标准下载库 - 一级造价工程师
type: channel
link: https://www.bzxzku.com/tag/%25E4%25B8%2580%25E7%25BA%25A7%25E9%2580%25A0%25E4%25BB%25B7%25E5%25B7%25A5%25E7%25A8%258B%25E5%25B8%2588/
items: 2026年一级造价工程师SVIP课程
items: 2026年一级造价工程师【交通案例】VIP课程
items: 2026年一级造价工程师【安装计量】【VIP基础同步班】
items: 2025年一级造价工程师《建设工程计价》真题及答案
items: 2025年一级造价工程师《土建案例》真题及答案
items: 2025年一级造价工程师工程计价【VIP基础同步班】
items: 2025年一级造价工程师水利案例【VIP基础同步班】
items: 2025年一级造价工程师考前3页纸PDF
items: 2025年一级造价工程师土建安装案例精选30题PDF
items: 2025年一级造价工程师考前8页纸PDF

2026年一级造价工程师SVIP课程
type: item
date: 2026-03-18T16:39:19+08:00

2026年一级造价工程师【交通案例】VIP课程
type: item
date: 2026-01-21T16:43:33+08:00
description: https://pan.baidu.com/s/1Twptx07WveQFQIWBx0qyFQ

2026年一级造价工程师【安装计量】【VIP基础同步班】
type: item
date: 2025-12-25T16:16:19+08:00
description: https://pan.quark.cn/s/56447b1548102024年一级造价工程师【安装计量】【VIP基础同步班】https://pan.quark.cn/s/e0010278ff6ahttps://pan.baidu.com/s/19lQN9aVTNYPqSyL51inKMQ

