1级或A2级或C级压力容器制造许可企业即具备D级压力容器制造许可资格。 19.下列分项程质量验收中，属于一般项目的是( )。 A.风管系统测定 B.阀门压力试验 C.灯具垂直偏差 D.管道焊接材料 【参考答案】C 【解析】2020教材P474，考查工业安装工程施工质量验收统一要求主控项目包括的检验内容主要有：重要材料、构件及配件、成品及半成品、设备性能及附件的材质、技术性能等;结构的强度、刚度和稳定性等检验数据程性能检测。如管道的焊接材质、压力试验，风管系统的测定，电梯的安全保护及试运行等。 20.工业建设项目正式竣工验收会议的主要任务不包括( )。 A.编制竣工决算 B.查验工程质量 C.审查生产准备 D.核定遗留尾工 【参考答案】A 【解析】2020教材P429，考查竣工验收管理由验收委员会或验收小组主任主持会议，以大会和分组形式履行以下主要职责和任务： 1)听取项目建设工作汇报;2)审议竣工验收报告：3)审查工程档案资料：4)查验工程质量5)审查生产准备：6)核定遗留尾工：7)核实移交工程清单;8)审核竣工决算与审计文件：9)做出全面评价结论;10)通过竣工验收会议纪要。 二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分。) 21.吊装作业中，平衡梁的主要作用有( )。 A.保持被吊物的平衡状态 B.平衡或分配吊点的载荷 C.强制改变吊索受力方向 D.减小悬挂吊索钩头受力 E.调整吊索与设备间距离 【参考答案】AB 【解析】2020教材P47，考查起重技术平衡梁的作用：保持被吊设备的平衡，避免吊索损坏设备;缩短吊索的高度，减小动滑轮的起吊高度;减少设备起吊时所承受的水平压力，避免损坏设备;多机抬吊时，合理分配或平衡各吊点的荷载。 22.钨极手工氩弧焊与其他焊接方法相比较的优点有( )。 A.适用焊接位置多 B.焊接熔池易控制 C.热影响区比较小 D.焊接线能量较小 E.受风力影响最小 【参考答案】BC 【解析】2020教材P59，考查焊接技术钨极惰性气体保护焊的自有的特点：电弧热量集中，可精确控制焊接热输入，焊接热影响区窄。焊接过程不产生熔渣、无飞溅，焊缝表面光洁。焊接过程无烟尘，熔池容易控制，焊缝质量高。焊接工艺适用性强，几乎可以焊接所有的金属材料。焊接参数可精确控制，易于实现焊接过程全自动化。 23.机械设备润滑的主要作用有( )。 A.降低温度 B.减少摩擦 C.减少振动 D.提高精度 E.延长寿命 【参考答案】ABE 【解析】2020教材P71，考查机械设备安装技术润滑与设备加油是保证机械设备正常运转的必要条件，通过润滑剂减少摩擦副的摩擦、表而破坏和降低温度，使设备具有良好工作性能，延长使用寿命。 24.下列接闪器的试验内容中，金属氧化物接闪器应试内容有( )。 A.测量工频放电电压 B.测量持续电流 C.测量交流电导电流 D.测量泄漏电流 E.测量工频参考电压 【参考答案】BDE 【解析】2020教材P89，考查电气工程安装技术测量接闪器的绝缘电阻、泄漏电流。 测量磁吹接闪器的交流电导电流。 测量FS型阀式接闪器的工频放电电压。 测量金属氧化物接闪器的持续电流、工频参考电压或直流参考电压。 25.关于管道法兰螺栓安装及紧固的说法，正确的有( )。 A.法兰连接螺栓应对称紧固 B.法兰接头歪斜可强紧螺栓消除 C.法兰连接螺栓长度应一致 D.法兰连接螺栓安装方向应一致 E.热态紧固应在室温下进行 【参考答案】ACD 【解析】2020教材P94，考查管道工程施工技术管道采用法兰连接时，法密封面及密封垫片不得有划痕、斑点等缺陷;法兰连接应与钢制管道同心，螺栓应能自由穿入，法兰接头的歪斜不得用强紧螺栓的方法消除;法兰连接应使用同一规格螺栓，安装方向应一致，螺栓应对称紧固。热态紧固或冷态紧固应在达到工作温度2h后进行。 26.关于高强度螺栓连接紧固的说法，正确的有( )。 A.紧固用的扭矩扳手在使用前应校正 B.高强度螺栓安装的穿入方向应一致 C.高强度螺栓的拧紧宜在24h内完成 D.施拧由螺栓群一侧向另一侧拧紧 E.高强度螺栓的拧紧应一次完成终拧 【参考答案】ABC 【解析】2020教材P118，考查静置设备及金属结构安装技术高强度螺栓应按照一定顺序施拧，宜由螺栓群中央顺序向外拧紧。D错误。高强度螺栓连接副施拧分为初拧和终拧。E错误。 27.