浙江2019二级造价工程师《土建实务》考试真题及答案解析
一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.避免因各段荷载不均匀沉降引起下沉而产生裂缝，将建筑物从基础到顶部分隔成段的竖直缝是( )。A.沉降缝B.伸缩缝C.防震缝D.施工缝【答案】A【解析】沉降缝是指将建筑物或构筑物从基础到顶部分隔成段的竖直缝，或是将建筑物或构筑物的地面或屋面分隔成段的水平缝，借以避免因各段荷载不均引起下沉而产生裂缝。它通常设置在荷载或地基承载力差别较大的各部分之间，或在新旧建筑的连接处。2.下列项目中不属于社会保险费内容的为( )。A.失业保险费B.医疗保险费C.住房公积金D.养老保险费【答案】C【解析】社会保险费包括：养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费。3.因承包方原因造成工期延误的，延误期间价格下降造成的价差由( )受益。A发包方B.承包方C.发、承包方共同D.双方协商【答案】A【解析】承包人的原因导致的工期延误，按不利于承包人的原则调整合同价款。在工程延误期间国家的法律、行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的：(1)造成合同价款增加的，合同价款不予调整。(2)造成合同价款减少的，合同价款予以调整。4.以幕墙作为围护结构的建筑物，应按( )计算建筑面积。A.建筑物外墙外围水平面积B.幕墙外边线围护面积C.幕墙中心线围护面积D.幕墙内侧围护面积【答案】B【解析】以幕墙作为围护结构的建筑物，应按幕墙外边线计算建筑面积。5.土方工程量中，下列内容中无需增加基础施工所需工作面宽度的是( )。A.基础垂直面刷冷底子油B.砖基础C.地下构件的砖模D.挖地下室土方【答案】C【解析】地下构件设有砖模的，挖土工程量按砖模下设计垫层面积乘以下翻深度，不另增加工作面和放坡。6.下列情形可以计算线条模板增加费的是( )。A.混凝土梁面凸出宽度大于300m的单阶线条B.混凝土墙面凸出宽度为250mm的单阶线条C.砖墙上混凝土窗台板单阶挑沿D.女儿墙上混凝土压项单阶挑沿【答案】A【解析】单阶线条凸出宽度大于300mm的，按雨蓬定额执行;单独窗台板、栏板扶手、墙上压顶的单阶挑沿等按单独扶手、压顶或小型构件定额执行的构件不再另计模板增加费。7.装配式混凝土结构工程中依附于外墙板制作的凸(飘)窗安装套( )。A.外墙板安装定额B.分别套凸(飘)窗和外墙板安装定额C.凸(飘)窗安装定额D.阳台板安装定额【答案】A【解析】依附于外墙板制作的飘窗，并入外墙板内计算并单独列项。8.屋面防水工程中，伸缩随、女儿墙、天窗处的弯起高度遇设计无规定时，按( )计算，计入屋面工程量内。A.100mmB.250mmC.350mmD.500mm【答案】D【解析】屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分，按设计图示尺寸计算;设计无规定时，伸缩缝、女儿墙、天窗的弯起部分按500mm计算，计入屋面工程量内。9.楼梯的砂浆面层定额中，未包括的内容是( )。A.踏步抹灰B.砂浆踢脚线C.板底抹灰D.梯段侧面抹灰【答案】C【解析】楼梯面层定额不包括楼梯底板装饰，楼梯底板装饰套天棚工程。砂浆楼梯、台阶面层包括楼梯、台阶侧面抹灰。10.内墙面抹灰工程量计算时，以下说法不正确的是( )。A.不扣除各种踢脚线所占面积B.墙上梁凸出墙面时,凸出部分按梁抹灰以展开面积计算C.附墙柱凸出墙面部分并入相应的墙面计算D.应扣除门窗洞口、但洞口侧壁不加【答案】B【解析】内墙面、墙裙抹灰面积按设计图示主墙间净长乘高度以面积计算，应扣除墙裙、门窗洞口及单个面积0.3m2以外的孔洞所占面积，不扣除踢脚线、装饰线以及墙与构件交接处的面积。且门窗洞口和孔洞的侧壁面积亦不增加，附墙柱、梁、垛的侧面并入相应的墙面面积内。11.下列金属构件中，油漆工程量不能按构件质量乘相应系数折算油漆面积的是( )。A.钢栏杆B.钢爬梯C.钢门窗D.钢平台【答案】C【解析】钢门窗套用单层钢门窗定额，其工程量乘以相应系数。12.房屋建筑与装饰工程的拆除工程定额适用于( )。A.保护性拆除B.控制爆破拆除C.二次装修前的拆除D.机械整体性拆除【答案】C【解析】拆除工程适用于房屋工程的维修、加固、二次装修前的拆除，不适用于房屋的整体拆除。13.房屋建筑与装饰工程的脚手架国标清单项目中，其中( )与其余各项的特征描述要求不一致。A.外脚手架B.挑脚手架C.里脚手架D.满堂脚手架【答案】B【解析】挑脚手架的项目特征为：1.搭设方式2.悬挑高度3.脚手架材质;其余选项的项目特征为：1.搭设方式2.搭设高度3.脚手架材质。14.房屋建筑与装饰工程的垂直运输项目特征描述时，虽然国标清单计算规范未作要求,但按我省计价要求仍需描述的特征是( )。A.建筑物檐高B.建筑物层数C.地下室层数D.建筑物层高【答案】D【解析】我省计价要求仍需描述的特征是建筑物层高。15.C30商品混凝土合同约定的基准价为300元/m3，合同约定的风险幅度为10%。其中，合同工期内的工程量为1000m3，平均信息价为350元/m3;因发包方原因导致工期延误，延误期间的工程量为600m3 ,平均信息价为380元/m3,该商品混凝土应计算的价差为( )元。A.20000B.50000C.68000D.98000【答案】C【解析】正常施工期间价格为：350元/m3 >基准价300×(1+10%)=330元/m3 ，超过风险幅度部分应予以调价350-330=20元/m3 ，工程量为：1000m3，正常施工期间调价为：20×1000=20000元;延误原因是发包方造成的，因此延误期间的增加费用应由发包方承担，混凝土差价为：380-300=80元/m3 ，工程量为600m3，差价为：600×80=48000，混凝土总的价差为：20000+48000=68000元。二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)16.混凝土和易性包括的指标有( )。A.强度B.流动性C.黏聚性D.保水性E.抗渗性【答案】BCD【解析】混凝土和易性包含流动性、黏聚性、保水性。17桩基工程中，相应定额内未包括的项目或费用为( )。A.桩基施工前的场地平整B.压实地表C.探桩费用D.地下障得物清理E.成品桩场内就位供桩【答案】ABD【解析】桩基施工前的场地平整、压实地表、地下障得物清理等定额均未考虑，发生时另行计算。18.下列厂(库)房钢结构的( )等构件安装可套用“钢支撑等其他构件”安装定额。A.柱间支撑B.屋面支撑C.檩条D.钢墙架柱E.钢天窗架【答案】ABCE【解析】厂(库)房钢结构的柱间支撑，屋面支撑、系杆、撑杆、隅撑、檩条、墙梁、钢天窗架、通风器支架、钢天沟支架、钢板天沟等安装套用钢支撑等其他构件安装定额。19.下列关于门窗工程的定额说明，描述不正确的是( )。A.普通木门窗包含地弹簧门锁等五金配件B.成品金属门窗安装项目不包括五金安装C.防火门安装项目包括闭门器、顺位器D.厂库房大门安装均包括五金铁件材料费E成品木门(扇)、成品全玻璃门扇安装项目中包括门普通合页、地弹簧安装【答案】ABCD【解析】普通木门窗一般小五金已综合在五金材料费内，不另计算。地弹簧、门锁、门拉手、闭门器及铜合页等特殊五金另套用相应定额计算。成品金属门窗安装项目包括五金安装人工，五金材料费包括在成品门窗价格中。防火门安装项目不包括闭门器、顺位器。厂库房大门安装均包括五金铁件安装人工、五金铁件材料费另执行相应项目。20.下列项目不应计入建筑物超高人工及机械降效计算基数的是( )。A地上预制构件的安装B.大型机械安拆费C.地下装饰工程D.满堂脚手架工程E.地上砌体工程【答案】BCD【解析】建筑物超高人工及机械降效增加费包括的内容指建筑物首层室内地坪以上的全部工程项目，不包括大型机械的基础、运输、安拆费、垂直运输、各类构件单独水平运输、各项脚手架、现场预制混凝土构件和钢构件的制作项目。三、计算题(共75分)21、定清单综合单价(每小题8分,共24分)题中来作说明的工、料、机价格均以2018版定额本为准,不考虑浙建建发(2019)92号文所涉及的调整系数;综合单价所含费用费率按一般计税方法以招标控制价编制原则取定，不考虚费率调整因素。表内计量单位与定额本同口径,所有计算结果均保留2位小数。【答案】1、套4-24H，人工费：1013.85 x 1.1=1115.24 元/10m3材料费：2038.81+1.58(397.23-413.73)+(5172.67+1.58397.23)(1.03-1)= 2072.98元/10m3机械费：15.31 元/10m322、费用与造价(16分)题中未作说明的工、料、机价格均以2018版定额本为准,不考虑浙建发【2019】92号文所涉及的调整系数。所有计算结果均保2位小数。根据以下背景资料,按我省2018版计价依据,以招标控制价编制原则,填写并完成“费率计算表”和“工程费用计算表”。背景资料如下：(1)某市区国有投资房屋建筑工程,采用装配式整体混凝土结构,PC率(预制率)为35%(2)定额工期650日历天,定合同工期550天(3)建筑工程分部分项工程费12000万元,所含定额人工费和定积机械费合计为3600万元;建筑工程施工技术措施项目费3000万元,所含定额人工费和定题机械费合计为900万元;其他项目暂不考虑(4)本工程部分材料及构件需发生二次搬运(5)本工程采用一般计税法计税(税率为9%)23、计量与计价(35分)题中未作说明的工、料、机价格均以2018版定额本为准,不考虑浙建建发[2019]92号文所涉及的调整系数。所有计算结果均保留2位小数。某单层建筑物背景资料如下:(1)图1为一层柱及屋面梁示意图,钢筋混凝土梁,柱及屋面板顶标高均为3.80m,其中屋面板厚度为120m,梁、柱截面尺寸详见图示。(2)图2为一层建筑平面图,内、外砖墙均为240mm,采用240×115×90非粘土烧结页岩多孔砖以DM M7.5干混砌筑砂浆进砌筑:门窗数量及其洞口尺寸，构造柱平面布置及其截面尺寸详见图示;门窗洞口顶部标高未达框架梁底标高的需设置现浇混凝土过梁,过梁截面高度120mm,两端伸入砖墙各250mm,窗洞口底部标高1.20m。(3)构造柱、过梁采用C25非泵送商品混凝土,其余均为C30泵送商品混凝土。(4)地面做法:素土夯实,100mm厚碎石干铺垫层,80mm厚C20非泵送商品细石混凝土视平层,粘结剂密缝铺贴白色地砖(600mmx600mm),遇外墙设有门洞时,地面面层与外墙外侧齐平。【问题】(1)根据以上背景资料及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013要求,按“清单工程量计算表”所列内容计算该工程±0.00以上现浇混土构件浇捣、砌体砌筑、块料面层及地面垫层的清单工程量,并编制相应分部分项工程量清单。(2)根据《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版),以基期价格计算该块料楼地面的国标清单综合单价(企业管现费率取16.57%,利润率取8.10%)。
2020年二级建造师考试《机电实务》真题及答案解析（全）
单项选择题(共20题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1.建筑智能化工程中，电动阀门安装前应进行的试验是()。 A.模拟动作试验 B.阀门行程试验 C.关紧力矩试验 D.直流耐压测试 【答案】A 【解析】电磁阀、电动调节阀安装前，应按说明书规定检查线圈与阀体间的电阻，进行模拟动作试验和压力试验。P158。 2.施工单位应急预案体系组成的文件不包括()。 A.综合应急预案 B.专项应急预案 C.专项施工方案 D.现场处置方案 【答案】C 【解析】生产经营单位的应急预案体系主要由综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案组成。P260。 3.关于氧化镁电缆特性的说法，错误的是()。 A.氧化镁绝缘材料是无机物 B.电缆允许工作温度可达250℃ C.燃烧时会发生有毒烟雾 D.具有良好的防水和防爆特性 【答案】C 【解析】氧化镁电缆是由铜芯、铜护套、氧化镁绝缘材料加工而成的。氧化镁电缆的材料是无机物，铜和氧化镁的熔点分别为1038℃和2800℃，防火性能特佳;耐高温(电缆允许长期工作温度达250℃，短时间或非常时期允许接近铜熔点温度)、防爆(无缝铜管套及其密封的电缆终端可阻止可燃气体和火焰通过电缆进入电器设备)、载流量大、防水性能好、机械强度高、寿命长、具有良好的P地性能等优点，但价格贵、工艺复杂、施工难度大。P13-14。 4.下列风机中，属于按照排气压强划分的是()。 A.通风机 B.混流式风机 C.轴流式风机 D.单级风机 【答案】A 【解析】风机的分类,按照排气压强的不同划分，可分为:通风机、鼓风机、压气机。 按照气体在旋转叶轮内部流动方向划分，可分为:离心式风机、轴流式风机、混流式风机。 按照结构形式划分，可分为:单级风机、多级风机。P17。 5.机电安装工程测量的基本程序内容中，不包括()。 A.设置纵横中心线 B.仪器校准或检定 C.安装过程测量控制 D.设置标高基准点 【答案】B 【解析】无论是建筑安装还是工业安装的测量，其基本程序都是:设置纵横中心线→设置标高基准点→设置沉降观测点→安装过程测量控制→实测记录等。P22。 6.自动化仪表安装施工程序中，“综合控制系统试验”的紧后工序是()。 A.投运 B.回路试验、系统试验 C.交接验收 D.仪表电源设备试验 【答案】B 【解析】自动化仪表安装施工程序:施工准备→配合土建制作安装盘柜基础→盘柜、操作台安装→电缆槽、接线箱(盒)安装→取源部件安装→仪表单体校验、调整安装→电缆敷设→仪表管道安装→仪表电源设备试验→综合控制系统试验→回路试验、系统试验→投运→竣工资料编制→交接验收。参见教材P108 7.电梯渐进式安全钳动作试验的载荷为()。 A.50%额定载重量 B.100%额定载重量 C.110%额定载重量 D.125%额定载重量 【答案】D 【解析】对渐进式安全钳，轿厢应载有均匀分布的125%额定载重量。参见教材P175。 8.下列影响施工进度的因素中，属于施工管理能力的是()。 A.材料价格的上涨 B.安装失误造成返工 C.新标准技术培训 D.施工图纸设计变更 【答案】B 【解析】影响施工计划进度的因素中施工单位管理能力:施工单位的自身管理、技术水平以及项目部在现场的组织、协调与管控能力的影响。例如，施工方法失误造成返工，施工组织管理混乱，处理问题不够及时，各专业分包单位不能如期履行合同等现象都会影响施工进度计划。参见教材P227。 9.下列文件中，不属于施工技术交底依据的是()。 A.施工合同 B.施工组织设计 C.施工图纸 D.专项施工方案 【答案】A 【解析】施工技术交底的依据:项目质量策划、施工组织设计、专项施工方案、施工图纸、施工工艺及质量标准等。参见教材P208-209 10.下列消防系统调试内容中，不属于自动喷水灭火系统的是()。 A.稳压泵调试 B.消防水泵调试 C.排水设施调试 D.喷射功能调试 【答案】D 【解析】自动喷水灭火系统调试内容包括:水源测试、消防水泵调试、稳压泵调试、报警阀调试、排水设施调试、联动调试。参见教材P314。 11.下列施工质量控制行为中，属于事中控制的是()。 A.施工资格审查 B.施工方案审批 C.检验方法审查 D.施工变更审查 【答案】D 【解析】施工质量事中控制包括了设计变更、图纸修改、工程洽商等施工变更的审查控制。选项ABC属于事前控制。