2025年一级造价工程师《建设工程计价》真题及答案
type: item
date: 2025-11-18T10:24:47+08:00
description: 1.某建设期为 2 年的工程项目建设投资为 10000 万元，工程建设其他费为 1500万元，预备费为 450万元，建设期初贷款4000 万元，贷款年利率为4%；流动资金为 200 万元。该项目的固定资产投资额为 ( )万元。A.10326.4B.10526.4C.12270.0D.12276.4【参考答案】A【解析】固定资产投资=建设投资+建设期利息；第 1 年建设期利息=400004%=160 万元；第 2 年建设期利息=（4000+160）4%=166.4 万元，固定资产投资=10000+160+166.4=10326.4。2.根据水利工程总投资构成的规定，可列入水土保持工程投资的是（）。A.建设用地用海费B.环境保护措施费C.工程措施投资D.库底清理费【参考答案】C3.某批进口运输设备到岸价为 1500 万元，关税税率为 20%，消费税税率为 10%，增值税税率为 13%。该批运输设备进口环节增值税为（） 万元。A.255.67B.257.40C.260.00D.270.83【参考答案】C【解析】进口环节增值税=（1500+150020%）13%/（1-10%）=260万元。4.关于国产设备及工器具购置费的构成及计算，下列说法正确的是（）。A.国产非标准设备的各项成本费用中均应包含增值税进项税B.包装费不能作为非标准设备原价中利润的计算基数C.设备采购人员的工资不得计入设备运杂费D.工器具及生产家具购置费中包含未达到固定资产标准的设备购置费【参考答案】D【解析】国产非标准设备的各项成本费用中不能包含增值税进项税，包装费可以作为非标准设备原价中利润的计算基数，设备采购人员的工资属于设备运杂费中的采购及保管费。5.下列费用应计入人工工日单价的是（）。A.差旅交通费B.工人实名制管理费C.工会经费D.劳动力招募费【参考答案】C【解析】人工工日单价，是指直接从事建筑安装工程施工的生产工人在每个工作日的工资、津贴、奖金、加班加点工资、特殊情况下支付的工资以及社会保险费、住房公积金、劳动保护费、职工福利费、工会经费、职工教育经费等。6.下列与设备仪器相关的费用中，应计入建筑安装工程费中企业管理费的是（）。A.建设单位研究试验设备的使用费B.工程设备费C.施工仪器仪表使用费D.现场办公设备和仪器的维修费【参考答案】D【解析】建设单位研究试验设备的使用费属于工程建设其他费中的研究实验费；工程设备费属于材料费；施工仪器仪表使用费属于施工机具使用费。7.下列费用中，应计入安全生产措施费的是 ( )A.工程有害气体监测和通风费用B.现场污染源控制费用C.治安综合治理费用D.现场配备医药保健器材费用【参考答案】A【解析】现场污染源控制费用属于环境保护费；治安综合治理费用和现场配备医药保健器材费用属于文明施工费。8.关于分部组合计价的原理，下列说法正确的是（）。A.工程计价的基本原理是单价的确定和总价的汇总B.工程组价包括工料机消耗量计算和工程单价确定两个环节C.工程单价分为工料单价和综合单价D.工程总价的汇总方法分为综合单价法和工料单价法【参考答案】C【解析】A 选项，工程计价的基本原理是项目的分解和价格的组合；B 选项，工程组价包括工程单价的确定和总价的计算；D 选项，工程总价的汇总方法分为单价法和实物量法。9.关于其他项目清单费用构成和计算，下列方法正确的是（）。A.专业工程暂估价为以项计算的不含增值税价格B.计日工综合单价为该计日工项目发生的分部分项工程价格，不含其措施项目费C.暂列金额以暂估价为计价基础按费率计算D.直接发包的专业工程的总承包服务费宜以项计量【参考答案】D.【解析】A 选项，专业工程暂估价为以项计算的包含增值税价格；B 选项，计日工综合单价应为完成相应清单项目单位数量不含增值税的价格， 包括随时、少量完成计日工项目所需的费用，同时也包含了计日工项目发生的措施项目费用；C 选项，暂列金额可采用费率或总价计价方式计价，以其计算基础乘以费 率或以项计算清单项目价格。10.关于工程总承包项目清单的编制，下列说法正确的是（）。A.包括工程项目清单、措施项目清单、其他项目清单和增值税清单B.可行性研究或方案设计后的项目清单编码通常由四级编码组合而成C.初步设计后的项目清单通常分解至单位工程D.初步设计后的项目清单编码由六级编码组合而成【参考答案】B【解析】A 选项，项目清单是指发包人提供的载明工程总承包项目工程费用、 工程总承包其他费和预备费的名称和其他要求承包人填报内容的明细清单；C 选项，初步设计后项目清单通常分解到扩大分部和扩大分项工程；D 选项，初步设计后的项目清单编码由七级编码组合而成。11.下列工程建设其他费用中，应从项目建设管理费中列支的是( )。A.可行性研究费B.运营人员培训及提前进场费C.咨询机构服务费D.竣工…