关于建筑室内给水管道支吊架安装的说法，正确的有( )。 A.滑动支架的滑托与滑槽应有3~5m间隙 B.无热伸长管道的金属管道吊架应垂直安装 C.有热伸长管道的吊架应向热膨胀方向偏移 D.6m高楼层的金属立管管卡每层不少于2个 E.塑料管道与金属支架之间应加衬非金属垫 【参考答案】ABDE 【解析】2020教材P170，考查建筑管道工程施工技术有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移。C错误。 28.关于建筑电气工程母线槽安装的说法，正确的有( )。 A.绝缘测试应在母线槽安装前后分别进行 B.照明母线槽的垂直偏差不应大于10mm C.母线槽接口穿越楼板处应设置补偿装置 D.母线槽连接部件应与本体防护等级一致 E.母线槽连接处的接触电阻应小于0.1Ω 【参考答案】ABDE 【解析】2020教材P179考查建筑电气工程施工技术 母线槽段与段的连接口不应设置在穿越楼板或墙体处，垂直穿越楼板处应设置与建(构)筑物固定的专用部件支座，其孔洞四周应设置高度为50mm及以上的防水台，并应采取防火封堵措施。C错误。 29.关于空调风管及管道绝热施工要求的说法正确的有( )。 A.风管的绝热层可以采用橡塑绝热材料 B.制冷管道的绝热应在防腐处理前进行 C.水平管道的纵向缝应位于管道的侧面 D.风管及管道的绝热防潮层应封闭良好 E.多重绝热层施工的层间拼接缝应一致 【参考答案】CD 【解析】2020教材P200，考查通风与空调工程施工技术 空调水系统和制冷系统管道的绝热施工，应在管路系统强度与严密性检验合格和防腐处理结束后进行。B错误。多重绝热层施工时，层间的拼接缝应错开E错误 30.建筑智能化工程中的接口技术文件内容包括( )。 A.通信协议 B.责任边界 C.数据流向 D.结果评判 E.链路搭接 【参考答案】ABC 【解析】2020教材P211，考查建筑智能化工程施工技术接口技术文件应符合合同要求;接口技术文件应包括接口概述、接口框图、接口位置、接口类型与数量、接口通信协议、数据流向和接口责任边界等内容。 三、实务操作与案例分析题(共4题，每题20分。请根据背景资料，按要求作答。) (一) 【背景资料】 某安装公司承包大型制药厂的机电安装工程，工程内容：设备、管道和通风空调等工程安装。安装公司对施工组织设计的前期实施，进行了监督检查：施工方案齐全，临时设施通过验收，施工人员按计划进场，技术交底满足施工要求，但材料采购因资金问题影响了施工进度。 不锈钢管道系统安装后，施工人员用洁净水(氯离子含量小于25ppm)对管道系统进行试压时(见下图)，监理工程师认为压力试验条件不符合规范规定，要求整改。由于现场条件限制，有部分工艺管道系统无法进行水压试验，经设计和建设单位同意，允许安装公司对管道环向对接焊缝和组成件连接焊采用100%无损检测，代替现场水压试验，检测后设计单位对工艺管道系统进行了分析，符合质量要求。 检查金属风管制作质量时，监理工程师对少量风管的板材拼接有十字形接缝提出整改要求。安装公司进行了返修和加固，风管加固后外形尺寸改变但仍能满足安全使用要求，验收合格。 【问题】 1、安装公司在施工准备和资源配置计划中哪几项的完成比较好，哪几项需要改进? 2、图中的水压试验有哪些不符合规范规定，写出正确做法? 3、背景中的工艺管道系统的焊缝应采用哪几种检测方法?设计单位对工艺管道系统应如何分析? 4、监理工程师提出整改要求是否正确?说明理由。加固后的风管可按什么文件进行验收? 【参考答案】 1:技术准备、现场准备和劳动力配置计划完成比较好【3分，P287】 资金准备和物资配置计划需要改进。【2分，P287】 施工准备包括技术准备、现场准备和资金准备。 资源配置计划包括劳动力配置计划和物资配置计划。 2：试验用压力表的数量仅为1块不符合规范规定正确做法：压力表的数量不应少于两块【2分】 碳钢管和不锈钢管直接连接会发生电化学腐蚀，不符合规范要求; 正确做法：用相应材质的法兰分别与管道焊接后，再用螺栓连接【2分】 3：对管道环向对接焊缝采用100%射线检测和100%超声检测：对组成件连接焊缝采用100%渗透检测或100%磁粉检测【4分，P101】。 设计单位对工艺管道系统应做柔性分析【2分，P101】。 