标准下载库 - 土建
type: channel
link: https://www.bzxzku.com/index.php/tag/%25E5%259C%259F%25E5%25BB%25BA/
items: 2025年一级造价工程师土建安装案例精选30题PDF
items: 2025年监理工程师《目标控制（土建）》考试真题及答案解析
items: 【监理工程师】历年真题（概论法规/合同管理/土建控制/土建案例）
items: 浙江2019二级造价工程师《土建实务》考试真题及答案解析
items: 安徽2019年二级造价工程师《土建实务》考试真题及答案解析
items: 陕西2020年二级造价工程师《土建实务》考试真题及答案解析
items: 重庆2021年二级造价工程师《土建实务》真题及答案解析
items: 2022年一级造价工程师《土建案例》考试真题及答案解析
items: 2022年一级造价工程师学天 模考卷PDF
items: 2021年一级造价工程师考试《土建计量》真题及答案解析

2025年一级造价工程师土建安装案例精选30题PDF
type: item
date: 2025-10-09T09:11:58+08:00

2025年监理工程师《目标控制（土建）》考试真题及答案解析
type: item
date: 2025-05-19T10:00:31+08:00
description: 一、单项选择题 1.安装工程中防止排水管道“跑、冒、漏”是工程质量的（）要求A. 安全B. 可靠C. 节能D. 适用性【答案】 B【解析】A选项：安全性主要关注的是工程在使用过程中保证结构安全、人身和环境免受危害的程度，如抗震、耐火等。可靠性是指工程在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力。防止排水管道“跑、冒、漏”正是确保其在使用过程中能够正常工作，不出现故障，符合可靠性的定义。C选项：节能性是指工程在设计与建造过程及使用过程中满足节能减排、降低能耗的标准和有关要求的程度。D选项：适用性是指工程满足使用目的的各种性能，包括物理性能、化学性能、结构性能、使用性能和外观性能等。2.检测钢结构二级焊接缝质量时，符合要求的抽检比例（）A. ≥20%B. 10%~20%C. 5%~10%D. 3%~5%【答案】 A【解析】一级焊缝应100%检验，其合格等级不应低于现行国家标准《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》GB/T11345 B级检验的Ⅱ级要求。二级焊缝应进行抽验，抽验比例不小于20%，其合格等级不应低于现行国家标准《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》GB/T11345和行业标准的相关规定。3.电气管线设备安装工程最低保修期限是（）年A. 2B. 3C. 4D. 5【答案】 A【解析】根据《建设工程质量管理条例》第四十条的规定，建设工程的最低保修期限为：基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。4.表达流水施工在布置上开展状态的空间参数是()。A. 施工过程B. 流水强度C. 施工段D. 流水节拍【答案】 C【解析】A选项：施工过程是工艺参数，表示施工的具体工序或工作内容。B选项：流水强度也是工艺参数，表示某个施工过程在单位时间内完成的工程量。C选项：施工段是空间参数，表示将整个施工对象划分为若干个施工区段，每个施工段内进行相应的施工活动。施工段的划分直接影响到流水施工的组织和效率。D选项：流水节拍是时间参数，表示某个专业工作队在一个施工段上的施工时间。5.工程网络计划的资源优化是通过()来实现优化目标。A. 调整某些工作之间的逻辑关系B. 调整某些工作的持续时间C. 改变某些工作的开始和完成时间D. 改变某些工作的资源强度【答案】 C【解析】资源优化的前提条件包括：不改变网络计划中各项工作之间的逻辑关系；不改变网络计划中各项工作的持续时间；网络计划中各项工作的资源强度（单位时间所需资源数量）为常数，而且是合理的；除规定可中断的工作外，一般不允许中断工作，应保持其连续性。因此，资源优化的主要方法是通过调整工作的开始时间和完成时间，使得资源按照时间的分布符合优化目标。6.