2026年一级造价工程师【安装计量】【VIP基础同步班】
2025年一级造价工程师《建设工程计价》真题及答案
1.某建设期为 2 年的工程项目建设投资为 10000 万元，工程建设其他费为 1500万元，预备费为 450万元，建设期初贷款4000 万元，贷款年利率为4%；流动资金为 200 万元。该项目的固定资产投资额为 ( )万元。A.10326.4B.10526.4C.12270.0D.12276.4【参考答案】A【解析】固定资产投资=建设投资+建设期利息；第 1 年建设期利息=400004%=160 万元；第 2 年建设期利息=（4000+160）4%=166.4 万元，固定资产投资=10000+160+166.4=10326.4。2.根据水利工程总投资构成的规定，可列入水土保持工程投资的是（）。A.建设用地用海费B.环境保护措施费C.工程措施投资D.库底清理费【参考答案】C3.某批进口运输设备到岸价为 1500 万元，关税税率为 20%，消费税税率为 10%，增值税税率为 13%。该批运输设备进口环节增值税为（） 万元。A.255.67B.257.40C.260.00D.270.83【参考答案】C【解析】进口环节增值税=（1500+150020%）13%/（1-10%）=260万元。4.关于国产设备及工器具购置费的构成及计算，下列说法正确的是（）。A.国产非标准设备的各项成本费用中均应包含增值税进项税B.包装费不能作为非标准设备原价中利润的计算基数C.设备采购人员的工资不得计入设备运杂费D.工器具及生产家具购置费中包含未达到固定资产标准的设备购置费【参考答案】D【解析】国产非标准设备的各项成本费用中不能包含增值税进项税，包装费可以作为非标准设备原价中利润的计算基数，设备采购人员的工资属于设备运杂费中的采购及保管费。5.下列费用应计入人工工日单价的是（）。A.差旅交通费B.工人实名制管理费C.工会经费D.劳动力招募费【参考答案】C【解析】人工工日单价，是指直接从事建筑安装工程施工的生产工人在每个工作日的工资、津贴、奖金、加班加点工资、特殊情况下支付的工资以及社会保险费、住房公积金、劳动保护费、职工福利费、工会经费、职工教育经费等。6.下列与设备仪器相关的费用中，应计入建筑安装工程费中企业管理费的是（）。A.建设单位研究试验设备的使用费B.工程设备费C.施工仪器仪表使用费D.现场办公设备和仪器的维修费【参考答案】D【解析】建设单位研究试验设备的使用费属于工程建设其他费中的研究实验费；工程设备费属于材料费；施工仪器仪表使用费属于施工机具使用费。7.下列费用中，应计入安全生产措施费的是 ( )A.工程有害气体监测和通风费用B.现场污染源控制费用C.治安综合治理费用D.现场配备医药保健器材费用【参考答案】A【解析】现场污染源控制费用属于环境保护费；治安综合治理费用和现场配备医药保健器材费用属于文明施工费。8.关于分部组合计价的原理，下列说法正确的是（）。A.工程计价的基本原理是单价的确定和总价的汇总B.工程组价包括工料机消耗量计算和工程单价确定两个环节C.工程单价分为工料单价和综合单价D.工程总价的汇总方法分为综合单价法和工料单价法【参考答案】C【解析】A 选项，工程计价的基本原理是项目的分解和价格的组合；B 选项，工程组价包括工程单价的确定和总价的计算；D 选项，工程总价的汇总方法分为单价法和实物量法。9.关于其他项目清单费用构成和计算，下列方法正确的是（）。A.专业工程暂估价为以项计算的不含增值税价格B.计日工综合单价为该计日工项目发生的分部分项工程价格，不含其措施项目费C.暂列金额以暂估价为计价基础按费率计算D.直接发包的专业工程的总承包服务费宜以项计量【参考答案】D.【解析】A 选项，专业工程暂估价为以项计算的包含增值税价格；B 选项，计日工综合单价应为完成相应清单项目单位数量不含增值税的价格， 包括随时、少量完成计日工项目所需的费用，同时也包含了计日工项目发生的措施项目费用；C 选项，暂列金额可采用费率或总价计价方式计价，以其计算基础乘以费 率或以项计算清单项目价格。10.关于工程总承包项目清单的编制，下列说法正确的是（）。A.包括工程项目清单、措施项目清单、其他项目清单和增值税清单B.可行性研究或方案设计后的项目清单编码通常由四级编码组合而成C.初步设计后的项目清单通常分解至单位工程D.初步设计后的项目清单编码由六级编码组合而成【参考答案】B【解析】A 选项，项目清单是指发包人提供的载明工程总承包项目工程费用、 工程总承包其他费和预备费的名称和其他要求承包人填报内容的明细清单；C 选项，初步设计后项目清单通常分解到扩大分部和扩大分项工程；D 选项，初步设计后的项目清单编码由七级编码组合而成。11.下列工程建设其他费用中，应从项目建设管理费中列支的是( )。A.可行性研究费B.运营人员培训及提前进场费C.咨询机构服务费D.竣工验收费【参考答案】D【解析】项目建设管理费是指项目建设单位从项目筹建之日起至办理竣工财务决算之日止发生 的管理性质的支出。包括工作人员薪酬(由原单位支付薪酬的除外)及相关费用、办公费、办公场地租用费、差旅交通费、劳动保护费、工具用具使用费、固定资产使用费、招募生产工人费、技术图书资料费(含软件)、业务招待费、竣工验收费和其他管理性质开支。12.关于工程建设其他费用中研究试验费的构成,下列说法正确的是()。A.不包括验证设计参数的研究费B.包括新产品试制费C.不包括施工单位技术革新试验费D.包括重要科研补助费【参考答案】C【解析】研究试验费是指为建设项目提供或验证设计参数、数据、资料等进行必要的研究试验，以及设计规定在建设过程中必须进行试验、验证所需的费用包括自行或委托其他部门的专题研究、试验所需人工费、材料费、试验设备及仪器使用费等。这项费用按照设计单位根据本工程项目的需要提出的研究试验内容和要求计算。在计算时要注意不应包括以下项目:(1)应由科技项费用(即新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助费)开支的项目。(2) 应在建筑安装费用中列支的施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、 检查所发生的费用及技术革新的研究试验费。(3) 应由勘察设计费或工程费用中开支的项目13.关于材料单价的含义和计算，下列说法正确的是( )。A.是指从来源地到施工工地仓库形成的综合平均单价B.运杂费中包含外埠中转运输过程中发生的费用和过境过桥费C."两票制"支付方式下，材料原价按 9%扣除增值税进项税额D.采购及保管费中包含运输和仓储损耗费【参考答案】B【解析】A 选项，。材料单价是指建筑材料从其来源地运到施工工地仓库，直至出库形成的综合平均单价；C 选项，"两票制"支付方式下，若材料供货价格为含税价格，则材料原价应以购进货物适用的税率(13%或 9%)或 征收率 (3%）扣除增值税进项税额；D 选项，采购及保管费中不包含运输损耗费。14.某建设项目建设期初预计的工程费和工程建设其他费分别为6000 万元和 700 万元，基本预备费率为 5%：投资在建设期 2 年内平均支出且均衡发放，若年投资价格上涨率为 2%，则该项目预备费总额为 ()万元。A.440.35B.475.70C.476.05D.542.11【参考答案】C【解析】基本预备费=（工程费用+工程建设其他费用）5%=（6000+700）5%=335 万元静态投资=6000+700+335=7035 万元第一年价差预备费=703550%【（1+2%）^0.5-1】=35 万元第二年价差预备费=703550%【（1+2%）^1.5-1】=106.05 万元预备费总额=335+35+106.05=476.05 万元15.某施工机械预算价格为 20 万元，可耐用 1000 台班，寿命期内检修次数为 4 次，一次检修费为 2000元，燃料动力费为 10 元/台班，残值率为 5%。需配司机 1 人，年制度工作日为 250 天，年工作台班为 200台班，人工工日单价为 260 元，以上费用及价格均不含增值税可抵扣进项税额。若不发生其他费用，则该施工机械的台班单价为（） /台班。