标准下载库 - 项目管理
type: channel
link: https://www.bzxzku.com/tag/%25E9%25A1%25B9%25E7%259B%25AE%25E7%25AE%25A1%25E7%2590%2586/
items: 2023年一级建造师《项目管理》考试真题及答案解析
items: 2022年一级建造师项目管理考试（补考）真题及答案解析
items: 2022年一级建造师项目管理考试真题及答案解析
items: 2021年一级建造师项目管理考试真题及答案解析（校验完整版）

2023年一级建造师《项目管理》考试真题及答案解析
type: item
date: 2023-09-11T08:58:18+08:00
description: 1.下列关于数理统计方法中，属于ABC管理法的是( )。A.排列图法 B.分层法 C.直方图法 D.因果分析法【答案】A【解析】排列图法又称为ABC管理法。2.组织论观点任为系统的组织是由( )决定。A.系统目标 B.系统活动 C.系统结构 D.系统流程【答案】A【解析】系统的目标决定了系统的组织，而组织是目标能杏实现的决定性因素，这是组织论的一个重要结论。3.根据《建筑施工组织设计规范》，按照编制对象不同，施工组织设计分为( )。A.施工组织总设计、单位工程施工组织设计、施工方案B.单位工程施工组织设计、分部分项施工组织设计、施工方案C.单位工程施工组织设计、施工方案、专项施工指导书D.施工组织总设计、分部分项施工组织设计、总体施工部署【答案】A【解析】施工组织设计按编制对象，可分为施工组织总设计、单位工程施工组织设计和施工方案。4.建设工程项目实施的策划时间是( )。A.在建设项目立项之后 B.在建设项目施工招标之前C.在建设项目可行性研究之后 D.在建设项目建议书批准之后【答案】A【解析】建设工程项目实施阶段策划是在建设项目立项之后，为了把项目决策付诸实施而形成的指导性的项目实施方案。5.在建设项目实施过程中发生索赔项目或者承包商有索赔机会时，承包商首先应提交的文件是( )。A.索赔意向通知 B.索赔初步意见 C.索赔报告 D.索赔款项计算【答案】A【解析】承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。6.下列施工合同计价方式中，对承包商最有利的是( )。A.变动单价合同 B.固定总价合同 C.固定单价合同 D.变动总价合同【答案】A【解析】当采用变动单价合同时，合同双方可以约定一个估计的工程量，当实际工程量发生较大变化时可以对单价进行调整，同时还应该约定如何对单价进行调整;当然也可以约定，当通货膨胀达到一定水平或者国家政策发生变化时，可以对哪些工程内容的单价进行调整以及如何调整等。因此，承包商的风险就相对较小。7.质量管理活动中检验不严引起质量事故，质量事故发生的原因是( )。A.技术原因 B.社会、经济原因 C.人为事故 D.管理原因【答案】D【解析】管理原因指引发质量事故是由于管理上的不完善或失误。例如，施工单位或监理单位的质量管理体系不完善，质量管理措施落实不力，施工管理混乱，不遵守相关规范，违章作业，检验制度不严密，质量控制不严格，检测仪器设备管理不善而失准，以及材料质量检验不严等原因引起质量事故。8.在国际上，民用项目总承包工程多数使用( )描述项目。A.项目投资 B.项目构造 C.项目功能 D.项目质量【答案】C【解析】在国际上，民用项目总承包的招标多数采用项目功能描述的方式，而不采用项目构造描述的方式，因为项目构造描述的招标依据是设计文件，而工程总承包招标时业主方还不可能提供具体的设计文件。9.以工程施工方案为依据，通过施工预算编制的成本计划是( )。A.竞争性成本计划 B.实施性成本计划C.指导性成本计划 D.预测性成本计划【答案】B【解析】实施性成本计划是项目施工准备阶段的施工预算成本计划，它是以项目实施方案为依据，以落实项目经理责任目标为出发点，采用企业的施工定额通过施工预算的编制而形成的实施性成本计划。10.根据《招投标法实施条例》，投标保证金不应超过合同估算价的( )。