哪个描述离散趋势的特征值（）。A. 变异系数B. 样本中位数C. 算数平均数D. 样本最小值【答案】 A【解析】常用的有描述数据分布集中趋势的算术平均数、中位数和描述数据分布离中趋势的极差、标准偏差、变异系数等。7.弃真错误的错别概率取值范围（）。A. 1%-5%B. 5%-10%C. 10%-15%D. 15%-20%【答案】 A【解析】第一类风险：弃真错误。即：合格批被判定为不合格批，其概率记为α。此类错误对生产方或供货方不利，故称为生产方风险或供货方风险。抽样检验中，两类风险控制的一般范围是：a=1%～5%，β=5%～10%。8.《卓越绩效评价标准》与ISO9000比较的区别（ ）A. 理念不同 B. 评价方式不同 C. 使用方法不同 D. 原理不同【答案】 B【解析】《卓越绩效评价准则》与ISO9000的比较1.基本原理和原则相同2.基本理念和思维方式相同3.使用方法（工具）相同选项B正确，评价方式不同，ISO9000是符合性评审，“卓越绩效”模式是成熟度评价。9.二次抽样检测，d1=1，C2=2，d2达到多少次后判定不合格（C）A. 0 B. 1 C. 2 D. 3【答案】 C【解析】若C₁C₂，判定该批产品不合格。d1=1，C2=2，当d₂=2时，1+2>3，判定该批产品不合格。10.监理工程师对不符合质量标准的工程返工处理，反映监理工程质量控制的（）A. 坚持质量第一 B. 坚持预防为主 C. 坚持质量标准 D. 坚持以人为本【答案】 C【解析】以合同为依据，坚持质量标准的原则：质量标准是评价产品质量的尺度，工程质量是否符合合同规定的质量标准要求，应通过质量检验并与质量标准对照。符合质量标准要求的才是合格，不符合质量标准要求的就是不合格，必须返工处理。11.对于扭剪型高强度螺栓连接副进行抽查，抽查（）每批。A. 8B. 10C. 11D…

【监理工程师】历年真题（概论法规/合同管理/土建控制/土建案例）
type: item
date: 2024-04-18T19:05:30+08:00

浙江2019二级造价工程师《土建实务》考试真题及答案解析
type: item
date: 2023-01-30T10:10:31+08:00
description: 一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.避免因各段荷载不均匀沉降引起下沉而产生裂缝，将建筑物从基础到顶部分隔成段的竖直缝是( )。A.沉降缝B.伸缩缝C.防震缝D.施工缝【答案】A【解析】沉降缝是指将建筑物或构筑物从基础到顶部分隔成段的竖直缝，或是将建筑物或构筑物的地面或屋面分隔成段的水平缝，借以避免因各段荷载不均引起下沉而产生裂缝。它通常设置在荷载或地基承载力差别较大的各部分之间，或在新旧建筑的连接处。2.下列项目中不属于社会保险费内容的为( )。A.失业保险费B.医疗保险费C.住房公积金D.养老保险费【答案】C【解析】社会保险费包括：养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费。3.因承包方原因造成工期延误的，延误期间价格下降造成的价差由( )受益。A发包方B.承包方C.发、承包方共同D.双方协商【答案】A【解析】承包人的原因导致的工期延误，按不利于承包人的原则调整合同价款。在工程延误期间国家的法律、行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的：(1)造成合同价款增加的，合同价款不予调整。(2)造成合同价款减少的，合同价款予以调整。4.以幕墙作为围护结构的建筑物，应按( )计算建筑面积。A.建筑物外墙外围水平面积B.幕墙外边线围护面积C.幕墙中心线围护面积D.幕墙内侧围护面积【答案】B【解析】以幕墙作为围护结构的建筑物，应按幕墙外边线计算建筑面积。5.土方工程量中，下列内容中无需增加基础施工所需工作面宽度的是( )。A.基础垂直面刷冷底子油B.砖基础C.地下构件的砖模D.挖地下室土方【答案】C【解析】地下构件设有砖模的，挖土工程量按砖模下设计垫层面积乘以下翻深度，不另增加工作面和放坡。6.下列情形可以计算线条模板增加费的是( )。A.混凝土梁面凸出宽度大于300m的单阶线条B.混凝土墙面凸出宽度为250mm的单阶线条C.砖墙上混凝土窗台板单阶挑沿D.