A.470B.533C.480D.543【参考答案】B【解析】台班折旧费=200000（1-5%）/1000=190 元/台班台班检修费=20004/1000=8 元/台班台班人工费=1250260/200=325 元/台班机械台班单价=190+8+10+325=533 元/台班16.关于建设期利息的构成和计算，下列说法正确的是（）。A.包括利率、汇率调整等增加的费用B.包括代理机构向贷款方收取的转贷费、担保费、管理费C.年初发放前提下，本年利息=（上年未累计贷款本金＋本年贷款） ×年利率D.分年均衡发放前提下，所有利息均按半年计息【参考答案】B【解析】A 选项，利率、汇率调整等增加的费用属于价差预备费；C 选项，年初发放前提下，本年利息=（上年未累计贷款本金+利息的和＋本年贷款） ×年利率；D 选项，总贷款分年均衡发放的前提下，可按当年借款在年中支用考虑。17.关于概算指标的内容及编制，下列说法正确的是（）。A.概算指标通常以分部工程为对象编制B.其费用和消耗量指标主要来自概算定额C.分为建设项目综合概算指标和单项工程概算指标两种形式D.列表形式包括示意图、工程特征、经济指标、构造内容和工程量指标【参考答案】D【解析】A 选项，概算指标通常以单位工程为对象编制；B 选项，概算指标中各种消耗量指标的确定，则主要来自各种预算或结算资料；C 选项，概算指标在具体内容的表示方法上，分综合指标和单项指标两种形式。18.用 1 :1 水泥砂浆贴 500mm×500mm×5mm 瓷砖地面，结合层厚度为 10mm，灰缝宽为 2mm。瓷砖损耗率为 2%，砂浆损耗率为 1%。则每 100m2瓷砖地面中瓷砖和砂浆的消耗量分别为（）。A.405 块、 1.014m3B.405 块、1.015m3C.408 块、1.010m3D.408 块、1.012m3【参考答案】A【解析】瓷砖净用量=100/（0.5+0.002）（0.5+0.002）=396.82 块瓷砖消耗量=396.82（1+2）=405 块灰缝砂浆净用量=（100-396.820.50.5）0.005=0.003975 立方米结合层砂浆净用量=1000.01=1立方米砂浆消耗量=（1+0.003975）（1+1%）=1.014 立方米19.下表是从 20 个工程项目造价资料中随机抽取的 7 个项目的某单位分项工程人工工日单价及消耗量，采用数据统计法编制的该分项工程工日价格指标应是( )。 项目编号 1 2 3 4 5 6 7 工日单价（元/日） 300 290 345 395 335 330 320 工日消耗（工日） 200 350 280 260 260 190 300 A.326.00B.327.15C.329.67D.330.71【参考答案】C【解析】（300200+290350+345280+395260+335260+330190+320300）/ （200+350+280+260+260+190+300）=329.67元/工日。20.某施工机械循环工作一次各循环组成部分的正常延续时间分别为 10min、15min、6min、9min，交叠时间为 2min，每次循环产量为 15m3 ，机械在一个台班内纯工作时间为 6.4h，该机械产出 1000m3 的机械台班消耗量是（） 台班。A.6.60B.6.94C.7.29D.8.22【参考答案】A【解析】一次循环时间=（10+15+6+9）-2=38min1 小时正常生产率=60/3815=23.68 立方米/h机械的台班定额=23.68*6.4=151.55 立方米/台班产出 1000 立方米需要 1000/151.55=6.60 台班。21.某地区 2025 年上半年新建学校的教学楼、行政楼、宿舍楼、实验楼、其他建筑的基期报告期造价指标及总投资额如下表所示 。则该地区新建学校的报告期造价综合指数是( )。 类别 教学楼 行政楼 宿舍楼 实验楼 其他建筑 基期造价指标（元/m2） 3800 3500 3200 4200 3100 报告期造价指标（元/m2） 3900 3580 3300 4350 3000 报告期总投资（亿元） 3.5 2 2.5 1.5 0.5 A.1.017B.1.019 C.1.025D.1.026【参考答案】C【解析】造价综合指数口=(3900/3800*3.5+3580/3500*2+3300/3200*2.5+4350/42((3.5+2+2.5+1.5+0.5)=1.02522.关于项目建设地区和建设地点的选择，下列说法正确的是()。A.项目应安排在距原料、燃料提供地和产品消费地等距离范围内B.为发挥"集聚效益"，工业项目应遵循尽可能聚集的原则C.建设地点应尽量靠近交通运输和水电供应等条件好的地方D.选择建设地点时的费用分析指的是对项目多方案的投资费用的比较分析【参考答案】B【解析】选项 A 错误，靠近原料、燃料提供地和产品消费地的原则。但这一原则并不是意味着项目安排在距原料、燃料提供地和产品消费地的等距离范围内，而是根据项目的技术经济特点和要求，具体对待。选项 B 错误，虽然工业项目适当聚集可以发挥“集聚效益 ”,但并不是说工业项目应遵循尽可能聚集的原则。选项 C 正确，建设地点应尽量靠近交通运输和水电供应等条件好的地方。这样可以减少运输费用，降低生产成本，并且便于施工和运营。选项 D 错误，选择建设地点时的费用分析不仅仅是对项目多方案的投资费用的比较分析，还包括对运营费用、环境影响、社会效益等多方面的综合分析。23.我国建设项目可行性研究阶段，要求投资估算精度误差控制在( )以内。A. ± 10%B.+15%C.+20%D.+30%【参考答案】A【解析】项目建议书阶段的投资估算要求误差控制在±30%以内；预可行性研究阶段的投资估算要求误差控制在±20%以内；可行性研究阶段投资估算要求误差控制在±10%以内。24.某地 2025 年拟建一月产 5 万片集成电路生产线项目。经调研该地区 2021 年已建成的月产 3 万片同类产品项目的静态投资为 130 亿元。该地区 2021 年至 2025 年工程造价平均每年递增 5%，预计 2025 年起的 2 年建设期内工程造价每年递增 2%。生产能力指数为 0.9，采用生产能力指数法 估算该拟建项目的静态投资为（） 亿元。A.247.05B.237.02C.260.35D.250.24【参考答案】D【解析】130*（5/3）^0.9*（1+5%）^4=250.24 亿元25.关于可行性研究阶段投资估算方法，下列说法正确的是（）。A.对投资有重大影响的主体工程应细化到单位工程估算书B.可行性研究阶段建设项目投资估算原则上应采用指标估算法C.设备购置费根据项目主要设备表及价格费用资料按类估算D.基本预备费率的大小与估算中所采用的各项估算指标无关【参考答案】B【解析】A 选项，在条件具备时，对于对投资有重大影响的主体工程应估算出分部分项工程量，套用相应综合单价进行编制。对于子项单一的大型民用公共建筑，主要单项工程估算应细化到单位工程估算书； C 选项，设备购置费根据项目主要设备表及价格、费用资料编制，工器具及生产家具购置费按设备费的一定比例计取。对于价值高的设备应按单台 (套)估算购置费，价值较小的设备可按类估算，国内设备和进口设备应分别估算；D 选项，基本预备费率的大小，应根据建设项目的设计阶段和具体的设计深度， 以及在估算中所采用的各项估算指标与设计内容的贴近度、项目所属行业主管部门的具体规定确定。26.关于工业建设项目建筑设计阶段影响工程造价的主要因素，下列说法正确的是（）。A.在建筑面积不变的情况下，建筑层高的增加会引起各项费用的减少B.室内外高差过大，建筑物工程造价提高C.不影响建筑物结构形式的楼层增加，会提高单位建筑面积造价D.建筑周长系数越高，设计越经济【参考答案】B【解析】A 选项，在建筑面积不变的情况下，建筑层高的增加会引起各项费用的增加；C 选项，如果增加一个楼层不影响建筑物的结构形式，单位建筑面积的造价可能会降低；D 选项，通常情况下建筑周长系数越低，设计越经济。27.关于设计概算的含义和作用，下列说法正确的是( )。A.经批准的设计概算可根据批复的竣工决算做最后一次调整B.设计概算中的动态投资是评价和选择设计方案的依据C.通过设计概算与竣工结算对比，可以分析和考核建设项目投资效果D.初步设计概算未经批准的政府投资项目不能列入年度固定资产投资计划【参考答案】D【解析】选项 A 错误，经批准的设计概算一般不得调整。