A.2% B.3% C.5% D.10%【答案】A【解析】根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。11.装配式建筑施工中，预制混凝土构件出厂时的混凝土强度不应低于设计强度的( )。A.50% B.90% C.75% D.100%【答案】C【解析】混凝土预制构件出厂时的混凝土强度不宜低于设计混凝土强度等级值的75%。12.需要更换总监理工程师的，需要在( )天前向委托人书面申请。A.7 B.3 C.5 D.14【答案】A【解析】监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换;监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。13.成本管理过程中，成本决策的前提是( )。A.成本计划 B.成本预测 C.成本核算 D.成本考核【答案】B【解析】成本预测是成本决策的前提，成本计划是成本决策所确定目标的具体化。14.根据《财政部天于印发《企业产品成本核算制度(试行)》的通知》，下列费用中可以列入“直接材料”成本项目的是( )。A.周转材料租赁费 B.材料搬运费 C.材料装卸与保管费 D.检验试验费【答案】A【解析】直接材料，是指在施工过程中所耗用的、构成工程实体的材料、结构件机械配件和有助于工程形成的其他材料以及周转材料的租赁费和摊销等。15…

2022年一级建造师项目管理考试（补考）真题及答案解析
type: item
date: 2023-03-29T13:46:11+08:00
description: 一、单项选择题(共 70 题，每题 1 分，每题的备选项中，只有 1 个最符合题意)1. 下列组织工具中，能够逐层反映组成项目所有工作任务的是( )。A.项目结构图B.合同结构图C.工作流程图D.工作任务分工表【答案】A【解析】项目结构图是一个组织工具，它通过树状图的方式对一个项目的结构进行逐层分解(可按功能、时间、结构等分别进行多层分解) ，以反映组成该项目的所有工作任务。A 正确。【考点来源】1Z201031 项目结构分析在项目管理中的应用2. 下列项目策划工作内容中，属于决策阶段管理策划的是( )。A.项目管理工作流程B.项目风险管理与工程保险方案C.项目实施期管理总体方案D.技术方案分析和论证【答案】C【解析】项目决策阶段组织策划其主要工作内容包括：(1)决策期的组织结构。(2)决策期任务分工。(3)决策期管理职能分工。(4)决策期工作流程。(5)实施期组织总体方案。(6)项目编码体系分析。【考点来源】1Z201041 项目决策阶段策划的工作内容3. 建设工程项目实施阶段策划的主要任务是 ( )。A.定义项目开发或建设的任务和意义B.确定如何组织该项目的开发或建设C.确定项目建设的目的和指导思想D.确定建设项目的建设目标【答案】B【解析】建设工程项目实施阶段策划的主要任务是确定如何组织该项目的开发或建设。【考点来源】1Z201042 项目实施阶段策划的工作内容4. 根据《建设项目工程总承包管理规范》，在工程总承包合同条件下，任命项目经理是( )阶段的工作。A. 启动B.设计C.策划D.施工【答案】A【解析】项目启动：在工程总承包合同条件下，任命项目经理，组建项目部。【考点来源】1Z201053 项目总承包的模式5. 根据《建设工程项目管理规范》，项目管理实施规划的编制工作包括：①分析项目特点和环境条件;②熟悉相关的法规和文件;③了解相关方的要求;④履行报批手续;⑤实施编制活动。正确的工作程序是 ( )。A.①-②-③-④-⑤B.①-③-②-⑤-④C.③-②-①-⑤-④D.③-①-②-⑤-④【答案】D【解析】项目管理实施规划的编制工作程序如下：(1)了解相关方的要求。(2)分析项目具体特点和环境条件。(3)熟悉相关的法规和文件。(4)实施编制活动。(5)履行报批手续。【考点来源】1Z201062 项目管理规划的编制方法6. 建筑施工企业因暂时生产经营困难无法按劳动合同约定的日期支付工资的，应当向劳动者说明情况，并经与工会或职工代表协商一致后，可以延期支付工资，但最长不得超过( )天。