参见教材P235。 12.下列临时用电的做法中，存在事故隐患的是()。 A.电线电缆架空或穿管敷设 B.配电箱进线采用三相五线 C.电动工具均有漏电保护 D.照明箱外壳未接保护零线 【答案】D 【解析】临时用电工程必须由持证电工施工。检查内容包括:接地与防雷、配电室与自备电源、各种配电箱及开关箱、配电线、变压器、电气设备安装,电气设备调试，接地电阻测试记录等。D选项照明箱外壳未接保护零线存在隐患。参见教材P259。 13.下列绿色施工环境保护措施中，属于扬尘控制的是()。 A.对建筑垃圾进行分类 B.施工现场出口设置洗车槽 C.防腐保温材料妥善保管 D.施工后恢复被破坏的植被 【答案】B 【解析】扬尘控制:运送土方、垃圾、设备及建筑材料等时，不应污损道路。运输容易散落、飞扬、流漏的物料的车辆，应采取措施封闭严密。施工现场出口应设置洗车设施，保持开出现场车辆的清洁。参见教材P273。 14.机电工程项目成本控制的方法中，属于施工准备阶段控制的是()。 A.成本差异分析 B.施工成本核算 C.优化施工方案 D.注意工程变更 【答案】C 【解析】施工准备阶段(1)制定科学先进、经济合理的施工方案。(2)根据企业下达的成本目标，以分部分项工程实物工程量为基础，结合劳动定额、材料消耗定额和技术组织措施的节约计划，在优化的施工方案的指导下编制明细而具体的成本计划，并按照部门、施工队和班组的分工进行分解。(3)间接费用的编制与落实。根据项目建设时间的长短和参加建设人数的多少,编制间接费用预算,并进行明细分解,为今后的成本控制和绩效考评提供依据。参见教材P288。 15.单机试运行方案由项目总工程师组织编制后，审定人是()。 A.项目经理 B.企业总工程师 C.总监理工程师 D.建设单位负责人 【答案】B 【解析】项目部总工程师组织编写的单机试运行方案，应先报公司总工程师审定后,再报建设单位批准后实施。参见教材P325。 16.关于施工计量器具使用管理的说法，错误的是()。 A.属于强制检定的应按周期进行检定 B.企业应建立完善的计量器具管理制度 C.任何单位和个人不得擅自拆卸、改装计量基准 D.强制检定周期可根据企业实际使用情况来确定 【答案】D 【解析】对属于强制检定范围的计量器具应定期进行强制检定，未按照规定申请检定或者检定不合格的，企业不得使用。参见教材P332。 17.下列情况中，无需到供电部门办理用电手续的是()。 A.增加用电 B.变更用电 C.增设一级配电 D.新装用电 【答案】C 【解析】用电手续的规定:申请新装用电、临时用电、增加用电容量、变更用电和终止用电，应当依照规定的程序办理手续。参见教材P337。 18.压力容器安装前,不需要查验的是()。 A.竣工图样和产品合格证 B.产品质量证明文件 C.压力容器监督检验证书 D.使用维护保养说明 【答案】D 【解析】压力容器安装前应检查其生产许可证明以及出厂技术文件和资料，检查设备外观质量。出厂技术文件和资料包括:竣工图样;产品合格证、产品质量证明文件及产品铭牌的拓印件或复印件;压力容器监督检验证书;压力容器安全技术监察规程规定的设计文件，如强度计算书等。参见教材P354。 19.砌体工程量小于100m3的炉窑砌筑工程,在施工质量验收时应划分为()。 A.分部工程 B.分项工程 C.检验批 D.子分部工程 【答案】B 【解析】分项工程应按炉窑结构组成或区段进行划分，分项工程可由一个或若干个检验批组成。如高炉炉底、炉缸等，转化炉辐射段、过渡段和对流段等。当炉窑砌体工程量小于100m3时，可将一座(台)炉窑作为一个分项工程。参见教材P360。 20.建筑安装工程分部工程质量验收的负责人是()。 A.专业监理工程师 B.施工项目经理 C.设计单位技术负责人 D.建设单位项目负责人 【答案】B 【解析】分部(子分部)工程质量应由总监理工程师(或建设单位项目专业负责人)组织施工项目经理、项目技术负责人和有关勘察、设计单位项目负责人进行验收。参见教材P366。 二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或者2个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分) 21.关于履带式起重机安全作业的说法，正确的有()。 A.履带最大接地比压小于地面承载力 B.定期检验报告应在有效期内 C.负载行走应按说明书的要求操作 D.转场安拆均不需要检查验收 E.双机抬吊各承载小于额定载荷80% 【答案】ABCE 【解析】参见教材P31。 22.下列设备中，属于工业整装锅炉附件的有()。 A.省煤器 B.引风机 C.风管除尘器 D.汽包 E.水冷壁 【答案】ABC 【解析】锅炉附件安装主要包括省煤器、鼓风机及风管除尘器、引风机、烟囱以及管道、阀门、仪表、水泵等安全附件的安装。参见教材P93 23.金属浮顶罐充水试验的检验内容主要有()。 A.罐壁强度 B.浮顶升降试验 C.储罐容积 D.排水管严密性 E.罐底严密性 【答案】ABDE 【解析】储罐建造完毕，应进行充水试验，并应检查：罐底严密性，罐壁强度及严密性，固定顶的强度、稳定性及严密性，浮顶及内浮顶的升降试验及严密性，浮顶排水管的严密生等。进行基础的沉降观测。参见教材P104 24.关于建筑管道安装的说法正确的是()。 A.不同材质管道应先安装塑料管后安装钢制管道 B.埋地管道在安装结束隐蔽之前应进行隐蔽工程 C.冷热水管道垂直安装时热水管道左侧 D.金属排水管横管固定在承重结构上的固定件间距不大于3m E.室内排水立管与排出管端部的连接可采用两个45°弯头 【答案】CE 【解析】管道安装一般应按先主管后支管、先上部后下部、先里后外的原则进行安装。对于不同材质的管道应先安装钢质管道，后安装塑料管道。A选项错误。 埋地管道、吊顶内的管道等在安装结束隐蔽之前，应进行隐蔽工程验收，并做好记录。B选项错误。 金厲排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。固定件间距;横管不大于2m;立管不大于3m。D选项错误。参见教材P131-132 25.关于导管内穿线和槽盒布线的说法正确的与()。 A.同一交流回路导线可穿入不同金属导管内 B.不同电压等级的导线不能穿在同一导管内 C.导管内的导线接头应设置在专用的接线盒内 D.同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆 E.垂直安装的槽盒内导线敷设不用分段固定 【答案】BCD 【解析】导管内穿线和槽盒内敷线技术要求 (1)同一交流回路的绝缘导线不应敷设于不同的金属槽盒内或穿于不同金属导管内。 (2)不同回路、不同电压等级、交流与直流的导线不得穿在同一管内。 (3)绝缘导线的接头应设置在专用接线盒(箱)或器具内，不得设置在导管内。 (4)同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆。 (5)槽盒内的绝缘导线总截面积(包括外护套)不应超过槽盒内截面积的40%。 (6)绝缘导线在槽盒内应有一定余量，并应按回路分段绑扎;当垂直或大于45°倾斜敷设时，应将绝缘导线分段固定在槽盒内的专用部件上，每段至少应有一个固定点。 (7)管内导线应采用绝缘导线，A、B、C相线绝缘层颜色分别为黄、绿、红，中性线绝缘层为淡蓝色，保护接地线绝缘层为黄绿双色。 (8)导线敷设后，应用500V兆欧表测试绝缘电阻，线路绝缘电阻不应小于0.5兆欧。参见教材P138 26.关于洁净室空调风管制作的说法，正确的有()。 A.洁净度为N1级至N5级按中压系统风管制作 B.空调管道清洗后立即安装的风管可以不封口 C.内表面清洗干净且检查合格的风管可不封口 D.镀锌钢板风管的镀锌层损坏时应做防腐处理 E.矩形风管长度为800mm时不得有纵向拼接缝 【答案】BDE 【解析】洁净度等级N1级至N5级的按高压系统的风管制作要求。A选项错误。 风管及部件制作完成后，用无腐蚀性清洗液将内表面清洗干净，干燥后经检查达到要求即进行封口，安装前再拆除封口。C选项错误。 参见教材P151 27.焊接作业时，焊工遵循的作业文件有()。 A.焊接作业指导书 B.焊接工艺评定报告 C.技术交底的记录 D.焊缝检验方案 E.焊缝热处理方案 【答案】AC 【解析】焊工应取得相应的资格，获得了焊接工艺(作业)指导书，并接受了技术交底。参见教材P46. 28.设备找正时，常用的检测方法有()。 A.钢丝挂线法 B.放大镜观察接触法 C.显微镜观察法 D.高精度经纬仪测量法 E.导电接触讯号法 【答案】ABDE 【解析】常用设备找正的方法有钢丝挂线法、放大镜观察接触法、导电接触讯号法、经纬仪精密全站仪测量法。参见教材P283。 29.关于电力架空线路架设及试验的说法中，正确的有()。 A.导线连接电阻不应超过同长度导线电阻的2倍 B.检查架空线各相两侧的相位应一致 C.在额定电压下对空载线路的冲击合闸试验应进行3次 D.导线连接处的机械强度不应低于导线强度的测温仪90% E.检验导线接头的连接质量可用红外线测温仪 【答案】BCE 【解析】导线连接要求 (1)导线连接应接触良好，其接触电阻不应超过同长度导线电阻的1.2倍; (2)导线连接处应有足够的机械强度，其强度不应低于导线强度的95%; (3)在任一档距内的每条导线，只能有一个接头; (4)不同金厲、不同截面的导线，只能在杆上跳线处连接; (5)导线掛压连接前，要选择合适的连接管，其型号应与导线相符。 电力架空线路试验 1.测最线路的绝缘电阻应不小于验收规范规定; 2.检查架空线各相的两侧相位应一致; 3.在额定电压下对空载线路的冲击合闸试验应进行3次; 4.杆塔防雷接地线与接地装置焊接，测量杆塔的接地电阻值应符合设计的规定; 5.用红外线测温仪，测导线接头的温度，来检验接头的连接质量。参见教材P64。 30.关于工业管道系统压力试验的说法，正确的有()。 A.脆性材料管道严禁气压试验 B.在热处理前完成管道压力试验 C.试验合格后应及时填写实验记录 D.压力试验宜采用液体作为试验介质 E.严禁在金属脆性转变温度下试验 【答案】ACE 【解析】管道安装完毕，热处理和无损检测合格后，进行压力试验。B选项错误。 压力试验应以液体为试验介质，当管道的设计压力小于或等于0.6MPa时，可采用气体为试验介质，但应采取有效的安全措施。D选项错误。参见教材P82。 三、案例分析题 (一) 背景资料 A安装公司承包了一商务楼的机电安装工程项目，工程内容包括：通风空调、给排水、建筑电气和消防工程等。A公司签订合同后，经业主同意，将消防工程分包给B公司，在开工前，A公司组织有关工程技术管理人员，依据施工组织设计、设计文件、施工合同和设备说明书等资料，对相关人员进行项目总体交底。 A公司项目部进场后，依据施工验收规范和施工图纸制定了金属风管的安装程序：测量放线→支吊架安装→风管检查→组合连接→风管调整→风管绝热→漏风量测试→质量检查。 风管制作材料有1.0mm、1.2mm镀锌钢板、角钢等。施工后，风管板材拼接、风管制作、风管法兰连接等检查均符合质量要求。但防火阀安装和风管穿墙(如图)存在质量问题，监理工程师要求项目部返工。 项目部组织施工人员返工后，工程质量验收合格。 风管防火阀安装图 问题 1.开工前，需要对哪些相关人员进行项目总体交底? 2.项目部制定的金属风管安装程序存在什么问题?会造成什么后果? 3.本工程的风管板材拼接应采用哪种方法?风管与风管的连接可采用哪几种连接方式? 4.图中有哪些不符合规范要求?写出正确的做法。 【答案】 1.对项目部职能部门、专业技术负责人和主要施工负责人及分包单位有关人员交底。 2.正确顺序：测量放线→支吊架安装→风管检查→组合连接→风管调整→漏风量测试→风管绝热→质量检查。 风管绝热会影响漏风量测试，使漏风量测试结果不准确，导致风管漏风。 3.(1)小于等于1.2mm 采用咬口连接， (2)金属风管风与管连接采用法兰连接、薄钢板法兰连接等。 4.(1)大于等于630mm的防火阀应有独立支吊架 (2)穿墙套管厚度错误，套管壁厚不应小于1.6mm (3)聚氨酯发泡材料错误，应采用不燃且对人体无害的柔性材料封堵， 例如：防火泥 (二) 背景资料 某安装公司承包某热电联产项目的机电安装工程。主要设备材料(如母线槽等)由施工单位采购。合同签订后，安装公司履行相关开工手续，编制了施工方案及各分项工程施工程序。施工方案内容主要包括：工程概况、编制依据、施工准备、质量安全保证措施。针对低压配电母线槽的安装，制定了施工程序：开箱检查→支架安装→单节母线槽绝缘测试→母线槽安装→通电前绝缘测试→送点验收 在施工过程中，发生了以下事件： 事件1：建设单位对配电母线槽用途提出新的要求，通知了设计单位但其未能及时修改出图，后经协调，设计单位提供了修改图纸。供货单位拿到图纸后，由于建设单位工程款未及时支付给施工单位，导致母线槽未按原定计划采购生产。安装公司催促建设单位付款后，才使母线槽送达施工现场，但已造成工期延误。 事件2：母线槽安装完成后，因没能很好的进行成品保护，遭遇雨季建筑渗水，母线槽受潮，送电前绝缘电阻测试不合格，并且部分吊架安装不符合规范要求(如图)，质检员对母线槽安装提出了返工要求。母线槽拆下后，有5节母线槽的绝缘电阻测试值如下表，母线槽经干燥处理，增加圆钢吊架后返工安装，通电验收合格，但造成了工期的延误。 问题 1.安装公司编制的施工方案还应包括哪些内容? 2.表中，哪几节母线槽绝缘电阻测试值不符合规范要求?写出合格的要求。 3.图2中，母线槽安装有哪些不符合规范要求?写出符合规范要求的做法。 4.分别指出建设、设计和施工单位的哪些原因造成了工期延误? 【答案】 1.编制内容应包括工程概况、编制依据、施工安排、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、施工方法及工艺要求、质量安全保证措施等基本内容。 还需要施工安排、施工进度计划、资源配置计划、施工方法及工艺要求。 2.第3、5节 不符合要求，母线槽安装前，应测量每节母线槽的绝缘电阻值，且不应小于20MΩ。 3.(1)图2中，母线槽安装不符合规范要求的有: ①母线槽水平安装时，吊架的间距为3m，不符合规范要求; ②圆钢吊架直径D6，不符合规范要求; ③母线槽转弯处没有增设支架，不符合规范要求。 (2)规范要求: ①母线槽水平安装时吊架间距不应大于2m。 ②圆钢吊架直径不得小于8mm。 4.(1)建设单位，提出设计变更，没有及时付款给施工单位 (2)设计单位，没有及时出图 (3)施工单位，没有做好成品保护，安装吊架不符合规范，导致工期延误 (三) 背景资料： 某气象处理厂新建一套天然气脱乙烷装置，工程内容包含脱乙烷罐，丙烷制冷机组(两套)，冷箱的安装及配套钢结构，工艺管道，电器和仪表的安装调试等。某公司承接该项目后，成立项目部。进行项目策划，策划书中强调施工质量控制，承诺全面实行“三检制”。 安装后期，在制冷机组油管冲洗前，项目部对设备滑动轴承间隙进行了测量，均符合要求。按计划冲洗后，除一路直管外，其余油管路全部冲洗合格，针对一路冲洗不合格的油管，项目部采取的冲洗措施：将其他支管及主管的连接处加设隔离盲板，加大不合格支管的冲洗流量，采取措施后，冲洗合格。 试车时，主轴轴承烧毁，初步估计直接经济损失10万元，经查，在隔离挡板拆除过程中，通往主轴承的油路上的隔离盲板漏拆。监理工程师认为项目部未能严格执行承诺的“三检制”，责令项目部限期上报质量事故报告书。项目部按要求及时编写，并上报了质量事故报告。报告内容：事故发生的时间，地点。工程项目名称，事故发生后采取的措施，事故报告单位，联系人及联系方式等。监理工程师认为质量事故报告内容不完整，需要补充。 