女儿墙上混凝土压项单阶挑沿【答案】A【解析】单阶线条凸出宽度大于300mm的，按雨蓬定额执行;单独窗台板、栏板扶手、墙上压顶的单阶挑沿等按单独扶手、压顶或小型构件定额执行的构件不再另计模板增加费。7.装配式混凝土结构工程中依附于外墙板制作的凸(飘)窗安装套( )。A.外墙板安装定额B.分别套凸(飘)窗和外墙板安装定额C.凸(飘)窗安装定额D.阳台板安装定额【答案】A【解析】依附于外墙板制作的飘窗，并入外墙板内计算并单独列项。8.屋面防水工程中，伸缩随、女儿墙、天窗处的弯起高度遇设计无规定时，按( )计算，计入屋面工程量内。A.100mmB.250mmC.350mmD.500mm【答案】D【解析】屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分，按设计图示尺寸计算;设计无规定时，伸缩缝、女儿墙、天窗的弯起部分按500mm计算，计入屋面工程量内。9.楼梯的砂浆面层定额中，未包括的内容是( )。A.踏步抹灰B.砂浆踢脚线C.板底抹灰D.梯段侧面抹灰【答案】C【解析】楼梯面层定额不包括楼梯底板装饰，楼梯底板装饰套天棚工程。砂浆楼梯、台阶面层包括楼梯、台阶侧面抹灰。10.内墙面抹灰工程量计算时，以下说法不正确的是( )。A.不扣除各种踢脚线所占面积B.墙上梁凸出墙面时,凸出部分按梁抹灰以展开面积计算C.附墙柱凸出墙面部分并入相应的墙面计算D.应扣除门窗洞口、但洞口侧壁不加【答案】B【解析】内墙面、墙裙抹灰面积按设计图示主墙间净长乘高度以面积计算，应扣除墙裙、门窗洞口及单个面积0.3m2以外的孔洞所占面积，不扣除踢脚线、装饰线以及墙与构件交接处的面积。且门窗洞口和孔洞的侧壁面积亦不增加，附墙柱、梁、垛的侧面并入相应的墙面面积内。11.下列金属构件中，油漆工程量不能按构件质量乘相应系数折算油漆面积的是( )。A.钢栏杆B.钢爬梯C.钢门窗D.钢平台【答案】C【解析】钢门窗套用单层钢门窗定额，其工程量乘以相应系数。12.房屋建筑与装饰工程的拆除工程定额适用于( )。A.保护性拆除B.控制爆破拆除C.二次装修前的拆除D.机械整体性拆除【答案】C【解析】拆除工程适用于房屋工程的维修、加固、二次装修前的拆除，不适用于房屋的整体拆除。13.房屋建筑与装饰工程的脚手架国标清单项目中，其中( )与其余各项的特征描述要求不一致。A.外脚手架B.挑脚手架C.里脚手架D.满堂脚手架【答案】B【解析】挑脚手架的项目特征为：1.搭设方式2.悬挑高度3.脚手架材质;其余选项的项目特征为：1.搭设方式2.搭设高度3.脚手架材质。14.房屋建筑与装饰工程的垂直运输项目特征描述时，虽然国标清单计算规范未作要求,但按我省计价要求仍需描述的特征是( )。A.建筑物檐高B.建筑物层数C.地下室层数D.建筑物层高【答案】D【解析】我省计价要求仍需描述的特征是建筑物层高。15.C30商品混凝…

安徽2019年二级造价工程师《土建实务》考试真题及答案解析
type: item
date: 2022-11-22T14:44:25+08:00
description: 一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 19.关于砖砌体项目中，基础与墙(柱)身的划分，下列说法错误的是( )。 A.基础与柱身使用同一种材料时，以柱基上表面为界，以下为基础，以上为柱身 B.基础与墙身使用不同材料时，位于设计室内地面高度≤±300mm时，以不同材料为分界线，高度>±300mm时，以设计室内地面为分界线 C.砖围墙以设计室外地坪为界，以下为基础，以上为墙身 D.基础与墙身使用同一种材料时，以设计室内地面为界，以下为基础，以上为墙身 【答案】A 【解析】基础与墙(柱)身的划分：基础与墙(柱)身使用同一种材料时，以设计室内地面为界(有地下室者，以地下室室内设计地面为界)，以下为基础，以上为墙(柱)身。基础与墙身使用不同材料时，位于设计室内地面高度小于或等于≤±300mm时，以不同材料为分界线，高度>±300mm时，以设计室内地面为分界线。砖围墙应以设计室外地坪为界，以下为基础，以上为墙身。P272 20.根据2018版安徽省建设工程计价依据，企业管理费不包括( )。 A.办公费 B.工具用具使用费 C.临时保护设施费 D.管理人员工资 【答案】C 【解析】临时保护设施费属于措施项目费。管理教材。 二.多项选择题(每小题2分,共20分。