4：监理工程师提出整改要求正确【1分】 理由：风管板材拼接的接缝应错开，不得有十字形接缝【2分，P192】 加固后的风管可按技术处理方案和协商文件的要求以验收【2分，P483】 (二) 【背景资料】 A公司总承包2X660MW火力发电厂1#机组的建筑安装工程,工程包括:锅炉、汽轮发电机、水处理、脱硫系统等。A公司将水泵、管道安装分包给B公司施工。B公司在凝结水泵初步找正后,即进行管道连接,因出口管道与设备不同心,无法正常对口,便用手拉葫芦强制调整管道,被A公司制止。B公司整改后,并在联轴节上架设仪表监视设备位移,保证管道与水泵的安装质量。 锅炉补给水管道设计为埋地敷设,施工完毕自检合格后,以书面形式通知监理申请隐蔽工程验收。第二天进行土方回填时,被监理工程师制止。在未采取任何技术措施的情况下，公司对凝汽器汽侧进行了灌水试验(见图2),无泄露，但造成部分弹簧支座因过载而损坏。返修后,进行汽轮机组轴系对轮中心找正工作,经初找、复找验收合格。主体工程、辅助工程和公用设施按设计文件要求建成,单位工程验收合格后,建设单位及时向政府有关部门申请项目的专项验收,并提供备案申报表、施工许可文件复印件及规定的相关材料等,项目通过专项验收。 【问题】 1、A公司为什么制止凝结水管道连接?B公司应如何进行整改?在联轴节上应架设哪些仪表监视设备位移? 2、说明监理工程师制止土方回填的理由，隐蔽工程验收通知内容有哪些? 3、写出凝汽器灌水试验前后的注意事项。灌水水位应高出哪个部件?轴系中心复找工作应在凝汽器什么状态下进行? 4、建设工程项目投入试生产前和试生产阶段应完成哪些专项验收? 【参考答案】 1:1)A公司制止凝结水管道连接的原因：B公司用手拉葫芦对管道进行强行组对【2分】 2)B公司应在自由状态下检验法兰的平行度和同轴度【2分】 3)在联轴节上应架设百分表监视设备位移【1分，P95】 2:监理工程师制止土方回填的理：工程具备隐蔽条件时，施工单位应在隐蔽前48h以书面形式通知建 监理单位，施工单位通知后不足48h便开始施工不符合规定【2分，P400】 隐蔽工程验收通知内容有：隐蔽验收的内容、隐蔽方式、验收时间和地点【4分，P400】 3：灌水试验前应加临时支撑，灌水试验完成后应及时把水放净【2分，P127】 灌水水位应高出顶部冷却管100mm【2分，P126】 轴系中心复找工作应在凝汽器灌水运行重量的状态下进行【2分，P127】 4：建设工程项目投入试生产前和试生产阶段应完成的专项验收有：消防验收、安全设施验收、环境保护验收【3分，P433】 (三) 【背景资料】 某生物新材料项目由A公司总承包,A公司项目部经理在策划组织机构时,项目部根据项目的大小和具体情况配备了项目部技术人员,满足了技术管理要求。项目中的料仓盛装的浆糊流体介质温约42℃,料仓外壁保温材料为半硬质岩棉材料。料仓由ABCD四块不锈钢壁板组焊而成。尺寸和安装位置如图3所示。门吊架横梁上挂设4只手拉葫芦,通过卸扣、钢丝绳吊索与料仓壁板上吊耳(材料为Q235)连接成吊装系统。料仓的吊装顺序为:A、C→B、D;料仓四块不锈钢焊接方法是焊条电弧焊。设计要求:料仓正方形出料口连接法兰安装水平允许偏差≤1mm,对角线允许偏差≤2mm,中心位置允许偏差≤1.5mm。料仓工程质量检查时,质量员提出吊耳与料仓壁板为异种钢焊接,违反“禁止不锈钢与碳素钢接触”的规定。项目部对料仓临时吊耳进行了标识和记录,根据材质和严重程度编制并提交了质量问题调查报告,及时返修后,质量验收合格。 【问题】 1、项目经理根据项目大小和具体情况如何配备技术人员?保温材料到达施工现场应检查哪些质量证明文件? 2、分析图中存在哪些安全事故危险源?不锈钢壁板组对焊接作业过程中存在哪些职业健康危害因素? 3、料仓出料口端平面高基准和纵横中心线的测量应分别使用哪种测量仪器? 4、项目部编制的吊耳质量问题调查报告应及时提交给哪些单位? 【参考答案】 1:1)根据项目大小和具体情况，按分部、分项工程和专业配备技术人员【3分，P296】 2)保温材料到达施工现场应检查导热系数，保温层密度、厚度和吸水(质量含水、憎水)率【4分，P155】 2:1)图中存在的安全事故危险源有：起重吊装、受限空间作业、高空物体坠物、高空作业、焊缝射线检测、焊缝衣面渗透检测、临时用电、动用明火、机械伤害、交叉作业物体打击【3分，多多益善】。 