A.30B.15C.45D.60【答案】A【解析】建筑施工企业因暂时生产经营困难无法按劳动合同约定的日期支付工资的，应当向劳动者说明情况，并经与工会或职工代表协商一致后，可以延期支付工资，但最长不得超过 30 日。超过 30 日不支付劳动者工资的，属于无故拖欠工资行为。【考点来源】1Z204013 项目质量风险分析和控制7. 关于建设工作管理内涵的说法，正确的是( )。A.业主方的项目管理才能称为建设工程管理B. 建设工程管理的工作仅限于项目实施期的工作C.建设工程管理的核心任务是项目的目标控制D.建设工程管理涉及参与工程项目的各方对工程的管理【答案】D【解析】B 错误，工程项目管理的工作仅限于在项目实施期的工作，建设工程管理则涉及项目全寿命期。C 错误，建设工程管理工作是一种增值服务工作其核心任务是为工程的建设和使用增值。【考点来源】1Z201011 建设工程管理的内涵8. 下列施工作业质量控制点中，属于“待检点”的是( )。A.特种作业B.专门工艺C.隐蔽工程D.重要部位【答案】C【解析】凡属“待检点”的施工作业，如隐蔽工程等，施工方必须在完成施工质量自检的基础上，提前通知项目监理机构进行检查验收，然后才能进行工程隐蔽或下道工序的施工未经过项目监理机构检查验收合格，不得进行工程隐蔽或下道工序的施工。【考点来源】1Z204032 施工质量计划的内容与编制方法9. 根据《建筑工程施工质量检收统一标准》，检验批质量验收由( )组织。A.项目经理B.项目总工C.专业监理工程师D.总监理工程师【答案】C【解析】检验批应由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收。【考点来源】1Z204041 施工过程的质量验收10. 建设工程项目成本管理的各个环节中，检验成本计划是否实现的环节是( )。A. 成本分析B.成本核算C.成本控制D.成本考核【答案】B【解析】成本管理的每一个环节都是相互联系和相互作用的。成本预测是成本决策的前提， 成本计划是成本决策所确定目标的具体化。成不计划控制则是对成本计划的实施进行控制和监督，保证决策的成本目标的实现，而成本核算又是对成本计划是否实现的最后检验，它所提供的成本信息又将为下一个施工项目成本预测和…

2022年一级建造师项目管理考试真题及答案解析
type: item
date: 2022-11-21T12:15:27+08:00
description: 2022年全国一级建造师执业资格考试真题及参考答案《建设工程项目管理》 一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）。 1建设工程项目决策阶段的管理主体是（ ）。 A.投资方和设计方 B.开发方和投资方 C.开发方和设计方 D.开发方和供货方 【参考答案】B【解析】 【考点】1Z201011 建设工程管理的内涵 2.由施工方自行确定的项目管理目标是（ ）。 A.环保 B.安全 C.质量 D.成本 【参考答案】D 【解析】如果采用工程施工总承包或工程施工总承包管理模式，施工总承包方或施工总承包管理方必须按工程合同规定的工期目标和质量目标完成建设任务。而施工总承包方或施工总承包管理方的成本目标是由施工企业根据其生产和经营的情况自行确定的。 【考点】1Z201023 施工方项目管理的目标和任务 3.下列组织工具中，采用双向箭线表达连接对象之间关系的是（ ）。 A.项目结构图 B.合同结构图 C.组织结构图 D.工作流程图 【参考答案】B 【解析】合同结构图反映一个建设项目参与单位之间的合同关系，矩形框连接采用双向箭线表达。 【考点】1Z203036 合同结构在项目管理中的应用 4.建设工程项目决策阶段策划工作内容中，项目编码体系分析属于（ ）。 A.组织策划 B.管理策划 C.合同策划 D.技术策划 【参考答案】A 【解析】组织策划主要工作内容包括： （1）决策期的组织结构。 （2）决策期任务分工。 （3）决策期管理职能分工。 （4）决策期工作流程。 （5）实施期组织总体方案。 （6）项目编码体系分析。 【考点】1Z201041 项目决策阶段策划的工作内容 5.