每小题有两个或两个以上正确答案，至少有1个错项，请将答题卡上相应题号中全部正确答案的字母标号涂黑，错选,本题不得分;少选,每个正确选项得0.5分) 21.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，下列属于分部分项工程项目清单五要件的有( )。 A.项目编码 B.项目名称 C.项目特征 D.计量单位 E.工程量计算式 【答案】ABCD 【解析】分部分项工程项目清单必须载明项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量。P308 22.根据2018版安徽省建设工程计价依据，关于混凝土柱的柱高，下列说法正确的有( )。 A.有梁板的柱高，应自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板的上表面之间的高度计算 B.无梁板的柱高，应自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽上表面之间的高度计算 C.框架柱的柱高，应自柱基上表面至柱顶高度计算 D.砖混结构构造柱按全高计算，嵌接墙体部分(马牙槎)的体积不计入柱身体积内 E.依附于柱上的牛腿,并入柱身体积内计算 【答案】ACE 【解析】有梁板的柱高，应自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板上表面之间的高度计算。无梁板的柱高，应自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽下表面之间的高度计算，故B错。框架柱的柱高应自柱基上表面至柱顶高度计算。构造柱嵌接墙体部分并入柱身体积，故D错。P277 23.国家建筑标准设计图集16G101-1中关于混凝土保护层厚度，下列说法正确的有( )。 A.现浇混凝土柱中钢筋的保护层厚度指纵向主筋到混凝土外表面的距离 B.基础底面钢筋的保护层厚度，有混凝土垫层时应从垫层顶面算起，且不应小于400mm C.混凝土保护层厚度与混凝土结构设计使用年限有关 D.混凝土构件中受力钢筋的保护层厚度不应小于钢筋的公称直径 E.现浇混凝土柱中钢筋的保护层厚度指箍筋外侧到混凝土外表面的距离 【答案】BCDE 【解析】混凝土保护层是结构构件中钢筋外边缘至构件表面范围用于保护钢筋的混凝土。构件中受力钢筋的保护层厚度不应小于钢筋的公称直径d。钢筋混凝土基础宜设置混凝土垫层，基础中钢筋的混凝土保护层厚度应从垫层顶面算起，且不应小于40mm。 24.根据2018版安徽省建设工程计价依据，分部分项工程费包括( )。 A.人工费 B.材料费 C.机械费 D.环境保护费 E.利润 【答案】ABCE 【解析】分部分项工程费是指各专业工程的分部分项工程应予列出的各项费用，由人工费、材料费、机械费和综合费构成。综合费是由企业管理费、利润构成。P340 25.根据2018版安徽省建设工程计价依据，实体砖墙工程量按设计图示尺寸以体积计算，下列说法正确的有( )。 A.扣除门窗和单个面积≥0.3m2的洞口所占体积 B.扣除嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁、混凝土板头所占体积 C.扣除凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积 D.凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积不增加 E.凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算 【答案】ACDE 【解析】实心砖墙扣除门窗、洞口、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积，不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积≤0.3m2的孔洞所占的体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加。凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算。 26.关于民用建筑…