监理工程师在检查钢结构一级焊缝表面质量时，发现存在咬边、未焊满，根部收缩，弧坑裂纹等质量缺陷，要求项目部加强焊工的培训并对焊工的资质进行了再次核查。项目部进行了整顿和培训，作业人员的技术水品达到要求，项目进展顺利并按时完工。 问题 1.制冷机组滑动轴承间隙要测量哪几个项目?分别用什么方法测量? 2.针对主轴承烧毁事件，项目都在“三检制”的那些环节上出现了问题? 3.本工程的质量事故报告还应补充哪些内容?建设单位负责人接到报告后应于多长时间内向当地有关部门报告? 4.钢结构的一级焊缝中还可能存在哪些表面质量缺陷? 【答案】 1.顶间隙、侧间隙、轴向间隙 顶间隙：压铅法 侧间隙：塞尺测量 轴向间隙;推至极限位置，用塞尺或千分表测量 2.三检制 自检、互检、专检 自检：操作人员没有做好自己的工作的把关 互检：操作人员之间没有做好相互监督 专检：质量检验员没有做好试车前检查 3.应包括 (1)事故发生的时间、地点、工程项目名称、工程各参建单位名称; (2)事故发生的简要经过、伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失; (3)事故的初步原因; (4)事故发生后采取的措施及事故控制情况; (5)事故报告单位、联系人及联系方式; (6)其它应当报告的情况。 还应包括 ：工程各参建单位名称、事故发生经过、伤亡人数、初步估计直接经济损失、事故初步原因、事故控制情况、其他应当报告的情况。 4.焊缝表面缺陷(如焊缝尺寸不符合要求，咬边、表面气孔、表面夹渣、表面裂纹、焊瘤、弧坑等);还可能有表面气孔、表面夹渣、焊瘤等。 (四) 背景资料 某新建工业项目的循环冷却水泵站由某安装公司承建，泵站为半地下式钢制混凝土结构，水泵泵组设计为三用一备。设疑的一套2t×6m单梁桥式起重机用于泵组设备的检修吊装。该泵站为全厂提供循环冷却水，其中，鼓风机冷却水管道系统主要材料(见表4)。冷却水系统工程设计对管道冲洗无特别要求 表4 鼓风机房冷却水管道系统主要材料表 序号 名称 型号 规格 数量 备注 1 焊接钢管 DN100/DN50/DN40 120/150/90(m) 2 截止阀 J41T-16 DN100/DN50/DN40 2/6/12（个） 3 Y型过滤器 GL41-16 DN40 3（个） 4 平焊法兰 PN1-6 DN100/DN50/DN40 4/12/30（套） 5 六角螺栓 M16-70/M16-65 （略） 6 法兰垫片 DN100/DN50/DN40 （略） 7 压制弯头 DN100/DN50/DN40 （略） 8 异径管 DN100-50/DN100-40 （略） 9 三通 DN100-50/DN100-40 （略） 10 管道组合支吊架 组合件 （略） 11 压力表 Y100,1.6级 0-1.6KPa 3（级） 在泵房阀门，材料进场开箱验收时，所有阀门的合格证等质量证明文件齐全，除由一台DN300电动蝶阀的手动与电动转换开关无法动作，安装公司施工人员认为问题不影响阀门与管道的连接，虽将该阀门运至安装现场准备安装。 安装公司在起重机安装完成，验收合格后，整理起重机竣工资料，向监理工程师申请核验时，监理工程师认为竣工材料中缺少特种设备安装告知及监督监检等资料，要求安装公司补齐。 鼓风机房冷却水管道系统试压试验合格后，进行管道冲洗，冲洗压力和冲洗量满足要求，冲洗后验收合格。 问题： 1.表4中除焊接钢管、截止阀、平焊法兰、异径管、三通，还有哪集中材料属于管道组成件? 2.安装公司施工人员在开箱验收时的做法是否正确?应如何处置? 3.在起重机竣工资料报验时，监理工程师的做法是否正确?说明理由 4.鼓风机房冷却水管道冲洗的合格标准时什么?系统冲洗的最低流速为多少?系统冲洗需最小流量的计算应根据哪个规格的管道? 【答案】 1.Y型过滤器、六角螺栓(紧固件)、法兰垫片(密封件)、压制弯头属于组成件 2.错误，对不符合计划要求或质量不合格的材料应拒绝接收。 3.正确，特种设备安装检验及验收检验报告 属于施工记录资料 竣工资料包括： 1)工程前期及竣工文件材料。 2)工程项目合格证，施工试验报告。 3)施工记录资料。包括图纸会审记录、设计变更单、隐蔽工程验收记录;定位放线记录;质量事故处理报告及记录;特种设备安装检验及验收检验报告;分项工程使用功能检测记录等。 4)单位工程、分部工程、分项工程质量验收记录。 5)竣工图：项目竣工图是项目竣工验收，以及项目今后进行维修、改扩建等的重要依据;必须真实、准确地反映项目竣工时全部实际情况;要做到图物相符，技术数据可靠;应坚持核校审的制度，签字手续完备，加盖竣工图章，整理符合档案管理的要求。 4.合格标准：以排出口的水色和透明度与入口水目测一致为合格。 水冲洗流速不得低于1.5m/s 最小流量根据DN100的管道计算。
2021年二级建造师考试《市政实务》真题答案解析（完整版）(西藏/黑龙江/陕西/四川/海南/广东/河南/吉林/内蒙古/天津/北京)
一、单项选择题(共20题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最符合题意。) 1.下列沥青混凝土面层中,降噪效果最好的是 A.AC-13 B.AC—20 C.SMA D.OGFC 【答案】D 【解析】降噪排水路面结构组成:上面层(磨耗层)采用OGFC (大孔隙开级配排水式沥青磨耗层)沥青混合料，中面层、下(底)面层等采用密级配沥青混合料。 2.根据《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012以28d龄期为控制强度的水泥混凝土快速路、主干路、重交通道路面层的抗弯拉强度不低于 A.5.0MPa B.4.5MPa C.4.0MPa D.3.5MPa 【答案】A 【解析】面层水泥混凝土的抗弯拉强度不得低于4.5MPa ，快速路、主干路和重交通的其他道路的抗弯拉强度不得低于5.0MPa。 3.当刚性挡土墙受外力向填土一侧移动,墙后土体向上挤出隆起,这时挡土墙承受的压力被称为( ) A.主动土压力 B.静止土压力 C.被动土压力 D.隆起土压力 【答案】C 【解析】若刚性挡土墙在外力作用下，向填土一侧移动，这时作用在墙上的土压力将由静止压力逐渐增大，当墙后土体达到极限平衡，土体开始剪裂，出现连续滑动面，墙后土体向上挤出隆起，这时土压力增到最大值，称为被动土压力。 4.振动压路机在碾压改性沥青混合料路面时,应遵循( )的慢速碾压原则。 A.高频率、高振幅 B.高频率、低振幅 C.低频率、低振幅 D.低频率、高振幅 【答案】B 【解析】振动压路机应遵循"紧跟、慢压、高频、低幅"的原则，即紧跟在摊铺机后面，采取高频率、低振幅的方式慢速碾压。 5.关于桥梁结构受力特点的说法,错误的是( ) A.拱式桥的承重结构以受压为主,桥墩或桥台承受水平推力 B.梁式桥是一种在竖向荷载作用下无水平反力的结构 C.刚架桥在竖向荷载作用下,梁部主要受弯,而柱脚处也具有水平反力 D.在相同荷载作用下,同样跨径的刚架桥正弯矩比梁式桥要大 【答案】D 【解析】同样跨径的其他结构体系相比，梁内产生的弯矩最大 6.下列对钢筋混凝土保护层厚度的说法,正确的是( ) A.钢筋机械连接件的最小保护层厚度不得小于10mm B.后张法构件预应力直线形钢筋不得小于其管道直径的1/3 C.受拉区主筋的混凝土保护层为60mm时,应在保护层内设置钢筋网 D.普通钢筋的最小混凝土保护层厚度可小于钢筋公称直径 【答案】C 【解析】(四)钢筋的混凝土保护层厚度 钢筋的混凝土保护层厚度，必须符合设计要求。设计无要求时应符合下列规定: (1)普通钢筋和预应力直线形钢筋的最小混凝土保护层厚度不得小于钢筋公称直径，后张法构件预应力直线形钢筋不得小于其管道直径的 1/2。 (2)当受拉区主筋的混凝土保护层厚度大于50mm时，应在保护层内设置直径不小于6mm 、间距不大于 100mm的钢筋网。 (3)钢筋机械连接件的最小保护层厚度不得小于20mm。 7.在进行桥面防水层施工前,关于基层泥凝土强度和平整度的说法,正确的是( ) A.达到设计强度的80%以上,平整度大于1.67mm/m B.达到设计强度的80%以上,平整度不大于1.67mm/m C.达到设计强度的60%以上,平整度大于1.67mm/m D.达到设计强度的60%以上,平整度不大于1.67mmm 【答案】B 【解析】(1)基层混凝土强度应达到设计强度的80% 以上，方可进行防水层施工。(3)混凝土的基层平整度应小于或等于1.67mm/m 8.……水深5m、流速较大的黏性土河床的围岩类型是( ) A.土围堰 B.土袋围堰 C.钢板桩围堰 D.铁丝笼围堰 【答案】C 【解析】 9.如设计无要求，预应力钢筋混凝土悬臂盖梁拆除底膜时间应在( ) A.盖梁混凝土强度达到设计强度的75%后 B.盖梁混凝土强度达到设计强度后 C.预应力张拉完成后 D.孔道压浆强度达到设计强度后 【答案】B 【解析】 10.关于基坑降水的说法，正确的是( ) A.采用隔水幕的工程应在围合区域外侧设置降水井 B.真空井点在降水区域边角位置均匀布置 C.应根据孔口至设计降水水位深度来确定单、多级真空井点降水方式 D.施工降水可直接排入污水管网 【答案】C 【解析】选项A，采用隔水幕的工程应在围合区域内侧设置降水井。选项B，空井点在降水区域边角应加密。选项D，可排入城市雨水管网或河、湖，不应排入城市污水管道。 11.采用冻结法固结工作面地层时,不需要考虑的因素是( ) A.土质 B.土体含水量 C.地下水含盐层 D.地下水流速 【答案】A 【解析】冻结法是利用人工制冷技术，在富水软弱地层的暗挖施工时固结地层。通常，当土体的含水量大于2.5% 、地下水含盐量不大于3% 、地下水流速不大于40m/d时，均可适用常规冻结法，而土层含水量大于10%和地下水流速不大于 7-9m/d时，冻土扩展速度和冻结体形成的效果最佳。 12.喷锚暗挖隧道二次衬砌采用的混凝土,应具有( )功能 A.自密实 B.轻质 C.早强 D.补偿收缩 【答案】D 【解析】二次衬砌采用补偿收缩混凝土，具有良好的抗裂性能，主体结构防水混凝土在工程结构中不但承担防水作用，还要和钢筋一起承担结构受力作用。 13.下列属于给水处理构筑物的是( ) A.药剂间 B.工艺井 C.化验室 D.曝气池 【答案】A 【解析】水处理(含调蓄)构筑物，指按水处理工艺设计的构筑物。给水处理构筑物包括配水井、药剂间、混凝沉淀池、澄清池、过滤池、反应池、吸滤池、清水池、二级泵站等。污水处理构筑物包括进水闸井、进水泵房、格筛间、沉砂池、初沉淀池、二次沉淀池、曝气池、氧化沟、生物塘、消化池、沼气储罐等。 14.……热力管道敷设方式分类中,当敷设的独立管道支架离地面高度为3m时，该管道支架应分为( ) A.超高支架类 B.高支架类 C.中支架类 D.低支架类 【答案】C 【解析】按其支撑结高度不同，可分为高支架(H≥4m)、中支架(2m≤H<4m)、低支架(H<2m)。 15.聚乙烯燃气管道敷设时,以下随管走向敷设警示标识的顺序,由下至上正确的是( ) A.保护板→警示带→示踪线→地面标志 B.示踪线→警示带→保护板→地面标志 C.示踪线→保护板→警示带→地面标志 D.警示带→保护板→示踪线→地面标志 【答案】B 【解析】管道敷设时，应随管走向敷设示踪线、警示带、保护板，设置地面标志。 16.下列对垃圾填埋场HDPE,...... A.锚固沟回填土，按100m取一个...... B.对热熔焊接每条焊缝应进行真空检测，合格... C.对挤压焊缝每条焊缝应进行气压检测，合格... D.焊缝破坏性检测，按每1000m焊缝取一个... 【答案】D 【解析】选项A，50m取一个;选项B，热熔应进行气压检测;选项C，挤压焊应进行真空检测 17.下列所示的文件名称中，属于投标文件的是( ) A.投标报价 B.投标... C.投标人须知 D.投标文件.. 【答案】A 【解析】投标文件一般包括以下内容： 1)投标函。(2)投标报价。(3)施工组织设计或施工方案。(4)招标要求的其他材料。 18.系列向发包人进行工期与费用索赔的说法，正确的是( ) A.延期发出施工图纸进行的索赔 B.工程项目增加的变更导致的索赔 C.延误非关键线路上的工作产生的索赔 D.在保修期内偶遇恶劣气候导致的索赔 【答案】B 【解析】选项A只能索赔工期，选项C不能索赔工期，选项D只能索赔费用。 19.地铁车站主体结构防水卷材施工时，不需要铺附加层的部位是( ) A.阴阳处 B.变形缝处 C.施工缝处 D.穿墙管周围 【答案】C 【解析】防水卷材在以下部位必须铺设附加层，其尺寸应符合以下规定:1)阴阳角处 500mm幅宽。2) 变形缝处 600mm幅宽，并上下各设一层。3)穿墙管周围 300mm幅宽，150mm长。 20.关于施工质量验收的说法，错误的是( ) A.··工程中的分包工程质量控制资料，由分包单位整理后移交··· B.··工程隐蔽前应由监理单位验收合格 C.··结构安全和使用功能的试块、试件、材料应进行见证取样 D.重要部位的地基与基础、主体结构等分部工程，由施工单位、监理单位、建设单位项目负责人参加验收 【答案】D 【解析】分部(子分部)工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术、质量负责人等进行验收。对于涉及重要部位的地基与基础、主体结构、主要设备等分部(子分部)工程，其勘察、设计单位工程项目负责人也应参加验收。 二.多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或者2个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分) 21.SMA混合料是一种以沥青、矿粉及纤维稳定剂组成的沥青……说法正确的是( ) A.SMA是一种连续级配的沥青混合料 B.5mm以上的粗集料比例高达70%～80% C.矿粉用量达7%～13% D.沥青用量较少 E.宜选用针入度小、软化点高、温度稳定性好的沥青 【答案】BCE 【解析】(1) SMA混合料是一种以沥青、矿粉及纤维稳定剂组成的沥青玛蹄脂结合料，填充于间断骨架中所形成的混合料。(2) SMA是一种间断级配的沥青混合料，5mm 以上的粗集料比例高达70%-80%。矿粉用量达7%-13% ;沥青用量较多，高达6.5%-7%. 粘结性要求高，宜选用针入度小、软化点高、温度稳定性好的沥青。 22.采用铺设土工布加固地基时，土工布应满足的技术指标有()。 A.抗拉强度 B.抗压强度 C.顶破强度 D.D材料厚度 E.渗透系数 【答案】ACDE 【解析】土工合成材料应具有质量轻、整体连续性好、抗拉强度较高、耐腐蚀、抗微生物侵蚀好、施工方便等优点，非织型的土工纤维应具备孔隙直径小、渗透性好、质地柔软、能与土很好结合的性能。所选土工合成材料的幅宽、质量、厚度、抗拉强度、顶破强度和渗透系数应满足设计要求。 23.关于模板支架刚度验算要求的说法，正确的是()。 A.荷载组合需要考虑模板和支架自重 B.荷载组合需要考虑混凝土自重 C.荷载组合需要考虑施工人员及施工材料机具等荷载 D.荷载组合需要考虑振捣混凝土时的荷载 E.外露模板的挠度限值为模板构件跨度的1/400 【答案】ABE 【解析】验算刚度用的荷载组合有：1.模板拱架和支架自重;2.新浇筑混凝土、钢筋混凝土或污工、砌体的自重力;3.设于水中的支架所承受的水流压力、波浪力、流冰压力、船只及其他漂浮物的撞击力;4.其他可能产生的荷载，如风雪荷裁、冬期施工保温设施荷载等。选项CD是计算模板、支架强度的荷载组合。验算模板、支架和拱架的刚度时，其变形值不得超过下列规定：1)结构表面外露的模板挠度为模板构件跨度的1/400;E正确。