如果需要调整，必须经过严格的审批程序，并且通常不是根据批复的竣工决算做最后一次调整。选项 B 错误，设计概算中的静态投资是评价和选择设计方案的依据，而动态投资是项目筹措、供应和控制资金使用的限额。选项 C 错误，通过设计概算与竣工决算对比，可以分析和考核建设项目投资效果的好坏，而不是与竣工结算对比。选项 D 正确，初步设计概算未经批准的政府投资项目不能列入年度固定资产投资计划。28.采用类似工程预算法编制某拟建工程概算。已完工类似工程的单方造价为 5000 元 m²,其中人工、材料、施工机具使用费分别占工程造价的 18%、50%和 12%,拟建工程地区与类似工程地区人工、材料、施工机具使用费差异系数分别为 1.02、1.05 和 1.01。假定以工料机费用之和为基数取费，综合费率为 25%,则该拟建工程综合单价是( )元/m²。A.4149 B.5000 C.5149 D.5186【参考答案】D 【解析】拟建工程综合单价=5000*(18%*1.02+50%*1.05+12%*1.01)*(1+25%)=5186.25 元/m³29.关于施工图预算，下列说法正确的是( )。A.具体指基于施工图纸依据政府发布的预算定额等编制的计价文件B.在投标阶段基于施工图纸编制的投标报价不属于施工图预算C.随着工程交易时点前移，交易形成的合同价格逐渐代替施工图预算成为造价管控目标D.建设项目总预算中的工程建设其他费用预备费，按照概算文件中的相应金额计列【参考答案】C【解析】选项 A 错误，施工图预算既可以是基于施工图纸，按照政府发布的预算定额、取费标准、各类工程计价信息等编制的计划或预期价格，也可以是工程中标后施工企业根据自身的企业定额、资源市场价格以及市场供求及竞争状况计算得到的实际预算价格。选项 B 错误，在投标阶段基于施工图纸编制的投标报价可以视为一种施工图预算。选项 C 正确，随着工程交易时点前移，越来越多的项目在施工图设计完成前已经完成了发承包过程。因此，在工程造价管理体系中，出现了由双方交易形成的合同价格逐渐代替施工图预算作为造价管控目标的发展趋势。选项 D 错误，施工图预算主要针对建筑安装工程费用、设备及工器县购罟费等进行详细计算。工程建设其他费用和预备费等内容在施工图预算中并不单独列出，而是在汇总时一并考虑。30.关于招投标过程中相关工作时间的要求，下列说法正确的是( )。A.投标准备时间，最短不得少于 20 天B.招标文件的澄清应在投标截止时间 20 天前以书面形式发给所有投标人C.招标人对已发出招标文件的必要修改，应在投标截止时间 20 天前进行D.招标人重新公布最高投标限价的，应延长投标截止时间【参考答案】A【解析】A 选项正确：投标准备时间，是指自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止的期限，最短不得少于 20 天。B 选项错误：招标文件的澄清应在规定的投标截止时间 15 天前以书面形式发给所有获取招标文件的投标人。C 选项错误：招标人若对已发出的招标文件进行必要的修改，应当在投标截止时间 15 天前进行。D 选项错误：如果招标人根据最高投标限价复查结论需要修订及重新公布最高投标限价，且重新公布之日距原投标截止期不足 15 天的，应延长投标截止期。31.关于分部分顶工程和措施项目清单准确性、完整性的责任划分，下列说法正确的是( )。A.总价合同已标价分部分项工程项目清单的责任应由发包人承担B.单价合同分部分项工程项目清单的责任应由承包人承担C.总价合同措施项目清单的责任应由发包人承担D.单价合同措施项目清单的责任应由承包人承担【参考答案】D【解析】选项 A 错误，采用总价合同的工程，已标价分部分项工程项目清单的准确性、完整性应由承包人负责。选项 B 错误，采用单价合同的工程，分部分项工程项目清单的准确性、完整性应由发包人负责。选项 C 错误，选项 D 正确，无论是采用单价合同还是总价合同，措施项目清单的完整性及准确性均应由承包人负责。32.下列其他项目清单各组成部分中，其价款包含增值税的是( )。A.暂列金额B.专业工程暂估价C.计日工D.总承包服务费【参考答案】B【解析】专业工程暂估价是指发包人在工程量清单中提供的，在招标时暂不能确定工程具体要求及价格而预估的含增值税的专业工程费用。33.关于投标报价编制时的复核工作，下列说法正确的是( )。A.由发包人承担工程量清单缺陷责任的，复核工程量的目的是修改工程量B.承包人承担工程量清单缺陷责任的部分，不应对工程量清单进行修改C.针对招标工程量清单中工程量的遗漏或错误，均须向招标人提出修改意见D.对计划工期存有疑问的，应以书面形式提请招标人澄清或修正【参考答案】D【解析】选项 A 错误，于由发包人承担工程量清单缺陷责任的部分，复核工程量的目的不是修改工程量。选项 B 错误，对于承包人承担工程量清单缺陷责任的部分，可以根据复核结果对工程量清单进行增补列项。选项 C 错误，针对招标工程量清单中工程量的遗漏或错误，是否向招标人提出修改意见取决于投标策略。选项 D 正确，对计划工期存有疑问的，应按招标文件的规定以书面形式提请招标人澄清或修正。34.关于联合体投标的规定，下列说法正确的是( )。A.以联合体牵头人名义提交的投标保证金对联合体各方具有约束力B.联合体牵头人仅负责投标阶段的主办工作，实施阶段由各方分别主办C.由同一专业的单位组成的联合体按照资质等级较高的单位确走资质等级D.联合体各方签订了协议书的，不再提交由所有联合体成员签署的授权书【参考答案】A【解析】A 选项正确： 以联合体中奉头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员具有约束力。C 选项错误： 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。 BD 选项错误：联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书。35.下列情形中，属于投标人相互串通投标的是( )。A.招标人明示或者暗示投标人为某特定投标人中标提供方便B.不同投标人委托同一单位办理投标事宜C.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人D.投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的联合行动【参考答案】D【解析】有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：1)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；2)投标人之间约定中标人；3)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；5)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。36.关于依法必须招标项目的中标候选人公示，下列说法正确的是( )。A.中标候选人公示时间应不小于 5 日B.招标人只需公示排名第一的中标候选人C.公示的内容包括投标人的各评分要素的得分情况D.公示的内容包括中标候选人承诺的项目负责人姓名及其相关证书等【参考答案】D【解析】选项 A 错误，依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起 3 日内公示中标候选人，公示期不得少于 3 日。选项 B 错误，招标人需对中标候选人全部名单及排名进行公示，而不仅仅是公示排名第一的中标候选人。选项 C 错误，公示的内容不应包括投标人的各评分要素的得分情况。选项 D 正确，公示的内容应包括中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人姓名及其相关证书名称和编号。37.关于"评定分离"方法，下列说法正确的是( )。A.定标委员会成员中，招标人在编人员不得超过成员总数的三分之一B.招标人的法定代表人参加定标委员会的，不得担任定标委员会组长C. 目前常用的定标方法包括价格竞争定标法、票决定标法、集体议事法等D.