陕西2020年二级造价工程师《土建实务》考试真题及答案解析
type: item
date: 2022-11-22T12:37:14+08:00
description: 一、单项选择题 (共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意 ) 1.按照结构受力情况，墙体可分为()。 A.承重墙和非承重境 B.外墙和内墙 C.实体墙和组合墙 D.块材墙和板筑墙 【答案】A 【解析】墙按结构受力情况分为承堂墙和非承重墙两种。P8 2.道路硅酸盐水泥同于()。 A.通用水泥 B.专用水泥 C.特性水泥 D.—般水泥 【答案】B 【解析】专用水泥：专用水泥的用途。如：G级油井水泥、道路硅酸盐水泥，p33。 3.测定混凝土立方体抗压强度的龄期是()。 A.7d B.14d C.21d D.28d 【答案】D 【解析】混凝土的立方体抗压强度与强度等级按照标准的制作方法制成边长为150mm的立方体试件，在标准养护条件(温度(20士3)℃，相对湿度90%以上下，养护到28d，按照标准的测定方法测定其抗压强度值称为混凝土立方体试件抗压强度。P38 4.砌筑砖墙时，转角处和交接处应()。 A.分段砌筑 B.同时砌筑 C.分层砌筑 D.分别砌第 【答案】B 【解析】墙体转角处和纵横墙交接处应同时第。临时间断处应砌成斜搓，斜搓水平投影长度不应小于高度的2/3P71 5.拆除现混凝土框架结构模板时，应先拆除()。 A.楼板底模 B.梁侧模 C.柱模板 D.梁底模 【答案】C 【解析】模板的拆除顺序—般是先拆非承重横板，后拆承重模板;先拆侧模板，后拆底模板。框架结构模板的拆除顺序一般是柱一楼板一梁侧模一梁底模。拆除大型结构的模板时必须事先制定详细方案。P76 6.先张法施工中，混疑土预应力的产生主要依靠()。 A.钢筋热胀冷缩 B.张拉钢筋 C.端部锚具 D.混凝土与预应力筋的粘结力 【答案】D 【解析】先张法是在涝筑混凝土前张拉预应力钢筋，并将张拉的预应力钢筋临时固定在台座或钢模上，然后再涝筑混疑土，待混凝土达到一定强度，保证预应力筋与混凝土有足够的粘结力时，放松预应力筋，借助于混凝土与预应力筋的粘结，使已疑土产生预压应力。P78 7.关于屋面卷材防水层铺设方向的说法，正确的是()。 A.当屋面坡度小于2%时，卷材宜平行于屋脊铺贴 B.当屋面坡度在3%～15%时，卷材可平行或者垂直于屋脊铺贴 C.当屋面坡度大于15%时，沥青访水卷材可平行或者垂直于屋脊铺贴 D.高聚物改性沥青坊水楼材必须垂直于屋顶铺贴 【答案】B 【解析】楼材的铺设方向应根据屋面坡度和至面是否有振动来确定。当屋面坡度小于3%时，卷材宜平行于屋脊铺贴;屋面坡度在3%～15%时，学材可平行或垂直于屋脊铺贴;屋面坡度大于15%或受振动时，沥青卷材应垂直于屋脊铺贴，其他可根据实际情况考虑采用平行或垂直屋脊铺贴。由檐口向屋脊一层层地铺设，各关卷材上下应搭接，多层卷材的搭接位量应错开，上下层卷材不得垂直铺贴P91。 8.坡度在20以内的大面积场地平整，宜选用的土方工程施工机械是()。 A.单斗挖土机 B.多斗挖土机 C.推土机 D.铲运机 【答案】D 【解析】铲运机的特点是能独立完成铲土云土、卸土、填筑、压实等工作，常用于坡度在20以内的大面积场地平整，开挖大型基坑、沟槽，以及填筑路基等土方工程。P93 9.钢筋骨架中交叉钢筋的焊接宜采用()。 A.闪光对焊 B.电弧焊 C.电渣压力焊 D.电组点焊 【答案】D 【解析】电组点焊:钢筋骨架或钢筋网中交叉钢筋的焊接宣采用电阻点。 10.工作A有四项紧后工作B、C、D、E，其持续时间分别为:B=3天、C=4天、D=8天、E=8天，LFe=10、LFc=12、LF=13、LF=15，则LF为()。 A.8 B.7 C.5 D.4 【答案】C 【解析】(1)从左到右:计算ESEF累加取大。(2)从右到左:计算LF、L5，逆减取小。由题可知L5a=7、L5c=8、L5=5、L5=7，所以A工作的最迟完成时间为5。 11.双代号网络进度计划图中虚箭线表示()。 A.工作之间的逻辑关系 B.工作的持续时间 C.资源消耗程度 D.非关键工作 【答案】A 【解析】虚箭线的唯一功能是用以正确表达目关工作的逻辑关系它不消耗资源持续时间为零P106 12.关于施工图预算作用的说法，错误的是()。 A.确定招标控制价的依据 B.办理竣工结算的依据 C.确定施工合同价款的依据 D.承包人确定施工成本的依据 【答案】D 【解析】(三)施工图预算的作用。 1)确定工程造价的依据; 2)是建设单位确定标底和投标单位确定投标报价的依据; 3)是确定族会同价款的依据; 4)是拨付工程进度款和办理竣工结算的依据; 5)是施工图预算与施工预算进行“两算”对比的依据。P254 13.关于工程量清单作用的说法，错误的是()。 A.竣工验收的依据 B.支付工程进度款的依据 C.签订合同的依据 D.进行工程震赔的依据 【答案】A 【解析】工程量清单是工程量清单…