2)结构表面隐蔽的模板挠度为模板构件跨度的1/250;3)拱架和支架受载后挠曲的杆件，其弹性挠度为相应结构跨度的1/4004)钢模板的面板变形值为1.5mm;5)钢模板的钢楞柱箍变形值为L/500B/500(L一计算跨度一柱宽度)。 24.下列混凝土中，洒水养护时间不得少于14d的有()。 A.普通硅酸盐水泥混凝土 B.矿渣硅酸盐水泥混凝土 C.掺用缓凝型外加剂的混凝土 D.有抗渗要求的混凝土 E.高强度混凝土 【答案】CDE 【解析】采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥的混凝土，洒水养护不得少于7d。掺用缓凝型外加剂或有抗渗等要求以及高强度混凝土，不少于14d。 25.关于喷锚暗挖法施工隧道支护的说法，正确的是()。 A.由初期支护和二次衬砌共同承担基本荷载 B.初期支护从上往下施工、二次衬砌从下往上施工 C.二次衬砌在初期支护完成后立即施工 D.初期支护允许变形小 E.不允许带水作业 【答案】BDE 【解析】A选项错误，初期支护和二次衬砌共同承担特殊荷载。B选项正确，初期支护必须从上向下施工，二次衬砌模筑必须通过变形量测确认初期支护结构基本稳定时，才能施工，而且必须从下往上施工，绝不允许先拱后墙施工。C选项错误，初期支护的变形达到基本稳定，且防水结构施工验收合格后，可以进行二次衬砌施工。D选项正确，浅埋暗挖法支护衬砌的结构刚度比较大，初期支护允许变形量比较小，有利于减少底层的扰动及保护周边环境。E选项正确，喷锚暗挖法施工不允许带水作业。 26.在明挖基坑外进行地基加固的目的包括()。 A.止水 B.减少围护结构承受的主动土压力 C.减少围护结构位移 D.防止坑底土体隆起 E.弥补围护结构插入深度不足 【答案】AB 【解析】基坑外加固的目的主要是止水，并可减少围护结构承受的主动土压力。基坑内加固的目的主要有：提高土体的强度和土体的侧向抗力，减少围护结构位移，保护基坑周边建筑物及地下管线;防止坑底土体隆起破坏;防止坑底土体渗流破坏;弥补围护墙体插入深度不足等。 27.直径为3500mm的钢筋混凝土排水管，管顶覆土6~7m，位于含水的砂卵石地层，当无降水条件时，可使用的不开槽施工方法为()。 A.定向钻法 B.密闭式顶管法 C.夯管法 D.浅埋暗挖法 E.盾构法 【答案】BE 【解析】定向钻法，管径和地层均不符合要求。夯管法，管径不符合要求，砂卵石地层施工困难。浅埋暗挖法，必须配合降水，所以不符合题意。 28.关于燃气管网附属设备安装要求的说法，正确的有() A.阀门上有箭头标志时，应依据介质的流向安装 B.补偿器按气流方向安装在阀门的上侧 C.排水器盖应安装在排水器井的中央位置 D.放散管应装在最低点和每个阀门之后 E.地下燃气管道上的阀门，一般都设置在阀门井外 【答案】AC 【解析】方向性：一般阀门的阀体上有标志，箭头所指方向即介质的流向，必须特别注意，不得装反。(A正确)补偿器常安装在阀门的下侧(按气流方向)，利用其伸缩性能，方便阀门的拆卸和检修。(B错误)排水器盖应安装在排水器井的中央位置，出水口阀门的安装位置应合理，并应有足够的操作和检修空间。(C正确)放散管应装在最高点和每个阀门之前(按燃气流动方向)。(D错误)为保证管网的安全与操作方便，地下燃气管道上的阀门一般都设置在阀门井内。(E错误) 29.关于管道工程施工测量的说法，正确的是()。 A.压力管道的中心桩间距可为15~20m B.排水管道高程以管中心高程为控制基准 C.给水管道以管内底高程为控制基准 D.管道铺设前，应校测管道中心及高程 E.分段施工时，应对相邻已完成的管道进行复核 【答案】ADE 【解析】A选项正确，排水管道中线桩间距宜为10m，给水管道、燃气管道和供热管道的中心桩间距宜为15~20m。B、C选项错误，排水管道工程高程应以管内底高程作为施工控制基准，给水等压力管道工程应以管道中心高程作为施工控制基准。D选项正确，在挖槽见底前、浇筑混凝土基础前、管道铺设或砌筑构筑物前，应校测管道中心线及高程。E选项正确，分段施工时，相邻施工段间的水准点宜布设在施工分界点附近，施工测量时应对相邻已完成管道进行复核。 30.热力管道对口焊接质量检验项目包括()。 A.坡口质量 B.对口间隙 C.焊缝高度和宽度 D.错边量 E.纵焊缝位置 【答案】ABDE 【解析】对口质量应检验坡口质量、对口间隙、错边量和纵焊缝位置。 二.案例题(共5题，1-3题每题20分,4-5题每题30分。 案例一 某公司承建南方一主干路工程，道路全长=2.2km，地勘报告揭示 K1+500-K1+650 处有一暗塘，其他路段为杂填土，暗塘位置见示意图 1-1.设计单位在暗塘范围采用双轴水泥土搅拌桩加固的方式对机动车道路基进行复合路基处理，其它部分采用改良换填的方式进行处理，路基橫断面见示意图 1-2.为保证杆线落地安全处置，设计单位在暗塘左侧人行道下方布设现浇钢筋混凝土盖板管沟，将既有低压电力、通信线缆敷设沟内，盖板管沟断面见示意图 1-3.针对改良换填路段，项目部在全线施工展开之前做了 100m 的标准试验段，以便选择压实机具、压实方式等。 问题 1.按设计要求，项目部应采用喷浆型搅拌机还是喷粉型搅拌桩机? 2.写出水泥土搅拌桩的优点 3.写出图 1-3 中涂料层及水泥砂浆层的作用，补齐底板厚度 A 和盖板宽尺寸 4.补充标准试验段需要确定的技术参数。 参考答案： 1.应选用喷浆型搅拌机 2.①最大限度地利用了原士。 ②搅拌时无振动、无噪声和无污染，可在密集建筑群中进行施工，对周围原有建筑物及地下沟管影响很小。 ③根据上部结构的需要，可灵活地采用柱状、壁状、格栅状和块状等加固形式。 ④与钢筋混凝土桩基相比，可节约钢材并降低造价。 3.防水作用;底板厚度 A：200mm;盖板宽尺寸：1930mm 4.压实遍数、虚铺厚度、预沉量值 案例二 某公司承接了某市高架桥工程，桥幅宽 25m，共 14 跨，跨径为 16m，为双向六车道，上部结构为预应力空心板梁，半幅桥断面示意图如图 2 所示，合同约定 4 月 1 日开工，国庆通车，工期 6 个月。其中，预制梁场(包括底模)建设需要 1 个月，预应力空心板梁预制(含移梁)需要 4 个月，制梁期间正值高温，后续工程施工需要 1 个月。每片空心板梁预制只有 7 天时间，项目部制定的空心板梁施工工艺流程依次为:钢筋安装→C→模板安装→钢绞线穿束→D→养护→拆除边模→E→压浆→F，移梁让出底模。项目部采购了—批钢绞线共计 5Ot,抽取部分进行了力学性能试验及其他试验，检验合格后用于预应力空心板梁制作。 问题 1.写出图 2 桥面铺装层中 A、B 的名称。 2.写出图中桥梁支座的作用，以及支座的名称。 3.列式计算预应力空心板梁加工至少需要的模板数量。(每月按 30 天计算) 4.补齐项目部制定的预应力空心板梁施工工艺流程，写出 C、D、E、F 的工序名称。 参考答案： 1. A:沥青混凝土桥面铺装层(桥面铺装)(2 分); B∶钢筋混凝土整平层(整平层)( 2 分) 2.支座的作用:连接上部结构与下部结构(2 分);将上部结构承受的荷载(1 分)和变形(位移和转角)( 1 分)传递给桥梁下 部结构。支座名称:板式橡胶支座( 1 分) 3.空心板总数为:24×14=336 片( 1 分)空心板预制时间为:4×30=120 天( 1 分)，每片需要预制 7 天，336×7÷ 120=19.6。( 1 分)故需模板数量为 20 套。(2 分) 4.C:预应力孔道安装(1 分);D:混凝土浇筑( 1 分) ;E:预应力张拉(1 分) ;F:封锚(1 分)。 案例三 某公司承建—项地铁车站土建工程，车站长 236m，标准度宽 19.6m，底板埋深 16.2m，地下水位标高为 13.5m，车站为地下二层三跨岛式结构，采用明挖法施工，围护结构为地下连续墙，内支撑第一道为钢筋混凝土支撑，其余为ψ800mm 钢管支撑，基坑内设管井降水。车站围护结构及支撑断面示意如图 3-1.车站围护结构及支撑断面示意图(单位：mm) 问题 1.判断该基坑自身风险等级为几级?补充其它监测应测项目。 2.图 3-1 右侧虚线范围断面内应该设几道水平施工缝?写出图 3-2 中底板与负二层侧墙水平施工缝正确位置对应的字母。 3.该仓顶板混凝土浇筑过程应留置几组混凝土试件?并写出对应的养护条件。 4.支架搭设方案是否需经专家论证?写出原因。 参考答案： 1.二级风险等级(2 分);地下连续墙体水平位移( 1 分)支撑轴力(1 分)，地表沉降( 1 分)，地下水位( 1 分)。 2.4 道(2 分) ，A( 2 分) 3.3 组( 2 分)，养护条件:与顶板混凝土同条件养护( 2 分)，养护期不得少于 14 天( 2 分)。 4.需要经专家论证(2 分)原因:虽然支架搭设高度不足 8m，但是顶板分仓浇筑，每仓跨度为 20m ( 1 分)，根据相 关规范要求搭设跨度 18m 以上(1 分)，是需要进行专家论证的。 案例四 某公司承建一项道路扩建工程，在原有道路一侧扩建，并在路口处与现况道路交接，现况道路下方有多条市政管线，新建雨水管线接入现况路下既有雨水管线。都进场后，编制了施工组织设计、管线施工方案、道路施工方案、交通导行方案及季节性施工方案。道路中央分隔带下布设一条 D1200mm雨水管线，管线长度 800m，采用平接口钢筋混凝土管，道路及雨水管线布置平面如图 4-1 所示。沟槽开挖深度H≤4m，采用放坡法施工，沟槽开挖断面如图4-2 所示;H>4m 时，采用钢板桩加内支撑进行支护。 为保证管道回填的质量要求，项目部选取了适宜的回填材料，并按规范要求放坡。扩建道路与现状道路均为沥青混凝土路面，在新旧路接头处，为防止产生裂缝，采用阶梯型接缝，新旧路接缝处逐层骑缝设置了土工格栅。 问题 1.补充该项目还需要编制的专项施工方案。 2.计算图 4-1 中 Y21 管内底标高 A，图 4-2 中该处的开挖深度 H 以及沟槽开挖断面上口宽度 B(保留 1 位小数)。(单位：m) 3.写出管道两侧及管顶以上 500mm 范围内回填土应注意的...... 4.写出新旧路接缝处，除了骑缝设置土工格栅外，还有哪几..... 参考答案： 1.沟槽开挖工程专项方案、管线保护专项方案、沟槽支护方案、管道吊装方案。 2.管内底标高 A=19.526+40×2‰=19.606m。 开挖深度=22.89-19.526+0.12+0.18=3.664m 上口宽度 B=3+3.664×0.75×2+2×0.75×2≈11.5m 3.①人工回填②对称回填③回填土不得直接扔在管道上④不得集中堆土⑤管道有效支撑角采用中粗砂 ⑥回填应在一天气温最低时间进行。⑦采用轻型压实机具不得用压路机碾压，两侧压实的高差不超过 300mm 4.刷粘层油，搭接厚度控制，先横向碾压，在纵向压实
2021年二级建造师机电实务真题答案（完整版）(江西/陕西第二批次/江苏/宁夏/浙江/甘肃/新疆/重庆/安徽/湖北/湖南/山东/辽宁/广西/青海/福建/河北/上海/山西）
一、单选题(共 20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.建设工程竣工验收时，审核竣工文件的单位是( )。 A.施工单位 B.监理单位 C.建设单位 D.设计单位 【参考答案】 B 2.下列沟通协调内容中，属于外部沟通协调的是( )。 A.各专业管线的综合布置 B.重大设备安装方案的确定 C.施工工艺做法技术交底 D.施工使用的材料有序供应 【参考答案】 B 3.建筑安装工程进度款支付的申请内容中不包括( )。 A.已支付的合同价款 B.本月完成的合同价款 C.已签订的预算价款 D.本月返还的预付价款 【参考答案】 C 4.对开式滑动轴承安装不包括什么( )。 A.清洗 B.检查 C.刮研 D.账套 【参考答案】 D 5.新建供电系统逐级送电的顺序是() A.先低压后高压，先干线后支线 B.先高压后低压，先干线后支线 C.先高压后低压，先支线后干线 D.先低压后高压，先支线后干线 【参考答案】 B 6.关于超声波物位计安装要求，错误的是( ) A.应安装进料口上方 B.传感器宜垂直于物料表面 C.在信号波束角内不应有遮挡物 D.物料的最高物位不应进入仪表的盲区 【参考答案】 A 7.空调绝热材料进场见证取样的复验性能中不包括( ) A.热阻 B.密度 C.吸水率 D.氧含量 【参考答案】 D 8.下列社会资本投资的公用设施项目中必须招标的是( ) A.单项施工合同估算价 900 万元的城市轨道交通工程 B.合同估算价 100 万元的公路项目重要材料采购服务 C.合同估算价 80 万元的水利工程设计服务 D.合同估算价 50 万元的电力工丨程勘察服务 【参考答案】A 9.液压电梯系统不包括，( ) A.曳电引系统 B.泵站系统 C.导向系统 D.电气控制系统 【参考答案】 A 10.自动喷水灭火系统的闭式喷头在安装前应进行( )。 A.喷洒性能试验 B.强度性能试验 C.耐湿性能试验 D.密封性能试验 【参考答案】D 11.涂料进场验收时供料方提供的产品质量证明文件不包括()。 A.材料检测报告 B.产品检测方法 C.涂装工艺要求 D技术鉴定文件 【参考答案】 C 12.施工机具按类型和性能参数的选择原则不包括( )。 A.满足工程需要 B.保证质量要求 C.施工方案需要 D.装备规划要求 【参考答案】 D 13.室外排水管道施工程序中，防腐绝热∶的紧前工序是( )。 A.系统清洗 B.系统通水试验 C.管道安装 D.系统闭水试验 【参考答案】 D 14.关于管道安装后需要静电接地的说法正确的是( )。 A.每对法兰必须设置导线跨接 B.静电线应采用螺栓连接 C.跨接引线与不锈钢管道直连 D.静电接地安装后应进行测试 【参考答案】 D 15.锅炉受热面组件采用直立式组合的优点()。 A.组合场面积大 B.便于组件吊装 C.钢材耗用量小 D.安全状况较好 【参考答案】 B 16.下列条件中不属于机电I程索赔成立的前提条件是()。 A.已造成承包商工程项目成本额外支出 B.承包商按规定时限提交索赔意向和报告 C.承包商履约过程中发现合同的管理漏洞 D.造成工期损失的原因不是承包商的责任 【参考答案】C 17.下列工序中不属于工业钢结构一般安装程序的是( )。. A.部件加工 B.构件检查 C.基础复查 D.钢柱安装 【参考答案】 A 18.下列参数中不属于会议灯光系统要求检测的是( )。 A.照度 B色温 C.光源 D显色指数 【参考答案】 C 19.下列情况中，不需要修改或补充施工组织设计的是( )。 A.工程设计有重大变更 B.各项管理目标有重大变化 C.施工班组有重大调整 D.主要施工方法有重大调整 【参考答案】 C 20.关于三相四孔插座接线的说法，正确的是() A.保护接地导体(PE)应接在下孔 B.保护接地导体(PE)在插座间串联连接 C.同一场所的三相插座接线相序应一致 D.相线利用插座本体的接线端子转接供电 【参考答案】 C 二、多选题(共 10 题，每题 2分，每题的备选项中，有 2 个或2个以上符合题意，至 少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得 0.5 分)， 1.企业申请新装用电时，应向供电部门门提供的资料包括( )。 A. 用电负荷 B. 用电性质 C.用电设备 D.用电规划 E.用电方法 【参考答案】 A，B， C，D 【解析】 用户申请新装或增加用电时，应向供电企业提供用电工程项目批准的文件及有关的用电资料。包括用电地点电力用途、用电性质、用电设备、用电设备清单、用电负荷、保安电力、用电规划等，并依照供电企业规定如实填写用电电请书及办理所需手续。 2.关于声级计的使用要求，正确的有()。 