定标委员会在必要时可以改变已确定的评标结果【参考答案】C【解析】选项 A 错误，定标委员会由招标人负责组建和管理，成员为 5 人以上单数，本单位在编人员不得少于成员总数的三分之而不是不得超过三分之一。选项 B 错误，招标人的法定代表人或者主要负责人参加定标委员会的，由其直接担任定标委员会组长。选项 C 正确， 目前常用的定标方法包括价格竞争定标法、票决定标法、集体议事法等。选项 D 错误，定标委员会应当按照招标文件确定的定标因素进行定标并对定标活动及其结果负责，必要时可以要求评标委员会予以澄清或说明，但不得改变已确走的评标结果。38.关于工程总承包评标中采用的经评审的最低投标价法，下列说法正确的是( )。A.详细评审包括承包人建议书评审、承包人实施方案评审和付款条件评审B.经评审的投标价相等，投标报价也相等的，应由招标人确定中标人C.初步评审包括形式评审、资格评审、响应性评审三个方面D.评标委员会按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人【参考答案】D【解析】选项 A 错误，详细评审主要包括对招标文件中规定的量化因毒及标准进行价格折算，从而得到各标书经评审的投标价。具体量化因毒包括付款条件等，但并不单独列出承包人建议书评审和承包人实施方案评审。这些内容通常在初步评审中进行。选项 B 错误，经评审的投标价相等时，投标报价低的优先；投标报价也相等的，优先条件由招标人事先在招标文件中确定，而不是由招标人临时决定。选项 C 错误，初步评审标准包括形式评审标准、资格评审标准、响应性评审标准、承施工组织设计和项目管理机构评审标准方面，而不仅仅是形式评审、资格评审和响应性评审三个方面。选项 D 正确，评标委员会按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。39.关于工程总承包投标报价，下列说法正确的是( )。A.投标人依据招标文件、项目清单等自主确定投标报价，必要时可低于成本B.方案设计后发包的，承包人不负责详细勘察，故报价中不考虑相应费用C.当约定了合同价款调整事项时，预备费应按招标文件中列出的金额填写并列入投标总价中，不得变动D.采用同定单价合同时，预备费为风险包干费，归承包人所有【参考答案】C【解析】A 选项错误：不得低于成本。B 选项错误：可行性研究报告批准或方案设计后发包， 由发包人负责可行性研究勘察和初步勘察；承包人负责详细勘察和施工勘察以及初步设计和施工图设计、专项设计工作，按规定取得相关部门的批准。C 选项正确：当约定了合同价款调整事项时，预备费应按招标文件中列出的金额填写，不得变动，并应列入投标总价中。D 选项错误：当采用固定总价合同时，预备费由投标人自主报价，并应在合同专用条款中约定，预备费为风险包干费用，归承包人所有。40.如果招标工程的招标文件及合同中未对合同基准日进行约定，则该工程合同基准日为( )。A.招标文件发售日前 28 天B.投标截止日前 28 天C.合同签订日前 28 天D.工程开工日前 28 天【参考答案】B【解析】如招标文件及合同未约定，招标工程的合同基准日为投标截止日前 28 天，非招标工程的合同基准日为合同签订日前 28 天。41.因工程变更引起不同变化情况下的综合单价调整，下列变化属于项目特征变化的是( )。A.工程基础的变化B.工程高度的变化C.施工方法的变化D.构件规格的变化【参考答案】C【解析】 (2)项目特征变化的判断。与项目特征变化相关的主要包括1)材料的变化。2)施工方法的变化。3)其他项目特征变化。(3)施工条件变化的判断。与施工条件变化相关的因素主要包括：1)工程基础的变化。2)工程高度的变化。3)构件规格的变化。4)施工季节的变化。5)在已竣工的区域施工，成品保护措施的变化。6)在工地进驻限制下施工的变化。7)材料运输方式的变化。8)其他施工条件变化。42.关于新增工程合同价款的确定，下列说法正确的是( )。A.合同单价的确定不考虑与原合同清单工程量的差异带来的采购批量影响B.新增工程综合单价应与合同工程相应清单项目的单价保持一致C.新增工程的临时设施费应包括延期使用现有临时设施的后期拆除费用D.新增工程的措施项目费用应包括与措施项目相关的现场管理人员费用【参考答案】D【解析】选项 A 错误，合同单价内包括的人工费、材料费、施工机具使用费的单价与新增工程实施时市场合理价格的差异，以及合同单价对应的清单项目工程量与新增工程相关项目工程量的差异引起的批量或少量采购对人工费、材料费的影响，都应考虑在内。选项 B错误，新增工程综合单价并不一定与合同工程相应清单项目的单价保持一致。选项 C 错误，新增工程的临时设施费应包括延期使用现有临时设施及新增工程专用临时设施的费用，但不特别指出后期拆除费用。选项 D 正确，新增工程的措施项目费用应包括与措施项目相关的现场管理人员费用。43.某工程因发包人责任事件，引起进度计划网络图上的工作 X(在关键线路上)与平行工作Y(在非关键线路上)同时发生工期延长其中X 工作延长 20 天，Y 工作延长 30 天，其他工作未受影响，若合同工期为 200 天，原计划中Y 工作的剩余自由时差为4 天，受此事件影响的措施项目中期运行总费用为400 万元，则此事件影响合同工期引起的措施项目调增价款为( )万元。A.40B.48C.52D.60【参考答案】C【解析】30-4=26 天；26*400/200=52 万元44.下列事件适合采用计日工计价的是( )。A.合同范围内发包人要求的清扫工作B.极端变化的工作条件引起的非正常操作C.依据施工图纸及合同约走能够计量的增加工程D.打开通过检测证明不符合合同要求的隐蔽工程【参考答案】B【解析】除合同另有约定外，下列工程项目及零星工作可采用计日工计量计价：(1)不能依据施工图纸、工程变更及合同约定计量规则进行计量的增加工程或替代工程。选项 C 错误.(2)按发包人要求增加的短工期、零星、有限工程范围、少量工程数量的工程项目。(3)极端变化的工作条件引起的非正常操作。选项 B 正确(4)进行紧急工程引起其他工程损坏的修复。(5)按发包人要求打开已隐蔽的工程，但相关工程通过检测证明符合合同要求的。选项 D错误(6)修复其他承包人完成工作后周边受影响工程的费用。(7)因发包人暂缓(停)工程引起工程延期而必须更换材料的费用，(8)合同范围外发包人特殊要求的清扫和清场工作。(9)合同范围外发包人要求的测试运行。(10)非承包人原因引起的修复和恢复被损坏的微小工程(大规模的损坏恢复应按工程变更规定计量与计价)。45.某施工合同约定承包人承担材料价格风险幅度为土 5%,超出部分依据《建设工程工程星清单计价标准》价格信息调差法调差，已知水泥的投标人投标价格、基准期发布价格分别为 500 元/t、520 元/t,施工中某期水泥的造价信息发布价为 460 元/t,该期水泥的实际结算价应是( )元/t。A.466B.475C.485D.505【参考答案】C【解析】500+[460-500*(1-5%)1=485 元/t46.某建筑工程施工过程中发生如下事件：①发包人原因引起工程返工，用工 10 个工日；②遇到不利物质条件，用工 15 个工日；③地方政府主管部门就环保问题强制停止施工 2天，窝工 30 个工日。施工合同约定，人工工日单价 300 元/工日，窝工补贴 150 元/工日管理费、利润分别按人工费的 20%、10%计算。不考虑其他费用，承包人可向发包人索赔的金额为( )元。A.9000B.9300 C.9750 D.13800【参考答案】B【 解 析 】 1 、 发 包 人 原 因 引 起 工 程 返 工 ， 可 以 索 赔 工 期 、 费 用 和 利 润 ， 10*300*(1+20%+10%)=3900 元2 、 遇 到 不 利 物 质 条 件 ， 承 包 人 可 以 获 得 工 期 以 及 费 用 补 偿 ， 但 不 包 括 利 润 。 15*300*(1+20%)=5400 元3、地方政府主管部门就环保问题强制停止施工，发承包双方应各自承担相应的损失。,这里不索赔。4、承包人可向发包人索赔的全额为 3900+5400=9300 元47.将合同图纸较合同清单增加的分部分项工程量视为( )。A.新增工程B.工程变更C.计日工项目D.工程量清单缺陷【参考答案】D【解析】工程量清单缺陷是指工程量清单的分部分项工程项目清单中所列的清单项目与对应的合同图纸及合同规范所要求的清单项目在列项、项目特征、工程数量上存在的差异。