2025年一级造价工程师《土建案例》真题及答案
type: item
date: 2025-11-18T09:42:49+08:00
description: 试题一某国有资金投资的综合办公楼建设项目，依法必须公开招标，采用工程量清单计价方式进行施工招标。业主委托招标代理机构编制招标公告和招标文件。因工期紧张，招标文件的发售时间定为 5 月 11 日（周二）开始。招标文件中规定：投标截止和开标时间为 6 月 1 日上午9：00；投标有效期 90 天：最高投标限价 5930 万元（包含暂列金额400 万元）；投标保证金 60 万元（可以现金或保函形式提交），其有效期需满足法律法规的规定；单价合同；无需提供履约担保；不组织现场踏勘， 由投标人自行踏勘：质量保证金为结算金额的 5%，缺陷责任期为36 个月，期满后按照约定返还质量保证金。某潜在投标人在研究招标文件后，认为招标文件中设定的某项资格条件对其产生了限制和排斥，就此向招标人提出了异议。投标人 A 经过充分的项目调研、市场询价和工程量复核，认为该项目施工管理和技术风险较小，材料市场价格较为平稳，图纸完善，暂列金额使用的概率较小。评标委员会在评标时发现：投标人 B 提交的投标保函的生效日期自 5 月 30 日起算，有效期为 90 天。投标人 C 的投标报价低于评标基准价 35%。投标人 D 与投标人 E 的材料员显示为同一人。投标人 D 解释该材料员系企业新招聘员工，之前在投标人 E 从业，投标人 E 在该员工不知情的情况下使用了已经离职员工有关信息投标，因此责任不在自己。经过评审公示，投标人 F（中标价 5785 万元）被确定为中标人，在签订合同前招标人与其进行了合同谈判，招标人提出压缩总工期 5 天，相应赶工费用在合同额中增加 15万元。发承包双方签订合同后，承包人按计划进场施工，并确定由某分包人承包该工程中的某分项专业工程，分包合同中约定：工程量为 3000 ㎡ ，合同工期为 11 月 1 日至 11月 30 日，共 30 天，连续施工，逾期违约金 3500 元/天：分包人经测算：正常施工情况下（按计划完成每天安排的工作量），该项工作计划安排 20 人（每天按 8 小时计算）完成施工，采用计日工资的平均日工资标准为 400 元/工日。当延时加班时，每小时工资标准上浮 20%，在采取延时方式赶工的情况下（每天延时不超过4 小时），延时加班时间内平均降效 20%。由于分包人自身原因，致使该分项专业工程推迟至 11 月 6 日才开工。分包人为了按合同约定的 11 月 30 日完工，制定了如下三个方案：方案甲：采取全员每天均延时加班。方案乙：前期采取全员每天延时 4 小时加班，后期不延时。方案丙：不延时加班，增加同工效的人数（从其他工地调配），调配工人的平均日工资标准为 500 元/工日。……根据题干，回答下列 1-15 问题。1.该项目招标文件发售的最早结束时间为 ( )A. 5 月 13 日B. 5 月 15 日C. 5 月 17 日D. 5 月 19 日【答案】 B【解析】根据《招标投标法实施条例》，招标文件发售期不得少于 5 日。发售时间为 5 月 11 日，结束时间为 5 月 15 日。2.关于该项目招标文件中的规定，不符合现行国家相关规定的有 () A. 投标截止和开标时间为6 月 1 日上午9:00B. 无需提供履约担保C. 质量保证金为结算金额的 5%D. 不组织现场踏勘， 由投标人自行踏勘E. 缺陷责任期为 36 个月【答案】 C,E【解析】选项 C 错误，质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的 3%。选项 E 错误，缺陷责任期一般为 1 年，最长不超过 2 年，由发承包双方在合同中约定。3.关于潜在投标人提出异议和招标人的应对，下列说法正确的有A. 对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 15 日前提出B. 对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前提出C. 招标人应自收到异议之日起 2 日内作出答复D. 招标人应自收到异议之日起 3 日内作出答复E. 招标人作出对异议的答复前，招投标活动继续按计划进行【答案】 B,D【解析】对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。4.投标人 A 为了提高中标的概率和自身利益最大化，在报价时下列做法合理的是)。A. 按复核后调整的工程数量报价B. 采用不平衡报价C. 对漏项的分部分项工程项目消单应自行补充并报价D. 适当调低管理费的费率报价【答案】 B【解析】A 选项错误：投标人按招标文件中清单工程量报价，不得随意调整。 B 选项正确：不平衡报价，是保证自身利益和又能提高中的概率的合理策略。C 选项错误：不能自行补充报价。D 选项错误：降低管理费的费率虽然能提高中标概率，但是自身利益没有最大化。5.投标人 A 认为暂列金额使用的概率较小，若投标人 A 因此调低暂列金餐为 30…

2025年一级造价工程师工程计价【VIP基础同步班】
type: item
date: 2025-10-31T14:47:47+08:00
description: https://pan.baidu.com/s/1hhjqq9R-tzOBv80v6Fl2Pw

2025年一级造价工程师水利案例【VIP基础同步班】
type: item
date: 2025-10-31T14:43:11+08:00
description: 02-通用《备考指导班》【梁伊】XT01-案例《教材精讲班》【王老师】YL03-案例《考点精讲班》【张莉】HQhttps://pan.quark.cn/s/3d216408419ehttps://pan.quark.cn/s/219bf6d78257

2025年一级造价工程师考前3页纸PDF
type: item
date: 2025-10-13T16:32:58+08:00

2025年一级造价工程师土建安装案例精选30题PDF
type: item
date: 2025-10-09T09:11:58+08:00

2025年一级造价工程师考前8页纸PDF
type: item
date: 2025-09-28T09:01:56+08:00