A.选用的量程和精度应满足噪声检测要求 B.送所属企业的计量管理部门校准成校验 C.定期送法定或授权的计量检定机构检定 D.经验货和验证合格后即可发放使用测量 E.必须具有计量检定证书或计量检定标记 【答案】CE 3.关于压力容器许可制度的说法,正确的有()。 A.固定式压力容器不单独许可 B.各类气瓶安装无需许可 C.压力容器改造需单独许可 D.压力容器重大修理需单独许可 E.A1级可覆盖A2级、D级 【答案】ABE 4.关于起重卸扣的使用要求，正确的有()。 A.按额定负荷标记选用 B.无标记的不得使用 C.可用焊接的方法修补 D.永久变形后应报废 E.只应承受纵向的拉力 【答案】ABDE 5.管道工程施工测量的准备工作应包括()。 A.勘察施工现场 B.确定施测精度 C.设置沉降观测点 D.测设施工控制桩 E.绘制施测草图 【答案】ABE 6.下列材料中，不属于有机绝缘材料的有() A.云母 B.石棉 C.硫磺 D.橡胶 E.矿物油 【答案】ABC 7.动力式压缩机按结构形式和工作原理可分为()。 A.轴流式压缩机 B.容积式压缩机 C.离心式压缩机 D.往复式压缩机 E.混流式压缩机 【答案】ACE 8.关于工业安装工程质量验收的说法,正确的有() A.质量检验数量应符合验收标准 B.隐蔽工程应在隐蔽前验收合格 C.单位工程的验收由监理单位组织 D.质量验收前施工单位应自检合格 E.分包工程的质量验收由分包单位申报 【答案】ABD 9.下列建筑安装工程检验批的质量验收项目中，属于主控项目的是()。 A.母线槽的绝缘电阻值 B.卫生器具安装的水平度 C.空调水管的支架间距 D.金属风管的严密性检验 E.风机盘管排水管坡度 【答案】AD 10.关于焊接操作要求的说法，正确的有()。 A.定位焊缝不得熔入正式焊缝 B.不得在焊接坡口内试验电…… C.盖面焊道不得锤击清除应力 D.焊机电流表未校验不得使用 E.焊接中断时应控制冷却速度 【答案】CDE 三、实务操作和案例分析题(共4题，每题20分) 案例一 【背景资料】 某市财政拨款建设一综合性三甲医院，其中通风空调工程采用电子方式公开招标。某外省施工单位在电子招标投标交易平台注册登记，当下载招标文件时，被告知外省施工单位需提前报名，审核通过后方可参与投标。 最终该施工单位中标，签订了施工承包合同，采用固定总价合同，签约合同价3000万元(含暂列金额100万元)。合同约定：工程的主要设备由建设单位限定品牌，施工单位组织采购，预付款20%;工程价款结算总额的3%作为质量保修金。 500台同厂家的风机盘管机组进入施工现场后，按不考虑产品节能认证等情况，施工单位抽取了一定数量的风机盘管机组进行了节能复验，复验的性能参数，包括机组的供冷凉供热量和水阻力等。 排烟风机进场报验后，安装就位于屋顶的混凝土基础上，风机与基础之间安装橡胶减震垫，设备与排烟风管之间采用长度200mm的普通帆布短管连接，见图1。监理单位在验收过程中发现，排烟风机的上述做法不合格，要求施工单位整改。 工程竣工结算时，经审核预付款已全部抵扣，完成设计变更，增加费用80万元，暂列金额无其他使用。 【问题】 1.要求外省施工单位需提前审核通过后方可参与投标是否合理?说明理由。 2.风机盘管机组的现场节能复验应在什么时点进行?还应复验哪些性能参数?复验数量最少选取多少台? 3.指出图1屋顶排烟风机安装的不合格项。应怎么纠正? 4.计算本工程质量保修金的金额。本工程进度价款的结算方式可以有哪几种方式? 【答案】 1.要求外省施工单位提前审核通过后方可参与投标不合理。 理由:《招标投标法》规定，招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇。 2.风机盘管机组进场时进行节能复验，还应对机组的风量、功率及噪声等性能进行见证取样检验，复验合格后再进行安装。复验应全部检验,涉及节能环保的项目应进行全部检验。 3.设置橡胶减震垫不合格。防排烟风机应设在混凝土或钢架基础上，且不应设置减振装置;若排烟系统与通风空调系统共用且需要设置减振装置时，不应使用橡胶诫振装置。 设置200mm普通帆布短管不合格。防排烟系统的柔性短管必须采用不燃材料，要设置不燃材料替换。 排烟风机总管上没有安装排烟防火阀不合格。排烟风机总管上应设置排烟防火阀。 排烟风机出口设置不锈钢钢丝网不合格，应拆除不锈钢钢丝网。 4.最终结算金额为3000-20=2980万元，质量保证金为2980*3%=89.4万元。 案例二 【背景资料】 某施工单位承包一新建风电项目第35kV升压站和35kV。架空线路。根据线路设计。架空线路需跨越铁路。升压站内设置一台35kV的油浸式变压器，施工单位项目部及生活营地设置在某行政村旁。未经铁路部门许可，占用铁路用地存放施工设备，受到铁路部门处罚停工处理，造成了工期延误。 设计交底后，项目部依据批准的施工组织设计和施工方案。逐级进行了交底，但在变压器。管母线安装时，发现母线出线柜出口与变压器接口不在同一直线上。导致管母线无法安装。经核实，是因变压器基础位置与站内道路冲突，土建设计师以对变压器基础进行了位置变更，但电气设计时未及时跟进电气图修改管母线仍按原设计图供货，经协调，管母线返厂加工处理，为保证合同工期，项目部组织人员连夜加班进行管母线安装，采用大型照明灯增配电焊机切割机等机器。期间因扰民被投诉项目部整改后完成施工，但造成了工期延误。 升压站安装完成后，进行了变压器交接实验，试验内容见表2。监理认为试验内容不全项目部补充了交接试验项目，通过验收。 【问题】 1.项目部在设置生活营地时需要与哪些部门沟通协调。 2.在降低噪声和控制光污染方面，项目部应采取哪些措施? 3.变压器交接试验还应补充哪些项目? 4.造成本工程工期延误的原因有哪些? 【答案】 1.居民(村民)、公安、医疗、店里、其他单位等 2.噪声与振动控制(1)在施工场界对噪声进行实时监测与控制,现场噪声排放不得超过国家标准(1分)(2)尽量使用低噪音(1分)、低振动的机具(1分)，采取隔声与隔振措施(1分) 光污染控制(3分)(1)夜间电焊作业应采取遮挡措施，避免电焊弧光外泄。(2)大型照明灯应控制照射角度，防止强光外泄。 3.绝缘油试验、测量绕组连同套管的直流电阻、绕组连同套管交流耐压试验、(3分) 4.(1)未经铁路部门许可占用场地，受到铁路部门的处罚,停工处理(1分) (2)与电气设计师未及时协调，电气设计师未及时跟进图纸，造成无法安装(1分) (3)管每线返厂加工处理(1分)(4)对施工现场未进行合规绿色施工管理，光污染及声污染造成造成扰民，被投诉整改，导致工期延误(1分) 案例三 【背景资料】 某安装公司中标机电工程项目， 承包内容有工艺设备及管道工程，暖通工程、电气工程和给排水工程。安装公司项目部进场后，进行了成本分析，并将计划成本向施工人员进行交成:依据施工总进度计划，组织施工，合理安排人员，材料、机械等，使工程按合同要求进行。 在工艺设备运输及吊装前，施工员向施r班组进行技术交底，交底内容包含施工时间、工艺设备安装位置、安装质量标准、质量通病及预防办法等。 在设备机房施工期间，现场监理工程师发现某工艺管道取源部件的安装位置如图3所示，认为该安装位置不符合规范要求，要求项目部整改。 施工期间，露天水平管道绝热施工验收合格后，进行金属薄钢板保护层施工时，施工人员未严格按照技术交底文件施工，水平管道纵向接缝不符合规范规定，被责令改正。 在工程竣工验收后，项目部进行了成本分析，数据收集如表3所示。 【问题】 1.工艺设备施工技术交底中，还应增加哪些施工质量要求? 2. 图3中气体管道压力表与温度表取源部件位置是否正确?说明理由。蒸汽管道的压力表取压点安装方位有何要求? 3.管道绝热按用途可分为哪几种类型?水平管道金属保护层的纵向接缝应如何搭接? 4.列式计算本工程的计划成本及项目总成本降低率。 【答案】 1.不合理;(1分)理由:任何单位和个人不得在招标投标活动中设置注册登记(2分)、投标报名等前置条件限制潜在投标人下载资格预审文件或者招标文件。(2分) 2.(1)气体管道压力表与温度取源部件位置不正确。 理由:压力取源部件应安装在温度取源部件的上游侧.答题卡分)(2)测量蒸汽压力时，取压点的方位在管道的上半部(1分)，或者下半部与管道水平中心线成0~45°夹角的范围内。(1分) 理由:压力取源部件应安装在温度取源部件的上游侧.答题卡分)(2)测量蒸汽压力时，取压点的方位在管道的上半部(1分)，或者下半部与管道水平中心线成O~45°夹角的范围内。(1分) 3.管道绝热按其用途可分为保温、保冷、加热保护三种类型。水平管道金属保护层的环向接缝应沿管道坡向，搭接在低处，其纵向接缝宜布置在水平中心线下方的15°-45°处，并应缝口朝下。当侧面或底部有障碍物时，纵向接缝可移至管道水平中心线上60°以内。 4.(1)质量保修金的金额为:(3000-100)×3%=87万;(1分)(2)结算方式:一般工程进度款的结算方式包括定期结算(1分)、分段结算(1分)、竣工后一次性结算(1分) 案例四 【背景资料】 业主已将其划分为一个单位工程,包括土建工程、设备工程、管道工程等分部工程。其核心设备的气体压缩机为分体供货现场安装，气体处理装置厂房为钢结构，厂房内安装2台额定吊装重量为30/5t桥式起重机。 安装公司编制了压缩机吊装专项施工方案，计划在厂房封闭和桥式起重机安装完成后，进行气体压缩机的吊装;自重30t以上的压缩机部件采取两台桥式起重机抬吊工艺，其余部件采用单台桥式起重机吊装。安装公司组织了吊装专项施工方案的专家论证，专家组要求完善方案审核、审查及签字手续后，进行了方案论证。专项施工方案审批通过后，安装公司对施工人员进行方案交底,在压缩机底座吊装固定后，进行压缩机部件的组装调整,重点是压缩机轴瓦、轴承等运动部件的间隙进行调整和压紧调整等,保证了压缩机安装质量。在压缩机试运行阶段，安装公司向监理提交了单机试运行申请，监理工程师经查验后，提出压缩机还不具备单机试运行条件,因安装公司除润滑油系统循环清洗合格外，还有其他设备、系统均未进行调试，安装公可完成调试后，压缩机单机试运行验收合格。 【问题】 1.气体处理装置工程还有哪些分部工程? 2.分别写出气体压缩机吊装专项施工方案的审核及审查人员。方案实施的现场监督应是哪个人员? 4压缩机单机试运行前还应完成哪些设备及系统的调试?有哪些工序?压缩机的装配精度包括哪些方面? 4.压缩机单机试运行前还应完成哪些设备及系统的调试? 【答案】 1.还包括:钢结构工程、电气工程、自动化仪表工程、防腐蚀工程、绝热工程。 2.(1)应当由安装公司技术负责人审核签字，加盖单位公章,并由总监理工程师签字、加盖执业印章; (2)由项目专职安全生产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行现场监督。 3.(1))压缩机零部件的清洗与装配、压缩机的润滑与加油(2)解体设备的装配精度包括各运动部件之间的相对运动精度，配合面之间的配合精度和接触质量。 4.单机试运行前完成的工作包括:润滑、液压、气动、冷却、加热和电气及操作控制等系统单独模拟调试合格;按生产工艺、操作程序和随机技术文件要求进行各动作单元、单机直至整机或成套生产线的工艺动作试验完成。
安徽2019年二级造价工程师《土建实务》考试真题及答案解析
一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 19.关于砖砌体项目中，基础与墙(柱)身的划分，下列说法错误的是( )。 A.基础与柱身使用同一种材料时，以柱基上表面为界，以下为基础，以上为柱身 B.基础与墙身使用不同材料时，位于设计室内地面高度≤±300mm时，以不同材料为分界线，高度>±300mm时，以设计室内地面为分界线 C.砖围墙以设计室外地坪为界，以下为基础，以上为墙身 D.基础与墙身使用同一种材料时，以设计室内地面为界，以下为基础，以上为墙身 【答案】A 【解析】基础与墙(柱)身的划分：基础与墙(柱)身使用同一种材料时，以设计室内地面为界(有地下室者，以地下室室内设计地面为界)，以下为基础，以上为墙(柱)身。基础与墙身使用不同材料时，位于设计室内地面高度小于或等于≤±300mm时，以不同材料为分界线，高度>±300mm时，以设计室内地面为分界线。砖围墙应以设计室外地坪为界，以下为基础，以上为墙身。P272 20.根据2018版安徽省建设工程计价依据，企业管理费不包括( )。 A.办公费 B.工具用具使用费 C.临时保护设施费 D.管理人员工资 【答案】C 【解析】临时保护设施费属于措施项目费。管理教材。 二.多项选择题(每小题2分,共20分。每小题有两个或两个以上正确答案，至少有1个错项，请将答题卡上相应题号中全部正确答案的字母标号涂黑，错选,本题不得分;少选,每个正确选项得0.5分) 21.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，下列属于分部分项工程项目清单五要件的有( )。 A.项目编码 B.项目名称 C.项目特征 D.计量单位 E.工程量计算式 【答案】ABCD 【解析】分部分项工程项目清单必须载明项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量。P308 22.根据2018版安徽省建设工程计价依据，关于混凝土柱的柱高，下列说法正确的有( )。 A.有梁板的柱高，应自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板的上表面之间的高度计算 B.无梁板的柱高，应自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽上表面之间的高度计算 C.框架柱的柱高，应自柱基上表面至柱顶高度计算 D.砖混结构构造柱按全高计算，嵌接墙体部分(马牙槎)的体积不计入柱身体积内 E.依附于柱上的牛腿,并入柱身体积内计算 【答案】ACE 【解析】有梁板的柱高，应自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板上表面之间的高度计算。无梁板的柱高，应自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽下表面之间的高度计算，故B错。框架柱的柱高应自柱基上表面至柱顶高度计算。构造柱嵌接墙体部分并入柱身体积，故D错。P277 23.国家建筑标准设计图集16G101-1中关于混凝土保护层厚度，下列说法正确的有( )。 A.现浇混凝土柱中钢筋的保护层厚度指纵向主筋到混凝土外表面的距离 B.基础底面钢筋的保护层厚度，有混凝土垫层时应从垫层顶面算起，且不应小于400mm C.混凝土保护层厚度与混凝土结构设计使用年限有关 D.混凝土构件中受力钢筋的保护层厚度不应小于钢筋的公称直径 E.现浇混凝土柱中钢筋的保护层厚度指箍筋外侧到混凝土外表面的距离 【答案】BCDE 【解析】混凝土保护层是结构构件中钢筋外边缘至构件表面范围用于保护钢筋的混凝土。构件中受力钢筋的保护层厚度不应小于钢筋的公称直径d。钢筋混凝土基础宜设置混凝土垫层，基础中钢筋的混凝土保护层厚度应从垫层顶面算起，且不应小于40mm。 24.根据2018版安徽省建设工程计价依据，分部分项工程费包括( )。 A.人工费 B.材料费 C.机械费 D.环境保护费 E.利润 【答案】ABCE 【解析】分部分项工程费是指各专业工程的分部分项工程应予列出的各项费用，由人工费、材料费、机械费和综合费构成。综合费是由企业管理费、利润构成。P340 25.根据2018版安徽省建设工程计价依据，实体砖墙工程量按设计图示尺寸以体积计算，下列说法正确的有( )。 