包括工程量清单多列项、错漏项、项目特征不符、工程数量偏差等。48.关于安全生产措施费的支付和扣回，下列说法正确的是( )。A.发包人应在工程开工前向承包人预付不低于 50%的安全生产措施费B.未预付的安全生产措施费按约定原则分解后与工程进度款同期支付C.预付的安全生产措施费应以冲抵工程价款的方式陆续扣回D.节余的安全生产措施费在最终结清时一次性扣回【参考答案】B【解析】选项 A 错误，发包人应在工程开工后的 28 天内预付不低于安全生产措施费总额的 50%给承包人。选项 B 正确，其余部分按照提前安排的原则进行分解，与过程结算款款同期支付。选项 C 错误，预付的安全生产措施费不应以冲抵，工程价款的方式陆续扣回。这部分费用是专款专用，不得挪作他用，并应在财务账目中单独列项备查。选项 D 错误，节余的安全生产措施费并不是在最终结清时一次性扣回，安全生产措施费应专款专用，不得挪作他用。49.施工过程结算价款的支付比例不应低于当期施工过程结算价款( )。A.80%B.75%C.60%D.50% 【参考答案】A【解析】合同约定进行施工过程结算的，发承包双方应将按规定计算且已确认的合同价款列入当期施工过程结算，并同期支付施工过程结算价款的支付比例应在合同中约定，不应低于当期施工过程结算价款的 80%。50.下列在施工过程结算款中列支的费用，在工程竣工结算时需重新计算确定的是( )。A.分部分项工程费用B.措施项目费用C.工程变更费用D.计日工费用【参考答案】B【解析】工程竣工结算时，发承包双方应对施工过程结算文件的措施项目费用和总承包服务费重新计算确定。51.关于缺陷责任期期限的确定，下列说法正确的是( )。A.最短不少于 2 年B.从工程通过竣工验收之日起计C.从支付竣工结算款之日起计D.从竣工决算的批复之日起计【参考答案】B【解析】选项 A 错误，缺陷责任期一般为 1 年，最长不超过 2 年选项 B 正确，选项 CD 错误，缺陷责任期期限从工程通过竣工验收之日起计。52.如果建设工程发生合同价款相关争议，发承包双方应首先选择的解决方式是( )。A.协商B.争议评审C.调解D.仲裁或诉讼【参考答案】A【解析】发承包双方发生合同价款争议的，应通过友好协商方式解决，并在协商一致后签订相关的补充(和解)协议，所签订的补充(和解)协议对双方均有约束力。如果经协商不能达成一致意见的，发承包双方应按合同约定处理，合同未约定或约定不明的，可选择的解决途径主要有四种：争议评审、调解、仲裁和诉讼。53.下列情形下的建设工程施工合同，应被认定为合同有效的是( )。A.对必须招标的建设工程，未经过招标签订的施工合同B.始终未取得建设工程规划许可证的工程发承包双方签订的施工合同C.承包人因转包建设工程与他人签订的施工合同D.分包人与具有劳务作业资质的承包人签订的劳务分包合同【参考答案】D【解析】选项 A 错误，对必须招标的建设工程，未经过招标签订的施工合同应当被认定为无效。选项 B 错误，始终未取得建设工程规划许可证的工程发承包双方签订的施工合同应当被认定为无效。选项 C 错误，承包人因转包建设工程与他人签订的施工合同应当被认定为无效。选项 D 正确，具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同是有效的。54.关于工程总承包合同价款调整，下列说法正确的是( )。A.合同中未包含价格清单的，变更引起的合同价格应按变更工程成本加利润调整B.发包人导致暂估价合同履行延迟的，增加费用由发包人承担，但不支付利润C.承包人有权使用暂列金额购买施工所需的材料D.承包人引起工期延误后的价格调整，应采用原约定竣工日期的价格指数作为当期价格指数【参考答案】A【解析】A 选项正确：合同中未包含价格清单，合同价格应按照所执行的变更工程的成本加利润调整。B 选项错误：因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的， 由此增加的费用和(或)延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。C 选项错误：每一笔暂列金额只能按照发包人的指示全部或部分使用，并对合同价格进行相应调整。D 选项错误：承包人原因工期延误后的价格调整。 由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。55.关于投标文件存在算术性误差及细微偏差时的修正，在不作为无效投标处理时，下列说法正确的是( )。A.投标总价大小写金额不一致的，应以小写金额为准B.投标总价与已标价工程量清单项目总额不一致的，应以清单项目总额为准C.投标总价所列暂列金额与招标工程量清单金额不一致的，应按招标工程量清单金额为准D.已标价工程量清单项目合价与其清单项目数量乘以综合单价计算结果不一致的，应以合价为准【参考答案】C【解析】A 选项错误：投标函内填报的投标总价大写金额与小写金额不一致的，应以大写金额为准，修正相应的小写金额。B 选项错误：投标人所报的投标总价与已标价工程量清单项目填报的价格累计总额不一致的，应以投标总价为准，修正工程量清单项目报价累计总额。C 选项正确：投标总价中所列的暂列金额、专业工程暂估价，材料暂估价与招标工程量清单内提供的金额不一致的，应以招标工程量清单大提供的金额为准，如不作为无效投标处理的，应按招标工程量清单内提供的金额修正其报价。D 选项错误：投标人所报的已标价工程量清单项目的合价与其清单项目数量乘以综合单价计算结果不一致的，应以清单项目综合单价为准修正合价。但如相应清单项目的合价除以其工程数量得到的综合单价与已标价工程量清单内相同清单项目的综合单价相符，或清单项目的综合单价小数点有明显错误的，应以清单项目合价为准，修正其综合单价。56.国际工程投标报价时，应计入分顶工程单价的是( )。A.分包费B.暂定金额C.开办费D.保险费【参考答案】D 57.在叁考类似工程、通过市场询价编制最高投标限价时，最终选定价格数据的数据来源通常不应少于( )个A.3B.5C.7D.9【参考答案】A【解析】采用参考类似工程、市场询价方式确定价格的，最终选定价格数据应保证数据来源达到一定数量标准(通常不应少于 3 个),施工危险性较大的部分采用数据来源中的最高价进行编制。58.关于建设项目竣工决算时遗留的尾工工程，下列说法正确的是( )。A.尾工工程投资不得超过批准的项目概预算总投资的 5%B.编制竣工财务决算报表时，尾工工程按批准概算中对应的金额计列C.尾工工程费用应纳入待摊投资支出D.尾工工程完工后应按最终支付金额修正竣工决算【参考答案】A【解析】选项 A 正确，确需预留尾工工程的，尾工工程投资不得超过批准的项目概(预)算总投资的 5%。选项 B 错误，选项 C 错误，尾工工程费用不应纳入待摊投资支出。待摊投资支出是指在建设过程中发生的，不能直接计入基项固定资产价值的各项费用支出，而尾工工程是单独列出的。选项 D 错误，尾工工程完工后，不再编制新的竣工决算，而是根据实际支付金额进行修正和调整。59.在编制竣工财务决算报表时，下列由建设单位发生的费用应计入待摊投资支出的是( )。A.房屋购置支出B.债务利息支出大于建设资金存款利息收入的部分C.办公生活用家具器具购置费D.水土保持支出【参考答案】B【解析】选项 A 错误，房屋购置支出属于其他投资支出，不属于待摊投资支出。选项 B 正确，债务利息支出大于建设资金存款利息收入的部分，这部分应计入待摊投资支出。选项C 错误，办公生活用家具器具购置费属于其他投资支出，不属于待摊投资支出。选项 D 错误，水土保持支出属于待核销基建支出，不属于待摊投资支出。60.某建设项目由两个车间组成，各顶费用如下表所示。若待分摊的工程勘察费是 500 万元，则车间二应分摊的工程勘察费是( )万元。 项目名称 建筑工程费 安装工程费 需安装设备购置费 不需安装设备购置费 车间一（万元） 6000 1000 3000 1000 车间二（万元） 4000 1000 2000 0 A.194.4 B.200.0 C.205.9 D.208.3【参考答案】B【解析】用地与工程准备费、工程勘察和建筑设计费等按建筑工程造价比例分摊车间二应分摊的工程勘察费=500×【4000/(6000+4000)】=200 万元多选题61.