2)不锈钢壁板组对焊接作业过程中存在的职业健康危害因素有：电焊烟尘、锰及其化合物、一氧化碳、氮氧化物、臭氧、紫外线、红外线、高温、高处作业【3分，P367】 3：1)料仓出料口端平面高基准的测量应采用水准仪【2分，P38】 2)纵横中心线的测量应采用经纬仪【2分，P38】 4：项日部编制的吊耳质量问题调查报告应及时提交给建设单位、监理单位和施工单位【3分，P408】 【解析】项目应根据质量问题的性质和严重程度，向建设单位、监理单位建设单位、监理单位和本单位管理部门进行报告，写出质量问题调查报告。 (四) 【案例背景】 A公司承包某商务园区电气工程，工程内容10/0.4-LN9731型变电所、供电线路、室内电气主要设备(三相变压器、开关柜)由建设单位采购，设备已运抵施工现场，其他设备材料由A公司采购。A公司依据施工图、资源配置计划编制了10/0.4-LN9731型变电所安装工作的逻辑关系及持续时间图。 A公司将3000M电缆排管分包B公司，预计单价130元/M，工期30天，B公司签订合同后第15大结束前，A公司检查电缆排管施工进度，B公司完成电缆排管1000M，但支付B公司工程进度款累计已达200000元，A公司对B公司警告，要求加快进度。 A公司对B公司进行质量管理协调，编制质量检验计划与电缆排管施工进度计划一致，A公司检查电缆型号、规格、绝缘电阻和绝缘试验均符合要求，在电缆排管检查合格后按施工图进行电缆敷设，供电线路设计要求完成。 变电所设备安装后，变压器及高压电器进行了交接试验，在额定电压下对变电器进行冲击合闸验收3次，每次间隔时间3min，无异常现象。A公司认为交接试验合格，被监理工程师提出异议，要求重新冲击合闸试验。 建设单位要求变电所单独验收，给商务园区供电，A公司的整理变电所工程验收资料，在试运行验收中，有一台变压器运行噪声较大，经有关部门检查分析及A公司提供施工文件证明，不属于安装质量问题，后经变压器厂家调整处理通过验收。 10/0.4-LN9731型变电所安装工作的逻辑关系及持续时间 【问题】 1、按表计算变电所安装计划工期，如果每项工作都按表压缩天数，变电所安装最多可以压缩到多少天? 2、计算B公司电缆排管CPI、SP1，判断B公司电缆排管施工进度提前还是落后。 3、电缆排管施工中的质量管理协调，有哪些同步性作用?10kV电力电缆应做哪些试验? 4、变压器高低压的绝缘电阻测量应分别用多少伏的兆欧表?监理工程师为什么提出异议?写出正确的冲击合闸试验要求 5、变电所工程是否可以单独验收?试运行验收中发生的问题A公司可提供哪些施工文件来证明不是安装质量问题? 【参考答案】 1：变电所安装计划工期为58天【3分】 如果每项工作都按表压缩天数，变电所安装最多可以压缩到48天【2分】 2：1)B公司电缆排管CPI=BCWP/ACWP=130×1000/200000=0.65【2分，P329】 2)B公司电缆排管SPI=BCWP/BCWS=130×1000/130×1500=0.67【2分，P329】 SPI<1，B公司电缆排管施工进度落后【1分，P329】 3：1)缆排管施工中的质量管理协调，作用于质量检查或验收记录的形成与施工实体进度形成的同步性【3分，P316】 2)10kV电力电缆应做的试验包括：交流耐压试验、直流泄漏试验和直流耐压试验【3分，P87】 4：变压器高低压的绝缘电阻测量应分别用2500伏和500伏的兆欧表【2分，P81】 监理工程师提出异议的原因是变压器在额定电压下的冲击合闸试验不符合规范要求【2分，P81】 正确的冲击合闸试验要求：在额定电压下对变压器的冲击合闸试验，应进行5次，每次间隔时间宜为5min，应无异常现象【4分，P81】 5：1)变电所工程可以单独验收【1分】 2)A公司可提供施工文件包括：合同文件、设计文件、施工记录和变压器安装技术说明书【5分，P287】 (五) 【案例背景】 【问题】 1、本工程的哪个设备安装应编制危大工程专项施工方案?该项方案编制后必须经过哪个步骤才能实 施? 2、施工单位承接本项目应具备哪些特种设备的施工? 3、影响富氧底吹炉砌筑的主要质量问题有哪几个?累计频率是多少?找到质量问题的主要原因之后要 做什么工作? 4、直立单枪杆吊装系统由哪几部分组成?卷扬机走绳，杆缆风绳和起重机捆绑绳的安全系数分别应不小于多少? 5、氧气管道的酸洗钝化有哪些工内容?计算氧气管道采用氮气的试验压力。 