A.扣除门窗和单个面积≥0.3m2的洞口所占体积 B.扣除嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁、混凝土板头所占体积 C.扣除凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积 D.凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积不增加 E.凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算 【答案】ACDE 【解析】实心砖墙扣除门窗、洞口、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积，不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积≤0.3m2的孔洞所占的体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加。凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算。 26.关于民用建筑的分类，下列说法正确的有( )。 A.住宅建筑10层及以上的为高层建筑 B.二层的体育场馆，高度为25.8m，为高层建筑 C.次要建筑的耐久年限不低于25年 D.临时建筑的耐久年限不低于15年 E.框架结构体系的主要优点是建筑平面布置灵活，可形成较大的建筑空间 【答案】ABE 【解析】10层及以上或高度大于27m为高层住宅。除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于24m者为单层或多层建筑，大于24m者为高层建筑(不包括建筑高度大于24m的单层公共建筑)。耐久年限为25~50年，适用于次要的建筑。耐久年限为15年以下，适用于临时性建筑。 主观题部分(共60分)(请用黑色字迹的钢笔或签字笔在答题卡上指定位置作答，否则无效) 三、综合题(10分) 某施工单位承担了某综合办公楼的施工任务，并与建设单位签订了该项目建设工程施工合同，合同价3200万元人民币，合同工期28个月。某监理单位受建设单位委托承担了该项目的施工阶段监理任务，并签订了监理合同。在工程施工过程中，遭受暴风雨不可抗力的袭击，造成了相应的损失。施工单位在事件发生后一周内向监理工程师提出索赔要求，并附索赔有关的材料和证据。施工单位的索赔要求如下： 1.遭暴风雨袭击造成的损失，应由建设单位承担赔偿责任。 2.已建部分工程造成破坏，损失26万元，应由建设单位承担修复的经济责任。 3.此灾害造成施工单位人员8人受伤。处理伤病医疗费用和补偿金总计2.8万元，建设单位应给予补偿。 4.施工单位现场使用的机械、设备受到损坏，造成损失6万元;由于现场停工造成机械台班费损失2万元，工人窝工费4.8万元，建设单位应承担修复和停工的经济责任。 5.此灾害造成现场停工5天，要求合同工期顺延5天。 6.由于工程被破坏，清理现场需费用2.5万元，应由建设单位支付。 【问题】 1.不可抗力造成损失的承担原则是什么? 2.如何处理施工单位提出的要求? 【答案】 1.因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，发承包双方应按以下原则分别承担并调整合同价款和工期。 ①合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。 ②发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。 ③承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。 ④停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。 ⑤工程所需清理、修复费用，由发包人承担。 ⑥因发生不可抗力事件导致工期延误的，工期相应顺延。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。 2.(1)遭暴风雨袭击造成的损失，应由建设单位承担赔偿责任。 ①索赔不成立。 ②遭受暴风雨不可抗力的袭击，损失由施工单位负责。 (2)已建部分工程造成破坏，损失26万元，应由建设单位承担修复的经济责任。 ①索赔成立。 ②工程本身的损害由发包人承担。 (3)此灾害造成施工单位人员8人受伤。处理伤病医疗费用和补偿金总计2.8万元，建设单位应给予补偿。 ①索赔不成立。 ②遭受暴风雨不可抗力的袭击，损失由施工单位负责。 (4)施工单位现场使用的机械、设备受到损坏，造成损失6万元;由于现场停工造成机械台班费损失2万元，工人窝工费4.8万元，建设单位应承担修复和停工的经济责任。 ①索赔不成立。 ②遭受暴风雨不可抗力的袭击，损失由施工单位负责。 (5)此灾害造成现场停工5天，要求合同工期顺延5天。 ①索赔成立。 ②因发生不可抗力事件导致工期延误的，工期相应顺延。 (6)由于工程被破坏，清理现场需费用2.5万元，应由建设单位支付。 ①索赔成立。 ②工程所需清理、修复费用，由发包人承担。 四、计算题一(15分) 某工程项目业主计划公开招标，现委托某造价咨询企业根据2018版安徽省建设工程计价依据编制最高投标限价，有关背景资料如下： 1.分部分项工程项目费用合计1200万元(不包括增值税可抵扣进项税额)，其中，定额人工费为180万元，定额机械费为264万元。 2.措施项目费费率为6.4%。 3.不可竞争费：安全文明施工费费率为14.4%，工程排污费为2万元。 4.其他项目费：考虑可能存在的设计变更等不可预见因素，暂列金额为50万元，其它不计。 5.增值税税率为9%。 【问题】 根据工程量清单计价造价计算程序，分别列式计算措施项目费、不可竞争费、其它项目费、税金(增值税)和最高投标限价(计算结果保留3位小数，单位：万元)。 【答案】 (1)措施项目费=(定额人工费+定额机械费)×措施项目费费率 =(180+264)×6.4%=28.416万元 (2)不可竞争费=安全文明施工费+工程排污费 =(定额人工费+定额机械费)×安全文明施工费费率+工程排污费 =(180+264)×14.4%+2=65.936万元。 (3)其它项目费=50万元 (4)税金=(分部分项+措施项目+不可竞争+其他)×税率 =(1200+28.416+65.936+50)×9%=120.992万元 (5)最高投标限价=分部分项+措施项目+不可竞争+其他+税金 =1200+28.416+65.936+50+120.992=1465.344万元 五、计算题二(15分) 某传达室砖基础，墙体厚度240mm，采用MU100标准砖(240×115×53)，M5水泥砂浆砌筑。已知：砖基础1.00m³，企业管理费费率为15%，利润率为11%，人工单价按照当地造价管理部门发布的人工市场价格信息调整为154元/工日(本题机械费中的人工费不作调整)，标准砖(240x115X53)市场价格信息为600元/千块。 定额基价表如下： 【问题】 列式计算砖基础综合单价(计算结果保留2位小数)。 【答案】 (1)人工费=1.008×154=155.232元。 (2)材料费=5.236×60+0.105×7.96+0.236×192.88=360.515元。 (3)机械费=0.039×215.26=8.395元。 (4)企业管理费=(人+机)×企业管理费费率 =(155.232+8.395)×15%=24.544元。 (5)利润=(人+机)×利润率=(155.232+8.395)×11%=17.999元。 综合单价=人+材+机+管+利=155.232+360.515+8.395+24.544+17.999=566.69元 六、计算题三(20分) 建筑物基础平面及剖面如图所示，图中标高以“m”计，其余以“mm”计，相关做法如下： 【问题】 根据2018版安徽省建设工程计价依据中的《安徽省建设工程工程量清单计价办法》(建筑及装饰装修工程)附录的工程量计算规则，列式计算“建筑工程工程量计算表”中所列项目。(砖基础大放脚部分折合高度为0.60m，计算结果保留2位小数) 注：请在答题卡上按表格序号①~⑦分别列式计算。
陕西2020年二级造价工程师《土建实务》考试真题及答案解析
一、单项选择题 (共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意 ) 1.按照结构受力情况，墙体可分为()。 A.承重墙和非承重境 B.外墙和内墙 C.实体墙和组合墙 D.块材墙和板筑墙 【答案】A 【解析】墙按结构受力情况分为承堂墙和非承重墙两种。P8 2.道路硅酸盐水泥同于()。 A.通用水泥 B.专用水泥 C.特性水泥 D.—般水泥 【答案】B 【解析】专用水泥：专用水泥的用途。如：G级油井水泥、道路硅酸盐水泥，p33。 3.测定混凝土立方体抗压强度的龄期是()。 A.7d B.14d C.21d D.28d 【答案】D 【解析】混凝土的立方体抗压强度与强度等级按照标准的制作方法制成边长为150mm的立方体试件，在标准养护条件(温度(20士3)℃，相对湿度90%以上下，养护到28d，按照标准的测定方法测定其抗压强度值称为混凝土立方体试件抗压强度。P38 4.砌筑砖墙时，转角处和交接处应()。 A.分段砌筑 B.同时砌筑 C.分层砌筑 D.分别砌第 【答案】B 【解析】墙体转角处和纵横墙交接处应同时第。临时间断处应砌成斜搓，斜搓水平投影长度不应小于高度的2/3P71 5.拆除现混凝土框架结构模板时，应先拆除()。 A.楼板底模 B.梁侧模 C.柱模板 D.梁底模 【答案】C 【解析】模板的拆除顺序—般是先拆非承重横板，后拆承重模板;先拆侧模板，后拆底模板。框架结构模板的拆除顺序一般是柱一楼板一梁侧模一梁底模。拆除大型结构的模板时必须事先制定详细方案。P76 6.先张法施工中，混疑土预应力的产生主要依靠()。 A.钢筋热胀冷缩 B.张拉钢筋 C.端部锚具 D.混凝土与预应力筋的粘结力 【答案】D 【解析】先张法是在涝筑混凝土前张拉预应力钢筋，并将张拉的预应力钢筋临时固定在台座或钢模上，然后再涝筑混疑土，待混凝土达到一定强度，保证预应力筋与混凝土有足够的粘结力时，放松预应力筋，借助于混凝土与预应力筋的粘结，使已疑土产生预压应力。P78 7.关于屋面卷材防水层铺设方向的说法，正确的是()。 A.当屋面坡度小于2%时，卷材宜平行于屋脊铺贴 B.当屋面坡度在3%～15%时，卷材可平行或者垂直于屋脊铺贴 C.当屋面坡度大于15%时，沥青访水卷材可平行或者垂直于屋脊铺贴 D.高聚物改性沥青坊水楼材必须垂直于屋顶铺贴 【答案】B 【解析】楼材的铺设方向应根据屋面坡度和至面是否有振动来确定。当屋面坡度小于3%时，卷材宜平行于屋脊铺贴;屋面坡度在3%～15%时，学材可平行或垂直于屋脊铺贴;屋面坡度大于15%或受振动时，沥青卷材应垂直于屋脊铺贴，其他可根据实际情况考虑采用平行或垂直屋脊铺贴。由檐口向屋脊一层层地铺设，各关卷材上下应搭接，多层卷材的搭接位量应错开，上下层卷材不得垂直铺贴P91。 8.坡度在20以内的大面积场地平整，宜选用的土方工程施工机械是()。 A.单斗挖土机 B.多斗挖土机 C.推土机 D.铲运机 【答案】D 【解析】铲运机的特点是能独立完成铲土云土、卸土、填筑、压实等工作，常用于坡度在20以内的大面积场地平整，开挖大型基坑、沟槽，以及填筑路基等土方工程。P93 9.钢筋骨架中交叉钢筋的焊接宜采用()。 A.闪光对焊 B.电弧焊 C.电渣压力焊 D.电组点焊 【答案】D 【解析】电组点焊:钢筋骨架或钢筋网中交叉钢筋的焊接宣采用电阻点。 10.工作A有四项紧后工作B、C、D、E，其持续时间分别为:B=3天、C=4天、D=8天、E=8天，LFe=10、LFc=12、LF=13、LF=15，则LF为()。 A.8 B.7 C.5 D.4 【答案】C 【解析】(1)从左到右:计算ESEF累加取大。(2)从右到左:计算LF、L5，逆减取小。由题可知L5a=7、L5c=8、L5=5、L5=7，所以A工作的最迟完成时间为5。 11.双代号网络进度计划图中虚箭线表示()。 A.工作之间的逻辑关系 B.工作的持续时间 C.资源消耗程度 D.非关键工作 【答案】A 【解析】虚箭线的唯一功能是用以正确表达目关工作的逻辑关系它不消耗资源持续时间为零P106 12.关于施工图预算作用的说法，错误的是()。 A.确定招标控制价的依据 B.办理竣工结算的依据 C.确定施工合同价款的依据 D.承包人确定施工成本的依据 【答案】D 【解析】(三)施工图预算的作用。 1)确定工程造价的依据; 2)是建设单位确定标底和投标单位确定投标报价的依据; 3)是确定族会同价款的依据; 4)是拨付工程进度款和办理竣工结算的依据; 5)是施工图预算与施工预算进行“两算”对比的依据。P254 13.关于工程量清单作用的说法，错误的是()。 A.竣工验收的依据 B.支付工程进度款的依据 C.签订合同的依据 D.进行工程震赔的依据 【答案】A 【解析】工程量清单是工程量清单计价的基础，必须作为编制招标最高限价(《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2008称为招标控制价)、投标报价、计算工程量、调整工程量、支付工程款、调整合同价款、办理竣工结算以及工程震赔等的依据。P126 14.消耗量定额的定额水平是() A.社会平均水平 B.企业平均水平 C.行业先进水平 D.企业先进水平 【答案】A 【解析】消耗量定额的水平是社会平水平，是确定社会平均价格的依据，从性质上讲消耗量定额后于预算定额的范畴，具有预算定额的作用，P217 15.建筑物内各层平面布量中，直接为生产和生活提供服务的净面积之和是()。 A.建筑面积 B.使用面积 C.辅助面积 D.结构面积 【答案】B 【解析】使用面积是指直接为生产和生活提供服务的净面积，如工业厂房的生产车间;如住宅楼的客厅、卧室、厨房、卫生间等，也称居住面积P147 16.满板下无主次梁，板直接以柱支撑的结构构件是()。 A.无梁板 B.有梁板 C.平板 D.栏板 【答案】A 【解析】无梁楼板:在楼板跨中设置柱子来减小板跨，不设主梁和次梁。在柱与楼板连接处，柱顶构造分为有柱帽和无柱帽两种。荷载较小时，采用无柱帽的形式，荷载较大时，采用有柱帽的形式以增加柱对板的支托面积。P14 17.根据《建筑工程工程量清单计价规范》，下列工程量清单项目中，不属于楼地面工程列项项目的是()。 A.整体面层 B.隔断 C.踢脚线 D.台阶装饰 【答案】B 【解析】详见教材P195表256，整体面层、踢脚线、台阶装饰都属于楼地面工程列项项目。隔断同于墙、柱面工程清单项目及计量。 18.根据《建筑工程工程量清单计价规范》，测配件中洗漱台项目的计量单位是()。 A.套 B.台 C.立方米 D.平方米 【答案】D 【解析】洗漱台:按设计图示尺寸以台面外接矩形面积计算。不扣除孔洞、挖弯、削角所占面积，挡板、吊沿板面积并入台面面积内，P211 19.工程量清单计价模式所采用的综合单价不包含的费用是()。 A.管理 B.利润 C.措施费 D.风险费 【答案】C 【解析】综合单价=人工要+材料要+机械要+风险费+企业管理费+利润。P262 20.有永久性顶盖无围护结构的场馆看台，其筑面积的计算应取()。 A.顶盖水平投影面积 B.顶盖水平投影面积的1/2 C.顶盖斜面积 D.0 【答案】B 【解析】有永久性顶盖无围护结构的场馆看台应按其顶盖水平投影面积的1/2计算。