建设工程项目的施工任务采用施工总承包模式，对各个分包单位的工程款项，由（ ）负责支付。 A.施工总承包单位 B.总承包管理单位 C.业主方 D.业主方委托的第三方机构 【参考答案】A 【解析】当采用施工总承包模式时，分包单位由施工总承包单位选择，由业主方认可。 【考点】1Z201054 施工任务委托的模式 6.项目管理规划可分为项目管理规划大纲和（ ）。 A.项目管理实施规划 B.项目管理决策规划 C.项目管理规划策划 D.项目管理配套策划 【参考答案】A 【解析】《建设工程项目管理规范》GB/T 50326-2017对项目管理策划作了如下的术语解释：“项目管理策划应由项目管理规划策划和项目管理配套策划组成。项目管理规划应包括项目管理规划大纲和项目管理实施规划。项目管理配套策划应包括项目管理规划策划以外的所有项目管理策划内容。” 【考点】1Z201060 建设工程项目管理规划的内容和编制方法 7.单位工程施工组织设计由（ ）审批。 A.施工单位项目负责人 B.总承包单位负责人 C.施工单位技术负责人 D.施工单位项目技术负责人 【参考答案】C 【解析】施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批；单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批，施工方案应由项目技术负责人审批；重点、难点分部（分项）工程和专项工程施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审，施工单位技术负责人批准。 【考点】1Z201072 施工组织设计的编制方法 8.建筑施工企业因暂时生产经营困难无法按劳动合同约定的日期支付工资的，应当向劳动者说明情况，并经与工会或职工代表协商一致，可延期支付工资，最晚不得超过（ ）。 A.7天 B.14天 C.21天 D.30天 【参考答案】D 【解析】建筑施工企业因暂时生产经营困难无法按劳动合同约定的日期支付工资的，应当向劳动者说明情况，并经与工会或职工代表协商-致后，可以延期支付工资，但最长不得超过30日。超过30日不支付劳动者工资的，属于无故拖欠工资行为。 【考点】1Z201095 施工企业人力资源管理的任务 9.项目风险管理工作包括：①风险应对；②风险评估；③风险识别；④风险监控。下列排序正确的是（ ）。 A.③-②-④-① B.②-③-④-① C.③-②-①-④ D.①-③-②-④ 【参考答案】C 【解析】风险管理过程包括项目实施全过程的项目风险识别、项目风险评估、项目风险应对和项目风险监控。 【考点】1Z201102 项目风险管理的工作流程 10.下列工作中，属于工程监理单位施工质量控制任务的是（ ）。 A.核查施工进度计划的调整 B.核对工程形象进度 C.参加应急预案演练 D.验收隐蔽工程 【参考答案】D 【解析】工程施工阶段建设监理工作的主要任务：施工阶段的质量控制 （1）核验施工测量放线，验收隐藏工程、分部分项工程，签署分项、分部工程和单位工程质量评定表。 （2）进行巡视、旁站和平行检验，对发现的质量问题应及时通知施工单位整改，并做监理记录。 （3）审查施工单位报送的工程材料、构配件、设备的质量证明资料，…

2021年一级建造师项目管理考试真题及答案解析（校验完整版）
type: item
date: 2022-11-10T15:19:41+08:00
description: 一、单项选择题(共 70题，每题 1分，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。选对每题得1分，没选或错选均不得分)。 1.安全生产管理预警体系运行中“找出诸多致灾因素中危险性最高、危险程度最严重的主要因素，并对其成因进行分析”属于( )环节的工作。 A.诊断 B.监测 C.识别 D.评价 【参考答案】A 【考点来源】1Z205022 安全生产管理预警体系的建立和运行 【解析】诊断是对已被识别的各种事故现象，进行成因过程的分析和发展趋势预测。