【参考答案】 1：桥式起重机的安装应该编制危大工程专项施工方案【2分，P51】 该专项方案编制后，应当通过施工单位审核和总监理工程师审查，再由施工单位组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证后才能实施【3分，P52】 【解析】桥式起重机采用桅杆系统进行安装，桅杆属于非常规系统，而单件起重量明显超过了100kN, 所以属于超过定规模的危大工程。 2：施工单位承接本项目应具备特种设备的施工许可包括：压力管道安装许可(氧气管道安装许可)、起重机械安装许可(桥式起重机安装许可、桅杆式起重机安装许可)【4分，P465】 3：影响富氧底吹炉砌筑的主要质量问题有XLL和XMG【2分，P404】 累计频率是80.6%【1分】 找到质量问题的主要原因之后要确定根据质量问题的范围、性质、原因和影响程度，确定处置方案，并经建设单位、监理单位同意并批准【2分，P109】 【解析】关于A类跨界的问题，2016年真题考过，大家手里有2017版教材的可以翻一下，当时官 方教材给的答案是50%和35%都属于A类问题。同理可证，XLL和MG都属于A类问题。 4：直立单桅杆吊装系统由杆、缆风系统、提升系统、托排滚杠系统、牵引溜尾系统等组成【5分，P48】 卷扬机走绳的安全系数应不小于5，桅杆缆风绳的安全系数应不小于3.5，起重机捆绑绳的安全系数应不小于6【3分，P45】 5：氧气管道的酸洗钝化的工序包括：脱脂去油、酸洗、水洗、钝化、水洗、无油压缩空气吹干【6分，P104】 氧气管道采用氮气的试验压力=0.8×1.15=0.92MPa【2分，P102】。
2020年一级建造师铁路实务考试真题及答案解析
1.下列属于隧道竣工测量内容的是()。 A、中线贯通测量 B、隧道洞内高程测量 C、CPIII 控制网测量 D、隧道洞内平面控制测量 【答案】A 2.混凝土的立方体抗压强度试验，三个试件强度为 33MPa、40MPa、41MPa，该组试件的强度代表值为()。 A、33 B、38 C、40 D、41 【答案】C 3.主要为轨道铺设和运营维护提供控制基准的是()。 A、CP0 B、CPI C、CPII D、CPIII 【答案】D 4.铁路线路直线段顶进涵，地基稳定，涵洞宽 2.5m，轨道常用加固方式为()。 A、吊轨纵横梁法 B、吊轨法 C、钢便梁法 D、横抬梁法 【答案】B 5.属于隧道围岩监控量测必测项目的是()。 A、直线位移 B、拱顶下沉 C、隧底隆起 D、爆破振动 【答案】B 6.长度 500 米的山岭铁路隧道，优先选用的施工方法是() A、盾构法 B、掘进机法 C、钻爆法 D、沉管法 【答案】C 7.钢轨标准长度优先采用()m 长定尺轨。 A、25 B、50 C、100 D、200 【答案】C 8.组合体系拱桥的主要承重结构是()。 A、拱和吊杆 B、拱和梁 C、梁和吊杆 D、梁和立柱 【答案】B 9.路堤填筑的“八流程”是指，施工准备、基地处理、()、检测签证，路基整修。 A、摊铺平整、洒水晾晒、分层填筑、碾压夯实 B、洒水晾晒、摊铺平整、分层填筑、碾压夯实 C、分层填筑、晒水晾晒、碾压夯实、摊铺平整 D、分层填筑、摊铺平整、晒水晾晒、碾压夯实 【答案】D 10.专业施工队能连续作业、不同专业队伍之间能实现最大限度合理搭接，单位时间内资源投入较为平衡的施工组织是()。 A、流水作业 B、交替作业 C、平行作业 D、顺序作业 【答案】A 11.I、II 级铁路轨道的碎石道床材料应分别采用()。 A、一级道砟、一级道砟 B、一级道砟、二级道砟 C、二级道砟、一级道砟 D、二级道砟、二级道砟 【答案】A 12.工程安全生产费属于()。 A、建筑费 B、安装费 C、其他费 D、基本预备费 【答案】C 13.通信设备电源端子输入端电压允许变化范围为额定值的()。 A、-10%～+10% B、-5%～+10% C、-10%～+5% D、-5%～+5% 【答案】C 14.测试 10KV 电缆外护套绝缘电阻应选()兆欧表。 A、500v B、1000v C、2500v D、5000v 【答案】A 15.铁路工程质量验收顺序是()。 A、分项→分部→单位→检验批 B、检验批→分项→分部→单位 C、单位→分部→分项→检验批 D、分部→分项→检验批→单位 【答案】B 16.采用综合评估法评标，所占权重最大的是()。 A、商务标 B、技术标 C、报价标 D、都不是 【答案】B 17.铁路工程施工重大不良行为有()。 