P152 二、选择题(共10题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意至少有1个错项，错选，本题不得分:少选，所选的每个选项得0.5分) 21.按照使用功能，建筑物可分为()。 A.居住建筑 B.公共建筑 C.高层建筑 D.工业建筑 E.农业建第 【答案】ABDE 【解析】按使用功能分:居住建筑公共建筑、工业建筑、农业建筑，P1 22.常用的填土压实方法有() A.堆载法 B.水重法 C.碾压法 D.夯实法 E.振动压实法 【答案】CD 【解析】填土压实方法有:碾压法夯实法及振动压实法P63 23.分布较为密案的预制柱的打桩顺序，正确的有()。 A.先深后浅 B.先浅后深 C.先小后大 D.先大后小 E.先长后短 【答案】ADE 【解析】一般当基坑不大时，打桩应从中开始分头向两边或周边进行;当基坑较大时，应将基坑分为数段，而后在各段范围内分别进行，打桩应避免自外向内，或从周边向中间进行。当桩基的设计标高不同时，打桩顺序宣先深后浅;当桩的规格不同时，打桩顺序宣先大后小、先长后短，P65 24.当混凝土筑无法连续进行，间隔时间超过混疑土初疑时间时，施工缝留设的位量宜选取()。 A.受剪力较小的位量 B.便于施工的部位 C.弯矩较大的位置 D.两构件接点处 E.受剪力较大的位置 【答宾】AB 【解析】由于技术上的原因或设备、人的限制，混凝土的第不能连续进行，中间的间歌时间需超过混凝土的初凝时间，则应留量施工缝，施工缝宜留量在结构受剪力较小且便于施工的部位，P77 25.墙面一般抹灰分为()。 A.普通抹灰 B.中级抹灰 C.高级抹灰 D.普通装饰抹灰 E.中级装饰抹灰 【答案】ABC 【解析】—般抹灰按建筑物要求分为普通抹灰中级抹灰、高级抹灰三个等级，不同的等级有不同的质量要求，而不同的质量要求又要求采用不同的施工方法。 26.关于双代号网络计划绘图规则的说法，正确的有()。 A.网络图必须正确表达各工作间的逻辑关系 B.网络图中可以出现循环回路 C.网络图中一个节点只有一条箭线引出 D.网络图中严禁出现没有箭头节点或没有箭尾节点的箭线 E.单目标网络计划只有一个起点节点和一个终点节点 【答案】ADE 【解析】双代号网络图中，严禁出现循环路，故B错。当双代号网络图的某些节点有多条外向箭线或多条内向箭线时，在保证一项工作有唯一的一条箭线和对应有一对节点编号前提下，允许使用母线法绘图，故C错。P106 27.按建筑物自然屈计算建筑面积的部位有()。 A.电梯井 B.门厅 C.大厅 D.提物井 E.附墙烟友 【答案】ADE 【解析】建筑物的室内楼梯间、电梯井、观光电梯井、提物井、管道井、通风排气竖井、垃圾道、附墙烟友，应按建笨物的自然层计算。 28.根据《建筑工程工程量清单计价规范》，关于混凝土及钢筋混凝土工程量计算规则的说法，正确的有()。 A.天沟、挑檐板按设计厚度以面积计算 B.现混凝土墙的工程量不包括墙垛体积 C.散水、坡道按图示尺寸以面积计算 D.地沟按设计图示以中心线长度计算 E.沟盖板、井盖板以个计算 【答案】CD 【解析】天沟(檐沟)、挑檐板按设计图示尺寸以体积计算，故A错。现混凝土墙按设计图示尺寸以体积计算，扣除门窗洞口及单个面积>03m2的孔洞所占体积墙垛及突出墙面部分并入墙体体积内计算，故B错。沟盖板、井盖板、井墨以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算;以块计量，按设计图示尺寸以数量计算，故E错。 29.关于分部分项工程量清单中补充项目编制的说法，正确的有() A.项目编码由B和3位呵拉伯数字组成 B.编码中的3位呵拉伯数字应从001开始 C.应由工程造价管理机构编制 D.补充的项目名称可不唯一 E.工程量计算规则应反映该项目的实体数量 【答案】BE 【解析】补充项目的编码由附录的顺序码B和三位呵拉伯数字组成，并应从×B001起顺序编制，同一单位工程的项目不得重码。出现计价规则附录中未包括的项目，编制人应作补充，并报省工程造价管理机构备案。工程量清单中需补充项的，应附有项目名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则、工程内容，补充的项目名称应具有唯一性，项目特征应根据工程实体内容描述，计量单位应体现该项目基本特征，工程量计算规则应反映该项目的实体数量。P129 30.关于工程量清单中的天棚抹灰面积计算的说法，正确的有()。 A.按主墙间的净面积计算 B.不扣除间壁墙、柱、垛、附墙烟囱、检查囗和管道所占的面积 C.带梁天棚、梁两侧抹灰面积并入天棚面积内 D.锯齿形楼梯底面抹灰按斜面积计算 E.板式楼梯底板抹灰按展开面积计算 【答案】BC 【解析】天棚抹灰按设计图示尺寸以水平投影面积计算(室内净面积)。不扣除间壁墙垛、柱附墙烟囱、检查口和管道所占的面积，带梁天棚、梁两侧抹灰面积并入天棚面积内，板式楼梯底面抹灰按斜面积计算，锯齿形楼梯底板抹灰按展开面积计算P205 三、案例题(共4题，(一)、(二)题每题10分，(三)、(四)题每题20分) (一) 背景资料 某施工单位与建设单位签订一建筑工程施工同，合同总价2300万元，采用单价合同计价方式。开工前，施工单位项目经理部针对该项目编到了施工组织设计，并获得工程师批准其中土方工程施工方案及相应进度计划部分内容:基础土开挖7月11日开始，7月20日结束;采用租货的一台斗容量为1m3的反铲挖掘机施工。已知工程投标报价文件中，反铲挖掘机租费用650元/台班人工工日单价83元/工日，增加用工所需的管理要为人工要的30% 基坑开挖过程中，发生如下事件: 事件1:基坑开挖2天后，租货挖握机出机械故障需进行大修，停工2天造成现场人员窝工12个工日。 事件2:在开把过程中，遇到软弱土层，工程师到现场查看指令停工要求重新进行地质情况复查工作施工单位配合用工15个工日，窝工5个工日(降效系数06)，停工5天后，设计单位给出设计变更通知单，施工单位接到复工令。 事件3:施工单位复工2天后，遇到罕见暴雨，工程被迫停工3天导致人员窝工10个工日最终基坑于7月30日开挖完成。 施工单位分别就事件1～事件3提出了索赔。 【问题】 1.施工单位针对事件1提出的要用和工期索赔是否成立?说明理由。 2.计算施工单位就事件2可索赔的工期和费用说明索赔理由 3.计算施工单位就事件3可索赔的工期和要用说明索赔理由。 【参考答案】 1.事件1要用和工期不能赔。 理由:租货挖据机出现机械故障属于承包方应该承担的风险，要用和工期不能索赔。 2.事件2 (1)工期可以索赔5天 (2)人工费用可以索赔15×83+5×83×06=1494元。 机械费可以索赔5×650=3250元 增加用工所需的管理费15×83×30%=3735元 理由:遇到软弱土层属于发包方应该承担的责任，工期和费用都可以索赔。 3.事件3工期可以索赔3天，费用不可以索赔。 理由:罕见暴雨属于不可抗力，因发生不可抗力事件导致工期延误的，工期相应顺延、费用自理。 (二) 背景资料 某招标用工程量清单文件中，砖基础清单分项如下表21所示。 表21分部分项工程量清单计价表(节选) 相关信息:砖基础消耗量定额见表22;价目表见表23。经查询定额单价:标准砖23000元/干块，M10水泥砂浆12693元/m3，工使用预拌砂浆时，砌筑部分相应定颜子目技每立方米砂浆扣除人工069工日，砂浆数量不变，机械为0。一般土建工程的企业管理费要率511%;一般土建工程的利润费率311%;该分项工程综合单价不计取风险。经市场询价:标准砖35000元干块;M10水泥砂浆650元m3;人工工日单价120元工日。 表22陕西省建设工程消耗量定额(砖基础) 表23陕西省建设工程价目表(砖基础) 【问题】 1.根据相关信息，结合相关材料市场价格，计算调整后的砖基础清单分项中的人工要、材料费和机械费基价。 2.计算砖基础清单分项的综合单价和合价。 【参考答案】 1.人工费=(1179-2360×069)×120=1219392元/10m 材料费=151346+(650-12693)×2360+(350230)×5236=3376225元/10m3 机械费=0元/10m3 基价=1219392+3376225+0=4595617元/10m3 2.管理费=直接工程费×企业管理费费=4595617×511%=234836元/10m 利润=(直接工程要+企业管理费)x利润率=(4595617+234836)×311%=150227元/10m3 综合单价=人工要十材料要十施工机具使用要十企业管理费十利润 =1219392+3376225+0234836+150227=4980.68元/10m3 合价=498068x506=252022408元 (三) 背景资料 某工程建设单位与施工单位签订了的施工合同中含有两个子项工程估算工程量A项为2500m3，B项为3400m3，经协商合同A项为200元m3，B项为180元/m3。施工合同约定开工前建设单位应向施工单位支付合同价0%的预付款;建设单位自第一个月起，从施工单位的工程款中，按3%的比例扣除保修金;当子项工程实际工程量超过估算工程量10%时，可进行调价，调整系数为09:根据市场情况规定价格调整系数平均按12计算;工程师签发月度付款最低金额为30万元;预付款在最后两个月扣除每月50%施工单位每月实际完成并经工程师签证确认的工程量如表3所示。 表3每月实际完成工程量单位:m3 【问题】 1.计算本工程的预付款 2.分别计算1月份～4月份各月工程量价款、工呈师应签证的工程款及实际签发的付款凭证金额。 【参考答案】 1.预付款=(2500×200+3400×180)×20%=222400元=2224万元 2.(1)1月份 工程量价款:550×200+700×180=236000=236万元 应签证的工程款:236×12x(1-3%)=274704万元 由于工程师签发月度付款最低金额为30元，所以本月不予签发付款凭证。 (2)2月份 工程量价款:800×200+1050×180=349000=349万元 应签证的工程款:349×12x(13%)=406236万元 签发付款凭证金额:274704+406236=68094万元 (3)3月份 工程量价款:1000×200+800×180=344000=344万元 应签证的工程款:344×12×(1-3%)=400416万元 扣除预付款后金额为:400416-2224x50%=289216万元 由于工程师签发月度付款最低金额为30万元所以本月不予签发付款凭证。 (4)4月份 ①A项累计完成工程量:550+800+1000+650=3000m3 3000-2500)/2500=20%>1096,需要进行调价 超过10的工程量为:3000-2500×(1+109)=250m3 A项工程量价款=(650-250)×200+250×200×0.9=125000=12.5万元 ②B项累计完成工程量:700+1050+800+600=3150m3 (3400-3150)/3400=7.35%<1096,价款不予调整 B项工程量价款:600×180=108000=10.8万元 ③A和B两项工程量价款合计:12.5+10.8=23.3万元 应签证的工程款:23.3×1.2×(1-3%)-22.24×50%=16.0012万元 签发付款凭证金额:28.9216+16.0012=44.9228万元
江西2020年二级造价工程师《安装实务》考试真题答案及解析
一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.()是指按工资总新构成规定，支付给从事建筑安装工程施工的生产工人和附属生产单位工人的各项费用。 A.工人工资 8.校准工资 C.人工费 D.奖金 【答案】C 【解析】人工费是指按工资总额构成规定，支付给从事建筑安装工程施工的生产工人和附属生产单位工人的各项费用。人工费包括:计时工资和计件工资、奖金、津贴补助、加斑加点工资、特殊情况下支付的工资。 【考点来源】第二章第三节二、安装工程费用项目的组成 2.非直联式按。本体和底座的总量计算，不包括()重量，但包括。。的安装费。 A.电动机 B.电焊机 C.主机 D.发动机 【答案】A 【解析】11)直联式风机按风机本体及电动机、变速器和底座的总重量计算;非直联式风机以本体和底座的总重量计算，不包括电动机重量，但电动机的安装已包括在定额内。 12)泵安装根据设备类型、重量，以“台”为计量单位计算设备重量时 ①直联式泵按泵本体、电动机和底座的总重量计算。 ②非直联式泵按泵本体及底座的总重量计算，不包括电动机重量，但包括电动机的安装 ③离心式深水泵按泵本体、电动机、底座及扬水管的总重量计算 【考点来源】第一章第七节 一、机械设备 二、多项选择题 1.建筑电气工程功能划分，可分为() A.变配电系统 B.防雷接地系统 C.照明控制 D.动力系统 E.二次回路系统 【答案】ABCD 【解析】建筑电气工程根据功能划分可分为变配电系统、建筑动力系统、建筑电气照明系统、防雷接地系统等。 【考点来源】第一章第二节四、安装工程常用系统分类及组成 2.根据防机理不同，按蚀反应机理可分为() A.化学腐蚀 B.全面腐蚀 C.电化学 D.物理腐蚀 E.大气腐蚀 【答案】ACD 【解析】根据腐蚀机理的不同，蚀主要有以下几种常用分类 (1)按蚀环境可分为化学介质腐蚀、大气离蚀、海水腐蚀、土壤腐蚀、杂散电流高蚀、细菌蚀、磨损高蚀、应力蚀和接触腐蚀。 (2)按蚀反应机理可分为化学蚀、电化学蚀和物理腐蚀。 (3)按蚀破坏程度可分为全面腐蚀和局部腐蚀。 【考点来源】第六章第一节一、金属蚀分类及发生条件 3.给排水工程量清单项目，镀锌钢管子目项目特征的描述内容()。 A.安装部位 B.连接形式 C.示带形式 D.除锈剂形式 E.介质 【答案】ABCE 【解析】 【考点来源】第二章第四节工程量清单项目设置 【案例题】 案例一 施工合同中约定，承包人承担的镀锌钢管价格风险幅度为士5%。超出部分依据《建设工程工程量清单计价规范》的造价信息法调差。已知投标人投标价格、基准价发布价格为3100元/t、2900元/t，2019年9月、2020年9月的造价信息发布价分别为2700元/t、3300元/t 【问题】 1.计算2019年9月镀锌钢管的实际结算价格。 2.计算2020年9月锌钢管的实际结算价格。 【解析】 1.2019年9月信息价下降，应以较低的基准价基础为计算合同约定的风险幅度值，即 2900X(1-5%)=2755(元/t) 因此镀锌钢管每应下浮价格=2755-270055(元/t)2019年9月实际结算价格为3100-5=3045(元/t) 2.2020年9月信息价上派，应以较高的投标价格位基础计算合同约定的风险幅度值，即:3100X(1+5%)=3255(元/t) 因此镀锌钢管每应上调价格=3300-325-45(元/t)2020年9月实际结算价格为:3100+45=3145(元/t)
江苏2020年二级造价工程师《安装实务》真题答案及解析
一、单项选择题 15.目前，BIM技术在建筑工程中得到重视井加以应用，下列不属于BIM的特点是() A.模拟性 B.协调 C.优化 D.简易 【答案】D 【解析】BIM具有可视化、协调性、模拟性、优化性和可出图性五大特点。 【考点来源】第二章第四节BIM技术在安装工程中的应用 二、多项选择题 23.下列不属于室内排水系统组成的有 A.卫生具 B.通气管道 C.管道加压系统 D.清通设备 E.补偿 【答案】E 【解析】室内排水系统组成包括卫生具或生产设备受水器 ②存水弯 ③排水管道系统，由排水横支管、排水立管、埋地干管和排出管组成。 ④通气管系。 ⑤清通设备，包括检查口、清扫ロ和室內检查井。 【考点来源】第一第一节给水排水工程