关于设备及工器具购置费的计算，下列说法正确的有( )。A.标准设备原价可通过查询相关市场交易价格取得B.标准设备原价可通过向设备制造厂商询价取得C.设备原价中不包含达到固走资产标准的工器具的费用D.非标准设备的设计要不能作为其设备原价中销项税额的计算基数E.外购配套件要不能作为非标准设备销项税额的计算基数【参考答案】A、B、D【解析】选项 AB 正确，国产标准设备原价可通过查询相关交易市场价格或向设备生产厂家询价得到国产标准设备原价。选项 C 错误，设备原价中通常包含达到固定资产标准的工器具的费用。选项 D 正确，非标准设备设计费，按国家规定的设计费收费标准计算，不作为设备原价中销项税额的计算基数。选项 E 错误，外购配套件费是构成非标准设备原价的一部分，可以作为销项税额的计算基数。62.关于增值税纳税义务及对资金流动性的影响，下列说法正确的有( )。A.纳税人先开具发票的，纳税义务发生时间为开具发票当天B.采用简易计税法时，预收工程款预缴税的预征率为 3%C.采用一般计税方法时，预收工程款预缴税的预征率为D.预缴税款的计算基数为"全部价款和价外费用-支付的分包款E.多预缴的增值税可予以退回或用于冲抵下一期应缴税款【参考答案】A、B、D【解析】选项 A 正确，根据有关办法的规定，纳税义务发生的时间为：纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天；先开具发票的，为开具发票当天。选项 B 正确，采用简易计税方法时，预征率为 3%。选项 C 错误，采用一般计税方法时，预征率为 2%。选项 D 正确，计算基数均为“全部价款和价外费用一支付的分包款 ”。选项 E 错误，多预缴的增值税是不能退回的，只能用于冲抵下一期的应缴税款。63.关于工程建设其他费的构成和计算，下列说法正确的有( )。A.代建管理费与项目建设管理费不得分列，只能相互替代B.改扩建项目的场地准备和临时设施费一般只计拆除清理费C.试运转支出中不包括施工单位参加试运转人员的工资D.工程保险费包括建筑安装工程一切险、进口设备财产险和工程质量潜在缺险等的投保费用E.税金包括城镇土地使用税、耕地占用税、契税、车船税、印花税和增值税【参考答案】B、D【解析】选项 A 错误，建设项目一般不得同时列支代建管理费和项目建设管理费，确需同时发生的，两项费用之和不得高于项目建设管理费限额。选项 B 正确，新建项目的场地准备和临时设施费应根据实际工程量估算，或按工程费用的比例计算。改扩建项目一般只计拆除清理费。选项 C 错误，试运转支出包括施工单位参加试运转人员工资。选项 D 正确，工程保险费包括建筑安装工程一切险、进口设备财产险和工程质量潜在缺陷险等。选项 E 错误，统一归纳计列的城镇土地使用税、耕地占用税、契税、车船税、印花税等除增值税外的税金。64.关于工程量清单计价的计算程序，下列算式正确的有( )。A.分部分项工程费=∑ (分部分项工程量×工料单价)B.其他项目费=暂列金额+专业工程暂估价+计日工+总承包服务费C.单位工程造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+增值税D.单项工程造价=∑单位工程造价+设备及工器县购置费E.建设项目总造价=∑单项工程造价+预备费+建设期利息【参考答案】B、C【解析】 (1)分部分项工程费=∑ (分部分项工程量×相应分部分项工程综合单价) ;选项 A 错误。(2)措施项目费=∑各措施项目费；(3)其他项目费=暂列金额+专业工程智估价+计日工+总承包服务费；选项 B 正确。(4)单位工程造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+增值税；选项 C 正确。(5)单项工程造价=∑单位工程造价；选项 D 错误。(6)建设项目总造价=∑单项工程造价。选项 E 错误。65.关于工程量清单计价中发承包双方的风险分担，下列说法正确的有( )。A.发包人承担法律法规与政策性变化风险B.发包人承担分部分项工程项目清单缺陷风险C.承包人承担自身原因导致工程实施方案变化引起的费用调整风险D.承包人承担赶工、停工或暂缓施工的费用变化风险E.承包人承担市场价格波动 5%以外的风险【参考答案】A、C【解析】选项 A 正确，发包人承担法律法规与政策性变化风险。选项 B 错误，采用单价合同的工程，分部分项工程项目清单的准确性、完整性应由发包人负责；采用总价合同的工程，已标价分部分项工程项目清单的准确性、完整性应由承包人负责。选项 C 正确，承包人承担自身原因导致工程实施方案变化引起的费用调整风险。选项 D 正确，承包人承担因自身原因导致的承担赶工、停工或暂缓施工的费用变化风险。选项 E 错误，承包人承担 5%的市场价格波动幅度的风险，5%以外的风险由发包人承担。66.关于人工、材料、施工机具台班消耗量的编制，下列说法正确的有( )。A.工日消耗量由基本工作时间和辅助工作时间构成B.辅助工作时间可采用工时规范或经验数据确定C.实体材料消耗量由净用量和施工废料量组成D.材料净用量可采用实验室试验法确定E.施工机械台班消耗量的计算应在纯工作时间基础上考虑机械利用系数【参考答案】B、D、E【解析】选项 A 错误，工日消耗量不仅仅由基本工作时间和辅助工作时间构成，还包括规范时间，即准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间。选项 B 正确，辅助工作时间的确定方法与基本工作时间相同。如果在计时观察时不能取得足够的资料，也可采用工时规范或经验数据来确定。选项 C 错误，实体材料消耗量由净用量和损耗量组成，而不是施工废料量。选项 D 正确，实验室试验法，主要用于编制材料净用量定额。选项 E 正确，施工机械台班消耗量的计算应在纯工作时间基础上考虑机械利用系数。 67.关于施工机械台班单价的确定，下列说法正确的有( )。A.机械原值应按能反映编制期施工机械价格水平的市场价格确定B.进口施工机械的预算价格应按照"到岸价+关税"确定C.台班单价中的检修费包含一次检修费、维护费、故障排除费D.固定在车间的施工机械，台班单价不包含安拆费及场外运费E.台班单价中的燃料动力费包含机械运转作业中耗用的燃料及水、 电等费用【参考答案】A、D、E【解析】A 选项正确：其他能反映编制期施工机械价格水平的市场价格。B 选项错误：进口施工机械原值应按“到岸价+关税 ”取定。C 选项错误：检修费是机械使用期限内全部检修费之和在台班费用中的分摊额，取决于一次检修费、检修次数和耐用总台班的数量。D 选项正确：固定在车间的施工机械，不计算安拆费及场外运费。E 选项正确：燃料动力费是指施工机械在运转作业中所耗用的燃料及水、电等费用。68.关于工程造价指标的编制方法，下列说法正确的有( )。A.采用数据统计法编制工程量指标时，应按各样本建设规模加权平均计算B.采用数据统计法编制消耗量指标时，应按各样本工料消耗量加权平均计算C.采用典型工程法时，应先将典型工程的各项费用调整至相应平均水平D.用下层指标汇总计算上层指标时，应按下层指标工程量加权平均计算E.用下层指标汇总计算上层指标时，下层指标宜采用数据统计法编制得出【参考答案】C、E【解析】AB 选项错误：数据统计法计算建设工程经济指标、工程量指标、消耗量指标时，应将所有样本工程的单位造价、单位工程量、单位消耗量进行排序，从席列两端各去掉 5%的边缘项目，边缘项目不足 1 时按 1 计算，剩下的样本采用加权平均计算，得出相应的造价指标。C 选项正确：在计算时，应将典型工程各构成数据，包括构成的人工、材料、机具等分部分项费用以及措施费、增值税数据调整至相应平均水平，然后再计算各类工程造价指标。 D 选项错误：当需要采用下一层级造价指标汇总计算上一层级造价指标时，应采用汇总计算法。汇总计算法计算工程造价指标时，应采用加权平均计算法，权重为指标对应的总建设规模。E 选项正确：汇总计算法采用的下一层级造价指标宜采用数据统计法得出的各类工程造价指标。69.关于投资估算文件的编制，下列说法正确的有( )。A.由建设投资估算表、建设期利息估算表、单项工程投资估算表、总投资估算汇总表组成B.对投资有重大影响的单位工程或分部分项工程应另附主要的单位工程或分部分项工程投资估算表C.