A、偷工减料 B、严重破坏环境 C、隐蔽工程检查未留影像资料 D、擅自更换项目经理 【答案】B 18.新建高速铁路需要与既有普速铁路交叉，优先选择()方案。 A、涵洞下穿 B、平面交叉 C、高速铁路上跨 D、隧道下穿 【答案】C 19.接触网装置施工前，需进行计算、测量、预制的装置是()。 A、腕臂支持装置 B、吊弦 C、补偿装置 D、隔离开关装置 【答案】B 20.接触网贯通地线接地与通信设备贯通地线接地之间的最短距离是()。 A、3 B、5 C、10 D、15 【答案】A 21.高性能混凝土用矿物掺合物有()。 A、磨细矿渣 B、粉煤灰 C、石灰 D、硅灰 E、磨细天然沸石 【答案】ABDE 22.混凝土材料的耐久性指标有()。 A、抗渗性 B、抗冻性 C、抗侵蚀性 D、抗压性 E、抗裂性 【答案】ABC 23.下面关于无砟隧道沉降说法正确的是()。 A、IV 级围岩需要进行沉降观测 B、隧道沉降变形观测时间不少于 2 个月 C、隧道沉降变形观测应以仰拱(底板)沉降为主 D、单座隧道沉降变形观测断面总数不应少于 1 个 E、隧道洞口至隧路、桥隧分界里程范围内观测断面不应少于 1 个 【答案】ACE 24.根据铁路隧道围岩等级判定，IV 级围岩岩体特征是()。 A、极硬岩，岩体破碎 B、硬岩，岩体较破碎或破碎 C、较软岩，岩体破碎 D、软岩，岩体完整或较完整 E、较软岩岩体完整 【答案】ABD 25.关于瓦斯隧道钻爆作业的说法，正确的有()。 A、瓦斯区段控制超欠挖 B、瓦斯隧道各工区间的贯通点不应处于揭煤区 C、瓦斯隧道一次爆破可采用不同厂家材料 D、瓦斯隧道爆破使用导爆管 E、瓦斯隧道爆破可以反向装药起爆 【答案】AB 26.下列“四电”系统中，属于铁路电力系统的有()。 A、电力远动系统 B、悬挂调整 C、箱式变电所 D、火灾自动报警系统 E、牵引变电所 【答案】ACD 27.铁路信号系统包括()。 A、列车调度指挥 B、区间闭塞 C、车站联锁 D、集中监测 E、灾害监测 【答案】BC(有争议) 28.铁路通信网按功能分为()。 A、控制网 B、业务网 C、支撑网 D、管理网 E、传送网 【答案】BCE 29.电力设备在线监测系统由()组成。 A、温度在线监测装置 B、避雷器绝缘在线监测装置 C、断路器在线监测装置 D、通信在线监测装置 E、** 【答案】ABC 30.信号机位置需满足的配置条件有()。 A、信号显示距离 B、绝缘节的距离 C、距转辙机的距离 D、股道有效长 E、距离接触网的安全距离 【答案】ABDE (一) 【背景资料】 新建铁路某标段包含路基，路基段存在软土路基，采用循环钻机，进行桩基处理进行水下混凝土灌注，如图所示，隧道围岩处于高地应力、施工时施工队防止岩爆发生，采取了短开挖，加强监控量测，对施工机械加装钢板防护。 【问题】 1、TBM 流程如下图(非原图)，补缺。 答：M 为测量定位， N 为仰拱施工。 2、导管280mm，钻孔桩直径，0.3 米，1.5 米，H 导管里面混凝土高度和首批混凝土量。 答：H为23.01m 首批混凝土 3.50m³ 3、中等岩爆采取加强监控量测，设备加装防护，还应采取哪些措施? 答：【P104】还应采取局部锚杆、应力释放、用超前注水、防岩爆锚杆等措施。 4、背景图中 A、B、C 分别代表什么设施或者设备。 答：A 为沉淀池，B 为泥浆池，C 为泥浆输送泵。 (二) 【背景资料】 该工程项目包括 5.2KM 路基，两端接桥梁，边坡防护采用混凝土框梁绿植，软土地基，水泥搅拌桩处理。 事件一：项目部制定了分部工程，分别为路堑开挖，边坡防护工程，路基以下基床填筑，经项目技术负责人审核后，认为分部工程不全，要求补充。 事件二：项目部制定了变形监测方案，冻融区段变形观察周期为一个冻融周期，用设计说明参数做实验，随便选择一处地段做工艺性实验，桩的完整性和匀质性用声波法检测，28 天后，用平板载荷试验检测单桩承在看或复合地基承载力，成桩后做侧线抗压强度， 事件三：项目部制定了渗水盲沟施工工艺流程：施工准备→沟槽开挖→混凝土浇筑基底→M→渗水管敷设→N→土工布安装→检测验收。 【问题】 1、针对事件一，请补充路基的分部工程? 答：【P294-P296】路基工程分部工程有：地基处理、基床下路堤、基床、路堑、路基支挡、路基挡护、路基排水、路基附属工程。