安徽2021年二级造价工程师《造价管理》真题答案及解析
一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 某工程工程费用为6400万元，工程建设有关的其他费用为90万元，预备费为320万元，建设期贷款利息为200万元，流动资金为800万元，则该工程工程造价为()。 A8620万元 B.7820万元 C.7620万元 D.7300万元 【答案】B 工程竣工验收合格的以()之日为实际竣工日期 A.办理竣工结算 B.竣工验收备案 C.工程保修期满 D.提交竣工验收中诗告 【答案】B 建设工程的保修期自()之日起计算 A.竣工验收 B.竣工验收合格 C.交付使用 D.合同期满 【答案】B 某工程于2020年7月取得施工许可证，2020年10月因故中止施工，2021年11月恢复施工在恢复施工前该工程建设单位应()。 A.重新办理施工许可证 B.向发证机关报告后自行施工 C.报发证机关重新核验施工许可证 D.向发证机关申请延期 【答案】C 下列属于行政法规的是()。 A.建筑法 B.建设工程质量管理条例 C.建设工程价款结算智行办法 D.安徽省建设工程造价管理条例 【答案】B 综合单价的组成()。 A.人材机 B.人材机管 C.人材机综合费 D.人材机规利 超过概预算()要重新审 A.5% B.10% C.15% D.20% 【答案】B 压缩工期超过()要给赶工费 A.10% B.15% C.20% D.30% 【答案】C 以扩大的分部分项工程为研究对象的是()定额 A.施工定额 B.预算定额 C.概算定额 D.概算指标 【答案】C T程定额中的基础定额是()。 A.施工定额 B.预算定额 C.概算定额 D.概算指标 【答案】A 缺陷责任期不得超过()。 A.6 B.12 C.18 D.24 【答案】D 咨询企业一般审核办法()。 A.重点 B.抽样 C.类比 D.全面 【答案】D
北京2021年二级造价工程师《造价管理》真题答案及解析
一、单项选题。 1.建筑合同成立和生效不是必须经过的过程是()。 A.要约 B.要约邀请 C.合同签订 D.合同承诺 【答案】B 【解析】当事人订立合同，应当采取要约、承诺方式。要约邀请并不是合同成立过程中的必经过程，它是当事人订立合同的预备行为，这种意思表示的内容往往不确定，不含有合同得以成立的主要内容和相对人同意后受其约束的表示，在法律上无须手担妻任 【考点来源】第一章第一节《合同法》相关内容 2招标人编制的标底，在开标前()。 A. B. C. D.必须保密 【答案】 【解析】招标人设有标底的，标底必须保密 【考点来源】第一第一节《招标投标法》及其实施条例 3.实行项目法人责任制的是()。 A.政府投经的非经性项目 B.攻府投经的经性项目 C.工会礼堂 D.铁路项目 【答案】B 【解析】经营性政府投项目、非政府投项目应实行项目法人任制 【考点来源】第二章第一节工程项目组成和分 4.工程总承包方项目穿于()阶段 A.运营 B.项目实施 C.竣工 D.可行性研究 【答案】B 【解析】工程总承包方项目管理贯穿于项目实施全过程，既包括工程设计段，也包括工程施工阶段 【考点来源】第二章第一节工程项目管理目标和内容 5.BOOT和BOT的区別()。 A.建设 B.经营权 C.移交 D.所有权 【答案】D 【解析】BOOT与BOT的区別在于:BOOT在特许期内既拥有经营权，又有所有权。 【考点来源】第二章第二节项目融模式 6.生产性建设项目的总投资由()两部分构成 A.固定经产投和流动经产投姿 B.有形产投和无形产投 C.建筑安装工程费用和设备、器具购置用 D.建筑安装工程用和工程建设其他夷用 【答案】A 【解析】生产性建设项目总投包括工程造价(或目定产投资)和流动金(或流动产投非生产性建设项目总投一般仅指工程造价。 【考点来源】第三章第二节建设项目总投的含义 7.一般是指在国际贸易结算中，中国行为进出口商提供金融结算服务收的费用称为()。 A.外贸手续费 B.钱行财务费 C.国际运费 D.运输保险费 【答案】B 【解析】一般是指在国际贸易结算中，中国银行为进出口商提供金融结算服务所收取的费用 【考点来源】第三章第四节设备购置 8.安拆简单、移动需要起重及运输机械的轻型施工机械其安拆及场外运计入()。 A.措施费 B.单独计算 C.不需计算 D.台班单价 【答案】D 【解析】安拆简单、移动需要起重及运输机械的轻型施工机械，其安拆及场外运计入台班单价。 【考点来源】第四章第五节施工机械台班单价 9.一台设备纯工作时间3.6，延续时间4，机械正常利用系数()。 A.1.11 B.0.9 C.1 D.0.8 【答案】B 【解析】机械正常利用系数=工作班内机械纯工作时间/机械工作班延续时间 【考点来源】第四章第五节施工机械台班单价 10.BIM在决策阶段的优势()。 A.设计模型的多专业一致性检查 B.为建设项目各方提供了施工计与造价控制的所有数据 C.对设计方案优选或限额设计，设计模型的多专业一致性检查 D.进行工程量自动计算，计分析，形成住确的工程量清单 【答案】C 【解析】BIM在决策阶段的应用。基于BIM技术辅助投决策可以带来项目投分析效率的极大提升。建设单位在决策阶段可以根据不同的项目方案建立初步的建筑信息模型，BIM数据模型的建立，结合可视化技术、虚拟建造等功能，为项目的模拟決策提供了基础。根据BIM模型数据可以调用与拟建项目相似工程的价数据，高效准确地算出规项目的总投额，为投决策提供准确依据。同时，将模型与财务分析工具集成，实时获取各项目方案的投收益指标信息，提高决策阶段项目预测水平，帮助建设单位进行决策。BIM技术在投造价估算和投方选择方面大有作为。 【考点来源】第四章第七节BIM技术与工程造价 11.方案设计控制在()以内。 A.±30% B.±20% C.±10% D.±5% 【答案】C 【解析】 【考点来源】第五章第一节工程决策和设计阶段造价管理的工作内容 12.建设规模的制约因素包括()。 A.市场因素、技术因素、政策因素 B.市场因素、环境因素、政策因素 C.环境因素、技术因素、政策因素 D.市场因素、技术因素、环境因素 【答案】D 【解析】项目模的合理选择关系着项目的成败，定着工程造价合理与否，其制约因素有:市场因素、技术因素、环境因素。 【考点来源】第五章第一节工程决策和设计阶段影响這价的主要因素 13.某单位建筑工程初步设计深度不够，不能准确的计算工程量，但工程采用的技术比较成熟而又有类似指标可以利用时，编制该工程设计概算宜采用的方法是()。 A.扩大单价法 B.美似工程换算法 C.生产能力指数法 D.概算指法 【答案】D 【解析】概算指标法的适用范围是设计深度不够，不能住确地计算出工程量，但工程设计技术比较成而又有类似工程概算指标可以利用。 【考点来源】第五章第三节设计概算的编制方法 14.当设计深度不够，只有设督出厂价而无详细规格、重量时，安装费可按设备的百分比计算的方法是()。 A.预算单价法 B.扩大单价法 C.设备价值百分法 D.综合吨位指法 【答案】C 【解析】设备价值百分比法，也称安装设百分法。当设计深度不够，只有设音出厂价而无详细规格、重量时，安装可按占设备的百分比计算。 【考点来源】第五章第三节设计概算的编制方法 15.竣工决算由()编制。 A.建设单位 B.施工单位 C.总承包单位 D.分包单位 【答案】A 【解析】建设项目竣工決算是指项目建设单位根据国家有关规定在项目竣工验收阶段为确定建设项目从筹建到竣工验收实际发生的全部建设费用(包括建筑工程、安装工程、设备及工器具购置用、预备等用)而编制的财务文件 【考点来源】第七章第六节竣工算的概念 16.施工成本包括计划控制、过程控制和()三个环节。 A.司节控制 B.纠偏控制 C. D. 【答案】 【解析】施工成本控制包括计划控制、过程控制饱和纠偏控制三个重要环节。 【考点来源】第七章第一节施工成本管理内容 17.()是指定特定主体所拥有或者控制的，不具有实物形态，能持续发挥作用且能来经济利益的源。 A.固定资产 B.流动资产 C.无形资产 D.其他资产 【答案】C 【解析】无形产是指待定主体所拥有或者控制的，不具有实物形态，能持续发挥作用且能带来经济利益的资源 【考点来源】第七章第六节新増产价值的确定 18.暂估价是指招标人在招文件中提供的用于支何必然发生但哲时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额，包括()。 A.材料暂估价、工程设备暂估价和专业工程暂估价和列金额 B.总价、总价 C.专业工程估价和列金额 D.材料、设备暂估价和专业工程暂估价 【答案】D 【解析】暂估价是指招标人在招标文件中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额，包括材料估单价、工程设暂估单价和专业工程估价 【考点来源】第六章第四节措施项目清单 19.由于发包人原因导致工程无法规定期限竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告一定期限内，工程自动进入缺陷责任期，一定期限为()天。 A.30 B.60 C.90 D.120 【答案】C 【解析】由于发包人原因导致工程无法按规定期限竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷任期。 【考点来源】第七章第五节工程质量保证金的处理 二、多项选择题 20.以下属于招标人和投标串通的有()。 A.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人 B.向特定的人提供招标信息 C.限定或指定特定的品牌 D.明示或暗示投标人压低投标报价 E.邀请特定的人参加珨劫 【答案】ABD 【解析】有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标 ①招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄给其他投标人 ②招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标员会成员等信息招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价 ④招标人授意投标人、修改投标文件; ⑤招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便 ⑥招人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。 【考点来源】第一第一节《招标投标法》及其实施条例 21.工程造价咨询企业中甲级企业质标住的是()。 A.从事专业工程的人员不少于10人 B.认缴出额不低于企业注册姿本的60% C.人均力公面积不低于10m2 D.前3年造价咨询营业收入计不低于500万 E.注册人数不少于总人数的50% 【答案】BCD 【解析】甲级企业质标:1)已取得乙工程造价咨询企业资质证书满3年;(2)企业出人中注册造价工程师人数不低于出资人总人数的60%，其认出额不低于企业注册盗本总额的60%(3)技术负人已取得造价工程师注册证书，并具有工程或工程经济类高级专业技术职称，且从事工程造价专业工作15年以上(4)专职从事工程造价专业工作的人员(以下简称专专业人员)不少于20人，其中具有工程或工程经济类中级以上专业技术职称的人员不少于16人，取得造价工程师注册证书的人员不少于10人，其他人员具有从事工程造价专业工作的经历(5)企业与专职专业人员签订动合同，且专职专业人员符合国家规定的职业年(出资人除外):(6)专职专业人员人事档案关系由国家认可的人事代理机构代为管理(7)企业注册本不少于人民100万元:(8)企业近3年工程造价咨询营业收人累计不低于人民币500万元:(9)具有同定的か公场所人均办公建筑面积不少于10m2;(10)技术档案管理制度质量控制制度、财务管理制度齐全(11)企业为本单位专职专业人员理的社会基本并老保险手续齐全(12)在申请核定资质等级之日前3年内无违规行为。【此题目是按照19版教材进行考核】 【考点来源】第一章第二节工程造价咨询企业管理 22.基本预备是指在投估算或设计概算阶段预留的，费用内容包括()。 A.在批准的基础设计和概算范内加的设计变更、局部地基处理等费用 B.一般自然文害造成的损失和预防自然灾害所采取措施的费用 C.竣工验收时为定工程质量，对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复的费用 D.超规超限设运输过程中可能增加的费用 E.建设期内材料价格上涨增加的费用 【答案】ABCD 【解析】基本预备是指在投估算或设计概算阶段预留的，由于工程实施中不可预见的工程变更及治商、一般自然灾害处理、地下障碍物处理、超规超限设运输等可能增加的费用，用内容包括: (1)在批准的基础设计和概算范目内增加的设计变更、局部地基处理等费用 (2)一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取措施的费用。 (3)竣工验收时为签定工程质量，对隐蔵工程进行必要的挖掘和修复的费用。 (4)超规超限设备运输过程中可增加的费用。 【考点来源】第三章第六节预备费 23.在工艺设计过程中造价的影向因素包括()。 A.占地面积 B.工艺流程 C.生产方法 D.设备选型 E.功能分区 【答案】BCD 【解析】在工艺设计过程中影响工程造价的因素主要包括生产方法、工艺流程和设备选型 【考点来源】第五章第一节工程决策和设计阶段影响造价的主要因素 24.施工图预算的工作包括()。 A.工程量计算 B.设方案的准确性 C.预算定额套用 D.设备材料预算价格取定 E.宣相关的技术规范是有误 【答案】ACD 【解析】施工图预算自查的内容:1.工程量的查2查设备、材料的预算价格3查预算单价的套用4.查有关用项目及其取值 【考点来源】第五章第四节施工图预算的审核 25.以下属于其他项目的有()。 A.临时保护设施 B.暂列全额 C.二次搬运 D.计日工 E.总承包服务费 【答案】AC 【解析】其他项目由哲列金额、估价、计日工与总承包服务组成 【考点来源】第六章第四节其他项目清单 26.项目施工成本计的编制方法()。 A.目标利润法 B.技术进步法 C.定率估算法 D.按实计算法 E.专家建议法 【答案】ABCD 【解析】成本计的编制方法包括1)目标利润法。2)技术进步法。3)按实计算法。4)定率估算法(历史料法) 【考点来源】第七章第一节施工成本管理内容 27.索赔成立的条件包括()。 A.索赔事件已造成承包人直接经济失或工期延误 B.赔事件是因非承包人的原因引起的 C.承包人已按合同定提交了索赔意向通知、索赔报告及相关证明材料 D.合同履行过程中承包人没有违约行为 E.发包人已按合同规定给予了承包人答复 【答案】ABC 【解析】承包人工程赔成立的基本条件包括 (1)家事件已造成了承包人直接经済损失或工期延误; (2)造成用增加或工期廷误的索赔事件是非因承包人的原因发生的; (3)承包人已经按照工程施工合同规定的期限和程序提交了赔意向通知、索赔报告及相关证明材料。 【考点来源】第七章第三节工程索赔的依据和前提条件 28.一般工程结算可分为()方式 A.定期结算 B.分段结算 C.年终结算 D.停工结算 E.竣工结算 【答案】ABC 【解析】一般工程结算可以分为定期结算、分段结算、年终结算和竣工结算等方式 【考点来源】第七章第五节工程结算