按照形成资产法，建设投资估算由形成固定资产、无形资产和其他资产的三部分费用组成D.项目建议书阶段的投资估算一般只要求编制总投资估算表E.项目分年投资计划表中的分年建设投资可以作为估算建设期利息的基础【参考答案】B、D、E【解析】A 选项错误：投资估算文件一般需要编制建设投资估算表、建设期利息估算表、流动资金估算表、单项工程投资估算汇总表、总投资估算汇总表和分年度总投资估算表等。 B 选项正确：对于对投资有重大影响的单位工程或分部分项工程，应另附主要单位工程或分部分项工程投资估算表，列出主要分部分项工程量和综合单价进行详细估算。C 选项错误：按照形成资产法分类，建设投资由形成固定资产的费用、形成无形资产的费用、形成其他资产的费用和预备费四部分组成，而不仅仅是三部分。D 选项正确：在项目建议书阶段，投资估算通常只需要编制一个总投资估算表，以初步了解项目的总体投资规模。E 选项正确：项目分年投资计划表中的分年建设投资可以作为安排融资计划和估算建设期利息的基础。70.关于概算指标法，下列说法正确的有( )。A.初步设计深度不够、不能准确计算出工程量的，不适用概算指标法B.设计方家急需造价概算、且有类似工程概算指标参考的，适用概算指标法C.图样设计间隔很久再实施的：可按当前概算指标来修正原有概算造价D.可组织编制通用图设计概算指标，来确定采用通用设计图的工程造价E.如果拟建工程的项目特征与概算指标相同，可直接套用概算指标编制概算【参考答案】B、C、D、E【解析】A 选项错误：初步设计深度不够、不能准确计算出工程量的情况，正是适用概算指标法的一种情况。概算指标法可以在设计无详图或初步设计深度不够时，利用相似类型的概算指标进行概算编制。B 选项正确：当设计方案急需造价概算，并且有类似工程的概算指标可以参考时，适用概算指标法。C 选项正确：如果图样设计间隔很久后再实施，原有的概算造价可能不再适用当前情况，这时可以按当前的概算指标来修正原有概算造价。D 选项正确：对于采用通用设计图的工程，可以组织编制通用图设计概算指标，以确定其工程造价。E 选项正确：如果拟建工程在建设地点、结构特征、地质及自然条件、建筑面积等方面与概算指标相同或相近，可以直接套用概算指标编制概算。71.关于招标工程量清单的编制，下列说法正确的有( )。A.发包人提供图纸并要求承包人按图施工的措施项目，应计入单价措施项目清单B.暂列金额明细表中，采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额C.承包人负麦材料安装的，在发包人提供材料一览表中需提供有效损耗率D.发包人提供材料且供应方负责安装，承包人只提供配合及协调服务的项目，应在其他项目清单中计算其相应的总承包服务费E.增值税应以分部分项工程项目清单、措施项目清单其他项目清单的会计金额乘以增值税税率计算【参考答案】C、D、E【解析】A 选项错误：《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024 取消了单价措施项目，改为全部按项计算。因此，发包人提供图纸并要求承包人按图施工的措施项目，应列入分部分项工程量清单中，而不是单价措施项目清单，B 选项错误：暂列金额应按招标工程量清单中列出的相关金额计价，具体金额应明确填写，而不是简单填写“暂定金额 ”。C 选项正确：如果承包人负责材料安装，发包人在提供材料时需要在一览表中注明材料的有效损耗率，以便承包人进行准确的材料用量计算和费用估算。D 选项正确：在这种情况下，承包人提供的配合及协调服务属于总承包服务的一部分，应在其他项目清单中的总承包服务费中进行计算。E 选项正确：增值税的计算基础是分部分项工程项目清单、措施项目清单、其他项目清单(专业工程暂估价除外)的合计金额，再乘以政府主管部门规定的增值税税率。72.下列各项信息属于材料询价内容的有( )。A.最低计费起点B.供应数量C.运输方式D.进出场费E.保险和有效期【参考答案】B、C、E【解析】材料询价的内容包括调查对比材料价格、供应数量、运输方式、保险和有效期、不同买卖条件下的支付方式等。A 选项错误：最低计费起点通常是施工机具租赁时的计费方式，而不是材料询价的内容。施工机具询价时需要了解每台班的租赁费、最低计费起点等信息。B 选项正确：材料询价时需要了解供应商能够提供的材料数量，以确保满足工程需求。C 选项正确：材料询价时需要考虑运输方式，因为不同的运输方式会影响材料的成本和到达时间。D 选项错误：进出场费通常是指施工机县在施工现场的进出费用，不是材料询价的内容。施工机具询价时需要了解进出场费等信息.。E 选项正确：材料询价时需要了解材料的保险情况和有效期， 以确保材料在运输和储存过程中的安全和质量。73.编制含甲供材顶目的投标报价时，下列各项费用应予以考虑的有( )。A.安装费用B.接收供应材料后现场发生的二次搬运费C.供货人将相关的材料运抵交货地点的费用D.供货人完成卸货的费用E. 自身原因超耗使用材料产生的承包风险费用【参考答案】A、B、E【解析】A 选项正确：编制含甲供材项目的投标报价时，需要考虑安装费用。安装费用是指从接收供应材料后开始，真至将其安装于设计所要求位置的所有费用。B 选项正确：安装报价应计算从交货地点接收发包人提供材料的供应人所供应的材料开始，直至将其安装于设计所要求位置的所有费用，包括接收供应材料后现场发生的二次搬运费。 C 选项错误：安装报价不应包含发包人提供材料的供货人将相关的材料运抵交货地点的费用。这部分费用通常由供货人承担。D 选项错误：安装报价不应包含发包人提供材料的供货人完成卸货的费用。这部分费用通常由供货人承担。E 选项正确：在编制含甲供材项目的投标报价时，需要考虑自身原因超耗使用材料产生的承包风险费用。这部分费用是由于承包人自身原因导致材料超耗而产生的额外费用。74.下列各项工作中，属于清标工作内容的有( )。A.分部分项工程项目清单项目综合单价的合理性分析B.投标文件存在算术性误差及细微偏差时的修正C.不平衡报价分析D.暂列金额、暂估价正确性复核E.投标文件格式符合性评审【参考答案】A、C、D【解析】A 选项正确：清标工作包括对分部分项工程项目清单项目综合单价的合理性进行分析，以确保投标报价的合理性和准确性。B 选项错误：投标文件存在算术性误差及细微偏差时的修正是初步评审及标准中的内容，不属于清标工作的范围。清标主要是对投标报价的合理性、响应性等方面进行审查。C 选项正确：清标工作包括对不平衡报价进行分析， 以确保投标报价在各分部分项工程之间的分配是合理的，避免出现明显的不平衡报价。D 选项正确：清标工作包括对暂列金额和暂估价的正确性进行复核，以确保这些费用的计算和使用符合招标文件的要求。E 选项错误：投标文件格式符合性评审是初步评审的内容，不属于清标工作的范围。清标主要关注的是投标报价的实质性响应和合理性。75.关于其他项目费的合同价款调整，下列说法正确的有( )。A.依法必须招标的专业分包工程，应以中标的税前价格替代原专业工程暂估价B.由承包人作为招标人进行暂估价材料招标的，应调增相应的总承包服务费C.暂列金额用于未能完全预见或详细说明的工程的，应按双方确定的调整价格与暂列金额的差异进行调整D.暂估价中的专业分包工程确定由承包人负责完成的，应扣除相应专业分包工程的总承包服务费E.发包人原因引起专业分包工程实质性工期改变的，应按误期赔偿费标准计算应调整的总承包服务费【参考答案】C、D【解析】清标工作主要包含下列内容：(1)对招标文件的实质性响应。(2)错漏项分析。(3)分部分项工程项目清单项目综合单价的合理性分析。(4)措施项目清单的完整性和合理性分析，以及其中不可竞争性费用的正确性分析。(5)其他项目清单完整性和合理性分析。(6)不平衡报价分析。(7)暂列金额、暂估价正确性复核。(8)总价与合价的算术性复核及修正建议(9)其他应分析和澄清的问题。A 选项错误：依法必须招标的专业分包工程，应以中标的含税价格替代原专业工程暂估价。因为专业工程暂估价是含税价(含增值税),所以应以含税价格替代。B 选项错误： 由承包人作为招标人进行暂估价材料、暂估价专业工程招标的，承包人应承担组织招标工作有关的费用，其费用应被认为已经包括在承包人的投标总价(签约合同价中)中。因此，不应再调相应的总承包服务费。