(根据事件一已有的补充) 2、事件二中的不妥之处有哪些，正确做法是什么? 答：(1)随便选择一处地段做工艺性实验不妥。正确做法：应选择有代表性的地段做工艺性试验。 (2)水泥搅拌桩采用声波检测法不妥。正确做法：应采用动力触探检测桩的完整性及均匀度。 (3)冻胀变形一个冻胀观测期不妥。正确做法：应观测不少于 2 个冻胀周期。 3、针对事件三，写出 M、N 所代表的工艺名称。 答：【高铁路基技规 P139】M 为土工布铺设，N 为渗水料分层夯填。 (三) 【背景资料】 铁路二线接长工程。 事件一：制定的涵洞接长流程：M—底板模板安装—N—底板混凝土浇筑-边墙外模板安装—边墙钢筋绑扎—边墙内模板安装—涵身底模安装—P—涵身混凝防水层施工。 事件二：制定了营业线接长安全专项方案，包括：基坑钢轨桩防护，钢便梁扣轨方案等。 【问题】 1、写出图中 A、B、C。 答：A 为锚桩和拉筋, B 为高低纵横梁,C 为铁路限界。 2.根据事件一：补充 M、N、P。 答：M 为内模板，N 为绑钢筋，P 为外模板。 3.根据事件二：营业线接长涵洞安全专项方案不全，请补充。 答：【P339】营业线安全防护方案、大型机械施工专项方案、防洪防汛专项方案、应急抢险专项方案、人身安全专项方案、满堂支架搭设与拆除专项方案、钢轨防冻防胀的专项方案。 4.营业线施工，铁路运输集团需要为施工单位提供哪些配合。 答：工务段：施工影响路基和轨道稳定;电务段：施工可能挖断通信、信号电缆;供电段：施工可能要求接触网断电;车务段、邻近车站：临时封锁线路。 (四) 【背景资料】 事件一：混凝土拌合站配备了搅拌系统、生活区、办公区、现场施工平面图、消防保卫牌、管理人员名单及监督电话牌、工程概况牌。 事件二：水泥 1、沙子 2.36、碎石 3.258、粉煤灰 0.218、减水剂 0.024、水 0.548。(题目已知：细骨料中沙的含水率是 6.5%，粗骨料中碎石的含水率是 0.4%，一方混凝土的水泥用量是 325kg，每盘两方混凝土) 事件三：隧道仰拱填充和仰拱混凝土同时施工，超挖部分用 C25 片石混凝土回填。 事件四：根据建设项目施工企业评价办法，信用评价办法是基础分中减去基础日常检查考核分和不良行为扣分，加上标准优化激励管理考核扣分，在本工程第一年第三季度考核过程中，扣分明细如下所示。 检查发现电焊工无证上岗 1 人 扣 2 分 桥涵模板连接固定不符合要求 扣 2 分 检验批 1 次不合格 扣 3 分 隧道衬砌背后存在无遮挡脱空 1 处 扣 3 分 隧道衬砌厚度不足 扣 6 分 擅自改变施工方法 扣 6 分 事件五：接触网弹性吊索安装前，项目经理部对施工队进行了技术交底，要求弹性吊索安装应按自下锚侧向中心结的顺序进行安装，一个锚段只能有两个工作面，弹性吊索紧固张力时，弹性吊索张力紧线器位于中心锚结侧，以确保…… 事件六:项目经理部编制了信号工程施工方案，具体施工工序为：电缆线路复测→光电缆敷设→A→室外箱盒安装配线→B→室内设备安装配线→室内外设备自检、单体调试→C→室内外联锁试验→竣工验收。 【问题】 1、针对事件一，完善拌合站平面布置和厂区内牌图设置规划方案中缺少的内容。 答：(1)【铁路混凝土拌合站机械配置技规 P26】拌合厂区设置还缺骨料存放区、试验检测区、保障系统，并分区进行机械设备配置。 (2) 【P381】五牌一图缺:安全生产牌、文明施工牌。 2、针对事件二，计算每盘混凝土需要多少水泥、沙子、碎石、粉煤灰、减水剂、和水，(单位为 kg，保留一位小数) 答：水泥：325*2=650kg 砂石：325*2*2.36/(1-6.5%)=1640.6kg 碎石：325*2*3.258/(1-0.4%)=2126.2kg 粉煤灰：3.25*2*0.218=141.7kg 减水剂：3.25*2*0.024=15.6kg 水：3.25*2*0.548-1640.6*6.5%-2126.2*0.4%=241.1kg 3、针对事件三中施工作业指导书内容的不妥之处，给出正确做法。 答：《高铁隧道技规》P99 (1)隧道仰拱填充和仰拱凝土同时开工不妥; 正确做法:仰拱填充应在仰拱混凝士终凝后开始。 (2)超挖部分用 C25 片石混凝土回填不妥; 正确做法:超挖部分应用同级混凝土回填。 4、针对事件四，计算第三季度信用评价中不良行为扣分值。 