重庆2021年二级造价工程师《土建实务》真题及答案解析
type: item
date: 2022-11-22T12:05:13+08:00
description: 一、单项选择题 1.下列不属于清单定额综合单价的构成内容的是()。 A.企业管理 B.利润 C.一般风险 D.税金 【答案】D 【解析】清单定额综合单价是指完成一个规定计量单位的分部分项工程项目或措施项目所需的人工材料、施工机具使用、企业管理、利润及一般风险。 【考点来源】《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》 CQJZZSDE-2018基本内容 2.某厂房轴中心线长60m，宽16m，厂房首结构高度为72m，墙厚均为240mm。该厂房平整地清单工程量计算式为() A.60.24mx15.76m B.60.24mx16.24m C.60.00mx16.00m D.60.24mx16.00m 【答案】B 【解析】平整场地按设计图示尺寸以建筑物首层建筑面积计算 【考点来源】23.2工程量计算规则 3.形成建筑空间的坡屋页，结构高度在()以上的部位，应计算全面积 A.2 B.2.1 C.2.2 D.24 【答案】B 【解析】形成建筑空间的坡星顶，结构净高在2.10m及以上的部位应计算全面积;结构净高在1.20m及以上至2.10m以下的部位应计算1/2面积;结构净高在1.20m以下的部位不应计算建筑面积 【考点来源】2.2.3建筑面积计算规则及应用 4.某33层住宅建筑，层高3米，属于() A.多层建筑 B.中高层建筑 C.高层建筑 D.超高层建筑 【答案】C 【解析】高10及以上高度大于27m 【考点来源】1.1.1民用建筑工程 5.当招标控制价复结论与原公布的招标控制价误差率在()内有效 A.3%(含3%) B.4%(含4%) C.5%(含5% D.±6%(含6%) 【答案】A 【解析】当招控制价复结论与原公布的招标控制价误差在土3%以内的(含±3%)，原公布招标控制价有效;误差范目超过土3%的，原公布招标控制价无效，以复音后的招控制价为准 【考点来源】3.4.5招标控制价议的处理 6.高强疑土是指硬化后强度等级不低于()的泥疑土。 A.C30 B.C40 C.C50 D.C60 【答案】D 【解析】高强度混疑是用普通水、砂石作为原料，采用常规制作工艺，主要依靠高效水，或同时外加定数量的活性矿物和料，使硬化后强度等级不低于C60的混疑土 【考点来源】1.2.1建筑结构材料

2022年一级造价工程师《土建案例》考试真题及答案解析
type: item
date: 2022-11-15T09:05:32+08:00
description: 1.案例(一) 某企业投资建设的一个工业项日，生产运营期10年，于5年前投产。该项目固定资产投资总额3000万元，全部形成固定资产，固定资产使用年限10年，残值率5%，真线法折旧。 目前，项目建设期贷款已偿还完成，建设期可抵扣进项税已抵扣完成，处于正常生产年份。 正常生产年份的年销售收入为920万元(不含销项税)，年经营成本为324万元(含可抵扣进项税24万元。项目运营期第1年投入了流动资金200万元。企业适用的增值税税率13%，增值税附加税率12%，企业所得税税率25%。 为了提高生产效率，降低生产成本，企业拟开展生产线智能化、数字化改造，且改造后企业可获得政府专项补贴支持。具体改造相关经济数据如下： 1.改造工程建设投资800万元(含可抵扣进项税60万元，全部形成新增固定资产，新增固定资产使用年限同原固定资产剩余使用年限，残值率、折旧方式和原固定资产相同。改造工程建设投资由企业自有资金投入。 2.改造工程在项目运营期第6年(改造年)年初开工，2个月完工，达到可使用状态，并投产使用。 3.