诊断的主要任务是在诸多致灾因素中找出危险性最高、危险程度最严重的主要因素，并对其成因进行分析，对发展过程及可能的发展趋势进行准确定量的描述。诊断的工具是企业特性和行业安全生产共性相统一的评价指标体系。 2.在进度控制中,缺乏动态控制观念的表现是( )。 A.同一项目不同进度计划之间的关联性不够 B.不重视进度计划的比选 C.不重视进度计划的调整 D.不注意分析影响进度的风险 【参考答案】C 【考点来源】1Z203042 项目进度控制的管理措施 【解析】建设工程项目进度控制在管理观念方面存在的主要问题是: (1)缺乏进度计划系统的观念--分别编制各种独立而互不联系的计划，形成不了计划系统。 (2)缺乏动态控制的观念--只重视计划的编制，而不重视及时地进行计划的动态调整。 (3)缺乏进度计划多方案比较和选优的观念--合理的进度计划应体现资源的合理使用、工作面的合理安排、 有利于提高建设质量、有利于文明施工和有利于合理地缩短建设周期。 3.关于固定单价合同的说法，正确的是( )。 A.当通货膨胀达到一定水平时，可对单价进行调整 B.当国家政策发生变化时，可对单价进行调整 C.当实际工程量发生较大变化时，可对单价进行调整 D.无论发生哪些影响价格的因素都不对单价进行调整 【参考答案】D 【考点来源】1Z206031 单价合同 【解析】固定单价合同条件下,无论发生哪些影响价格的因素都不对单价进行调整，因而对承包商而言就存 在一定的风险。当采用变动单价合同时,同双方可以约定一个估计的工程量，当实际工程量发生较大变化时 可以对单价进行调整,同时还应该约定如何对单价进行调整;当然也可以约定,当通货膨胀达到一定水平或者 国家政策发生变化时,可以对哪些工程内容的单价进行调整以及如何调整等。因此，承包商的风险就相对较 小。固定单价合同适用于工期较短、工程量变化幅度不会太大的项目。 4.某分项工程某月计划工程量为3200㎡，计划单价为15元/㎡，月末核定实际完成工程量为2800㎡，实际单 价为20元/㎡。则该分项工程的已完工作预算费用(BCWP)是( )元。 A.48000 B.42000 C.56000 D.64000 【参考答案】B 【考点来源】1Z202032 成本控制的方法 【解析】已完工作预算费用(BCWP)=已完成工作量×预算单价=2800×15=42000元 5.与单价合同相比较，总价合同的特点是( )。 A.发包人的协调工作量大 B.发包人可以缩短招标准备时间 C.承包人的风险较小 D.在施工进度上能调动承包人的积极性 【参考答案】D 【考点来源】1Z206032 总价合同 【解析】总价合同的特点是： (1)发包单位可以在报价竞争状态下确定项目的总造价，可以较早确定或者预测工程成本。 (2)业主的风险较小，承包人将承担较多的风险。 (3)评标时易于迅速确定最低报价的投标人。 (4)在施工进度上能极大地调动承包人的积极性。 (5)发包单位能更容易、更有把握地对项目进行控制。 (6)必须完整而明确地规定承包人的工作。 (7)必须将设计和施工方面的变化控制在最小限度内。 6.在领取施工许可证或者开工报告前，按照国家有关规定办理工程质量监督手续的是( )。 A.设计方 B.业主方 C.施工方 D.监理方 【参考答案】B 【考点来源】1Z204072政府对工程项目质量监督的内容与实施 【解析】在工程项目开工前，监督机构受理建设单位有关建设工程质量监督的申报手续，并对建设单位提供的关文件进行审查，审查合格签发有关质量监督文件。工程质量监督手续可以与施工许可证或者开工报告合并办理。无论是采用开工许可证还是开工报告，办理工程质量监督手续的均是由建设单位办理，也就是业主方办理。 7.根据安全生产教育培训制度，新上岗的施工企业从业人员，岗前培训时间的最少学时是( )。 A.12 B.36 C.48 D.24 【参考答案】D 【考点来源】1Z205021 安全生产管理制度 【解析】企业新员工上岗前必须进行三级安全教育，企业新员工须按规定通过三级安全教育和实际操作训练，并经考核合格后方可上岗。企业新上岗的从业人员，岗前培训时间不得少于24学时。 8.在工程项目质量监督的“双随机、一公开”方法中，“双随机”是指( )。…