答：【P484-P492】 不良行为扣分值有： 检查发现电焊工无证上岗 1 人 扣 2 分， 检验批 1 次不合格 扣 3 分， 隧道衬砌厚度不足 扣 6 分 擅自改变施工方法 扣 6 分 扣分值为：2+3+6+6=17 分 5、针对事件五中技术交底内容不妥之处，给出正确做法。 答：【P178】(1)弹性吊索安装应按自下侧向中心链结的顺序进行安装不妥。 正确做法:弹性吊索安装应按自中心结向下侧的顺序进行安装。 (2)弹性吊索张力紧器位于中心结侧不妥。 正确做法:弹性吊索张力紧线器位于下锚侧。 6、针对事件六，写出 A、B、C 所代表的的工序名称。 答：【P261】A 为信号电缆接续、测试，B 为室外设备安装，C 为联锁系统室内模拟试验。 (五) 【背景资料】 某新建高速铁路第二标段站前工程正线长度 33km，计划总工期 34 个月，平面如图所示。 主要工程情况如下： 路基土石方工程 78 万立方米，图中 L1 路堑为黄土路堑，计划工期为 15 个月，雨季雨量较大。双线桥梁共 6 座，上部结构除 3#桥外，其余均为跨径 32m 整孔预制简支箱梁，3#桥跨越河流，主墩基础位于深水中，上部结构为(86+164+86)m 曲弦钢桁加劲连续梁，由预应力混凝土连续箱梁和梁上加劲刚桁组成。设计说明，3#桥可先施工连续箱梁，然后作为简支箱梁运梁通道，待简支箱梁架设完毕后，再进行加劲钢桁施工，具体施工组织方案由施工单位制定后上报审批。3#桥计划工期为 24 个月，其中预应力混凝土连续箱梁计划在开工后 18 个月完成。双线隧道 3 座，1#隧道和 2#隧道围岩为砂岩，围岩级别均为 III 级和 IV 级，无不良地质，3#隧道围岩主要为灰岩，围岩级别为 III、IV、V 级，存在不良地质，在该隧道中部设置一座斜井。根据隧道地质情况和施工单位的进度指标，1#隧道计划工期为 18 个月，2#隧道计划工期为 19 个月，3#隧道计划工期为 28 个月。本标段采用双块式无砟轨道。计划自工程开工 30 个月开始施工无砟轨道，工期 5 个月。项目经理部根据铁路工程施工组织设计规范，计划按有效施工时间 120 天配置道床板施工设备。 事件一，项目经理安排了施工方案，计划安排两个梁场，以 2#隧道为分界线，3#桥预应力连续箱梁可以先施工，3#梁的加劲珩梁可以在 4#梁完成后再开始。 事件二，现场检查时发现 3#桥的连续箱梁比预计工期晚 3 个月，其余工程工期均进展正常，项目经理部优化了施工方案。 事件三，3#隧道掌子面围岩灰岩，开挖时吹出凉风，开挖面岩石湿润，明显有水，可能存在什么类型的不良地质。 事件四，项目经理部对深埋硬岩隧道采取了以下沉降观测方案：有基础沉降和拱脚位移。 【问题】 1、请根据背景，给出 L1 路堑的施工要点。 答：【P29】黄土路堑的施工宜安排在旱季施工。施工前应做好堑顶截、排水和地面排水设施，应采取有效措施防止地表和地下水流入施工开挖区域软化地基、浸泡边坡。在降雨量较大的地区应及早做好边坡防护和冲刷防护。 2、根据事件一、说出本标段的控制性工程，并说明理由。 答：本标段的控制性工程为 3#桥的连续箱梁浇筑工期及 3#隧道的贯通工期。 理由:(1)3#桥为简支箱梁运梁通道，制约着 4#桥的架设是否能按期架设完成。 (2)3#隧道工期为 28 个月，围岩级别为 III、IV、V 级，存在不良地质，有可能会延误工期，而本工程第 30 个月开始无砟轨道施工，因此 3#隧道也为本标段控制性工程。 3、如何优化施工方案，确保工期按时完成。 答：可在 3#桥位置作为两个梁场的施工任务分界线，2#梁场负责架设 4#桥，箱梁过隧道方案，可确保工期按时完成。 理由：(1)1#梁场承担着 1#桥、2#桥、4#桥的架设任务，2#梁场承担 4#桥及 5#桥，同时 3#桥的按期完成制约了 4#桥无法按期架设完成，而 2#梁场任务较小，可承担 4#桥的架设。 (2)2#隧道工期短，围岩好，可顺利完成，箱梁过隧道的方案科学、可行。 4、针对事件三，可能存在什么类型的不良地质? 答：为岩溶富水性地质。因为 3#隧道围岩为灰岩，开挖时吹出凉风，开挖面岩石湿润，明显有水。 5、针对事件四，请问有什么不妥。 答：应对隧道的拱顶下沉、净空变化、拱脚下沉、拱脚位移、断面变化同时进行观测。 6、轨道在开工 30 个月开始，计划工期 5 个月，根据设计规程，有效施工天数为 120 天，请问双块轨道板需要多少套设备? 答：需要 2 套设备，从大小里程对向施工。