改造年的产能、销售收入、经营成本按照改造前正常年份的数值计算。改造后第2年(即项目运营期第7年，下同)开始，项目产能提升20%，且增加的产量能被市场完全吸纳，同时由于改造提升了原材料等利用效率，使得经营成本及其可抵扣进项税均降低10%，所需流动资金比改造前降低30%。 4.改造后第2年，企业可获得当地政府给予的补贴收入100万元(不征收增值税)。 【问题】 1.列式计算项目改造前正常年份的应缴增值税、总成本费用、税前利润及企业所得税。 2.列式计算项目改造年和改造后第2年的应缴增值税和企业所得税。 3.以政府视角计算由于项目改造引起的税收变化总额(仅考虑增值税和企业所得税)。 4.遵循“有无对比原则，列式计算改造后正常年份的项目投资收益率。 (注：改造工程建设投资按照改造年年初一次性投入考虑，改造年的新增固定资产折日按整年考虑。计算过程和结果均以万元为单位并保留两位小数) 【答案】 问题1： 改造前正常年份应缴增值税：920×13%-24=95.6万元 改造前正常年份年折日额：3000×(1-5%)÷10=285万元 改造前正常年份总成本费用：(32424)+285=585万元 改造前正常年份税前利润：920-585-95.6×12%=323.53万元 改造前正常年份企业所得税：323.5×25%=80.88万元 问题2： 改造后(运营期第6-10年)年折日额：285+(800-60)×(1-5%)÷5=425.6万元 改造年应缴纳增值税：920×13%-24-60=35.6万元 改造后第2年应缴纳增值税：920×(1+20%)×13%-24×(1-10%)=121.92万元 改造年(第6年)总成本费用：(32424)+425.6=725.6万元 改造年(第6年)企业所得税：(920-725.635.6×12%)×25%=47.53万元 改造第2年(第7年)总成本费用：(324-24)×(1-10%)+425.6=695.6万元 改造第2年(第7年)企业所得税：【920x(1+20%)+100-695.6-121.92×12%)】×25%=123.44万元 问题3： 第8~10年总成本费用：(324-24)+425.6=725.6万元 第8~10年应缴纳增值税：920×(1+20%)×13%-24×(1-10%)=121.92万元 第8-10年企业所得税：【920×(1+20%)-695.6-121.92×12%)】×25%=98.44万元 原方案后5年税收总额：(95.6+80.88)×5=882.4万元 扩建后后5年税收总额：(35.6+47.53)+(121.92+123.44)+(121.92+98.44)×3=989.57万元 项目改造会导致税收总额增加：989.57-882.4=107.17万元 问题4： 改造后正常年份(第8~10年)税前利润：【920×(1+20%)-695.6-121.92×12%)】=393.77万元 改造前后正常年份息税前利润差额：393.77-32353=70.24万元 改造项目总投资为：800-200×30%=740万元 改造后正常年份的项目投资收益率：70.24÷740×100%=9.49% 2.试题二：(20分) 某国有企业投资兴建一大厦，通过公开招标方式进行施工招标，选定了某承包商，土建工程的合同价格为20300万元(不含税)，其中利润为：800万元。该土建工程由地基基础工程(A)、主体结构工程B)、装饰工程(C、屋面工程D)、节能工程(E)五个分部工程组成，中标后该承包商经过认真测算、分析，各分部工程的功能得分和成本所占比例见表2.1。 建设单位要求设计单位提供楼宇智能化方案供选择，设计单位…

2022年一级造价工程师学天 模考卷PDF
type: item
date: 2022-10-27T09:09:17+08:00

2021年一级造价工程师考试《土建计量》真题及答案解析
type: item
date: 2022-10-20T11:24:49+08:00
description: 一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1、岩石稳定性定量分析的主要依据()。 A.抗压和抗拉强度 B.抗压和抗剪 C.抗拉和抗剪 D.抗拉和抗折 【答案】B 【考点来源】岩石的主要力学件质 【解析】岩石的抗压强庋和抗剪强度是评价岩石(岩体)稳定性的指标，是对岩石(岩体的稳定件进行定量分析的依据。 2、下列地下水中，补给区和分布区不一致的是()。 A.包气带水 B.潜水 C.承压水 D.裂隙水 【答案】C 【考点来源】地下水类型 【解析】 3、对埋深1m左右的松散砂砾石地层地基进行处理应优先考虑的方法为()。 A.挖除 B.预制板加固 C.沉井加固 D.地下连续墙加固 【答案】A 【考点来源】常见工程地质问题及其处理方法 【解析】松散、软弱土层强度、刚度低，承载力低，抗渗性差。对不满足承载力要求的松散土层，如砂和沙砾石地层等，可挖除，也可采用回结灌浆、预制桩或灌注桩、地下连续墙或沉井等加固。本题中的松散砂石埋深浅，应优先采用挖除的方法。 4、对于埋藏较深的断层破碎带，提高其承载力和抗*力的处理方法，优先考虑()。 A.打工钉 B.打抗滑桩 C.打锚杆 D.灌浆 【答案】D 【考点来源】常见工程地质问题及其处理方法 【解析】风化、破碎岩层，岩体松散，强度低，整体性差，抗渗性差，有的不能满足建筑物对地基的要求。风化一般在地基表层，可以挖除。破碎岩层有的较浅，也可以挖除。有的埋藏较深，如断层破碎芾，可以用水泥浆灌浆加或防渗。 5、处治流沙优先采用的施工方法为() A.灌浆 B.降低地下水位 C.打桩 D.化学加固 【答案】B 【考点来源】地下水 【解析】常用的处置方法有人工降低地下水位和打板桩等，特殊情况下也可采取化学加固法、爆炸法及加重法等。在基槽开挖的过程中局部地段突然出现严重流沙时，可立即抛人大块石等阻止流沙。 6、在地下工程选址时，应考虑较多的地质问题为()。 A.区域稳定性 B.边坡稳定性 C.泥石流 D.斜坡滑动 【答案】A 【考点来源】工程地质对工程建设的影晌 【解析】对于地下工程的选址，工程地质的影响要考虑区域稳定性的问题。 7、与建筑物相比，构筑物的主要特征为()。 A.供生产使用 B.供非生产性使用 C.满足功能要求 D.占地面积小 【答案】C 【考点来源】工业与民用建筑工程的分类、组成及构造 【解析】建筑一股包括建筑物和构筑物，满足功能要求并提供活动空间和场所的建筑称为建筑物，是供们生活、学习、工作、居住以及从事生产和文化活动的房屋，如工厂、住宅、学校、影剧院等：仅满足功能要求的建筑称为构筑物，如水塔、纪念碑等 8、关于多层砌体工程工业房屋的圈梁设置位置，正确的为()。 A.在底层设置一道 B.在檐沟标高处设置一道 C.在纵横墙上隔层设置 D.在每层和檐口标高处设置 【答案】D 【考点来源】民用建筑构造 【解析】多层砌体工业房屋，应每层设置现浇混凝土圈梁。 9、外墙外保温层采用厚壁面层结构时正确的做法为()。 A.在保温层外表面抹水泥砂浆 B.在保温层外表面涂抹聚合物砂浆 C.在底涂层和面层抹聚合物水泥砂浆 D.在底涂层中设置玻化纤维网格 【答案】A 【考点来源】民用建筑构造 【解析】厚面层采用普通水泥砂浆抹面有的用在龙骨上吊挂板材或在水泥砂浆层贴瓷砖覆面。 10、在以下工程结构中，适用采用现浇钢筋混凝土井字形密肋楼板的为()。 A.厨房 B.会议厅 C.储藏室 D.仓合库 【答案】B 【考点来源】民用建筑构造 【解析】井字形密肋楼板具有天棚整齐美观，有利于提高房屋的净空高度等优点，常用于门厅、会议厅等处。 11. 某工业厂房柱距 6m，跨度 30m，最大起重重量 12t.其钢筋混凝土吊车梁应优先选哪种方式( ) A.非预应力 T 型 B.预应力工字型 C.预应力鱼腹式 D.预应力空腹鱼腹式 【答案】B 【考点来源】单层厂房承重结构构造 【解析】预应力混凝土鱼腹式吊车梁适用于厂房柱距不大于12m，厂房跨度为12~33m，吊车起重量为15~150t的厂房。 12、在半填半挖土质路基填挖衔接处，应来用的施工措施为()。 A.防止超按 B.台阶开挖 C.倾斜开控 D.超挖回填 【答案】D 【考点来源】道路、桥梁、涵洞工程的分类、组成及构造 【解析】土质路基填挖衔接处应采取超挖回填措施。 13、桥面较宽,跨度较大的预应力混凝土梁桥，应优先选用的桥梁形式为() A.箱型简支梁桥 B.肋梁式简支梁桥 C.装配式简支梁桥 D.整体式简支梁桥 【答案】A 【考点来源】桥梁上部结构 【解析】箱形简支梁桥主要用于预应力混凝土梁桥。尤其适用于桥面较宽的预应力混凝土桥梁结构和跨度较大的斜交桥和穹桥。 14、为使桥墩轻型化，除在多跨桥两端放置刚性较大的桥台外，中墩应采用的桥墩类型为()。 A.拼装式桥墩…