C 选项正确：合同总价内的暂列金额用于未能完全预见或详细说明的工程的，发承包双方应根据双方确认的施工图纸计算分部分项工程项目清单工程量，按合同单价计算调整价格；合同价款应按所确定的调整价格与暂列金额的差异进行调整。D 选项正确：承包人参加由发包人作为招标人的暂估价专业工程投标并中标的，应按规定扣减该专业工程的总承包服务费。E 选项错误：发包人原因引起专业分包工程实质性工期改变的，通常会涉及工期索赔和费用索赔，但并不是直接按误期赔偿费标准计算应调整的总承包服务费。具体的调整方式需要根据合同条款和实际情况来确定。76.某分部分顶工程所需的商品混凝土原定由承包人提供，发包人征得承包人同意后变更为由发包人提供，关于此事件引起的合同价款调整，下列说法正确的有( )。A.原综合单价中商品混凝土的材料费应扣除B.原综合单价中商品混凝土的采购保管费应扣除C.原综合单价中相应的管理费和利润应扣除D.合同总价中的相应增值税应扣减E.合同总价中的总承包服务费应扣减【参考答案】A、B、D【解析】发包人要求将合同中约定由承包人提供的材料变更为发包人提供的，发包人应征得承包人的书面同意，承包人有权对其变更提出合理反对意见。如承包人接受其变更，应调整综合单价和总承包服务费。(1)分部分项工程项目清单综合单价的调整。相关工程量清单项目综合单价中包含的材料费及基采购保管费等应予扣除，综合单价中所含的其他费用不做调整，扣除后的清单项目单价应为该清单项目的安装综合单价，合同总价中包含的扣除价款的增值税应予以扣减。(2)总承包服务费的调整。发包人应向承包人支付该材料变更为发包人提供而需要承包人协助协调、材料保管等相应服务的总承包服务费及增值税。发承包双方可依据合同总价中包含的材料类别及交货期最接近的总承包服务清单项目，协商确定新增发包人提供材料项目的总承包服务费或费率。77.关于工程预付款的支付和扣回，下列说法正确的有( )。A.发包人应向承包人收取预付款的利息B.预付款可用于现场施工支出C.承包人必须将预付款专用于合同工程D,预付款保函的保证金应高于预付款金额E.预付款支付比例对应的合同价款应包括暂列金额【参考答案】B、C【解析】A 选项错误：发包人不应向承包人收取预付款的利息。预付款是发包人按照合同约定预先支付给承包人的款项，用于履行合同而预先采购材料、租赁或采购相关施工机具、搭设现场临时设施等工程施工前发生的必要费用。B 选项正确：预付款应当专用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备，修建临时设施以及组织施工队伍进场等合同工作。因此，预付款可以用于现场施工支出。C 选项正确：承包人必须将预付款专用于合同工程，不得挪作他用，这是为了确保预付款真正用干工程项目的顺利进行。D 选项错误：预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。预付款保函的保证金并不需要高于预付款金额，而是应与预付款金额相匹配。E 选项错误：预付款支付比例对应的合同价款不包括暂列金额。预付款是基于合同总价的一部分，但暂列金额是为应对未能预见或详细说明的工程变更等情况而预留的，不应计入预付款支付比例的计算中。78.因不可抗力解除建设工程施工合同的，发包人应向承包人结算和支付的费用有( )。A.解除合同的违约金B.承包人撤离施工现场的费用C.承包人的利润损失D.按计划已订购且已交付的材料价款E.发包人应扣减承包人的价款【参考答案】B、D【解析】A 选项错误：因不可抗力解除合同不属于违约行为，因此不需要支付违约金。B 选项正确：因不可抗力引起合同无法履行，发承包双方按合同约定或法律法规规定解除合同时，发包人应支付承包人撤离施工现场以及道散承包人施工人员的费用。C 选项错误：因不可抗力解除合同的情况下，发包人并不需要支付承包人的利润损失。D 选项正确：承包人应支付承包人为合同工程按施工进度计划合理订购目己交付的，或承包人有责任接受交付的材料和其他物品的价款。E 选项错误：发包人应扣减承包人的价款并不是发包人应向承包人结算和支付的费用，而是发包人在结算时应当从应付给承包人的款项中扣除的部分。79.关于工程总承包顶目质量保证金的预留和返还，下列说法正确的有( )。A.累计预留金额不得低于工程价款结算总额的 3%B.可在工程竣工结算时一次性预留C.承包人按规定提交工程质量保证担保的发包人应返还已预留质量保证金及利息D,承包人的履约担保可以替代质量保证金E.承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后申请返还质量保证金【参考答案】B、C、D、E【解析】A 选项错误：质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的 3%,而不是不低于 3%B 选项正确：质量保证金的预留方式之一是工程竣工结算时一次性预留质量保证金。C 选项正确：如承包人在发包人签发竣工付款证书后规定期限内提交工程质量保证担保，发包人应同时返还预留的作为质量保证金的工程价款，并按照中国人民银行同期同类存款基准利率支付利息。D 选项正确：在工程项目竣工前，已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。即承包人的履约担保可以替代质量保证金。E 选项正确：缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，缺陷责任期满，发包人向承包人颁发缺陷责任期终止证书后，承包人可向发包人申请返还质量保证金。80.根据现行财务制度和企业会计准则，下列建设项目竣工财务决算涉及的费用或资源中，应计入新增固定资产价值的有( )。A.生产工艺流程设计费B.达到固定资产标准但不需安装的设备C.以出让方式取得的土地使用权D.建设期利息E.建设工程增值税【参考答案】A、B、D【解析】选项 A 正确，生产工艺流程设计费按生产设备(包括需安装设备和不需安装设备)购置费比例分摊，应计入新增固定资产价值。选项 B 正确，凡购置达到固定资产标准不需安装的设备及工器具，应在交付使用后计入新增固定资产价值。选项 C 错误，土地使用权通常作为无形资产处理，不应计入新增固定资产价值。选项 D 正确，项目建设管理费、联合试运转费、工程保险费和建设期利息等按建筑工程、安装工程、需安装设备价值总额比例分摊，应计入新增固定资产价值。选项 E 错误，对于生产经营性项目而言，由于固定资产投资各项目中包含的增值税未来可以作为进项税额抵扣，不应计入固定资产价值。
2025年一级造价工程师《土建案例》真题及答案
试题一某国有资金投资的综合办公楼建设项目，依法必须公开招标，采用工程量清单计价方式进行施工招标。业主委托招标代理机构编制招标公告和招标文件。因工期紧张，招标文件的发售时间定为 5 月 11 日（周二）开始。招标文件中规定：投标截止和开标时间为 6 月 1 日上午9：00；投标有效期 90 天：最高投标限价 5930 万元（包含暂列金额400 万元）；投标保证金 60 万元（可以现金或保函形式提交），其有效期需满足法律法规的规定；单价合同；无需提供履约担保；不组织现场踏勘， 由投标人自行踏勘：质量保证金为结算金额的 5%，缺陷责任期为36 个月，期满后按照约定返还质量保证金。某潜在投标人在研究招标文件后，认为招标文件中设定的某项资格条件对其产生了限制和排斥，就此向招标人提出了异议。投标人 A 经过充分的项目调研、市场询价和工程量复核，认为该项目施工管理和技术风险较小，材料市场价格较为平稳，图纸完善，暂列金额使用的概率较小。评标委员会在评标时发现：投标人 B 提交的投标保函的生效日期自 5 月 30 日起算，有效期为 90 天。投标人 C 的投标报价低于评标基准价 35%。投标人 D 与投标人 E 的材料员显示为同一人。投标人 D 解释该材料员系企业新招聘员工，之前在投标人 E 从业，投标人 E 在该员工不知情的情况下使用了已经离职员工有关信息投标，因此责任不在自己。经过评审公示，投标人 F（中标价 5785 万元）被确定为中标人，在签订合同前招标人与其进行了合同谈判，招标人提出压缩总工期 5 天，相应赶工费用在合同额中增加 15万元。发承包双方签订合同后，承包人按计划进场施工，并确定由某分包人承包该工程中的某分项专业工程，分包合同中约定：工程量为 3000 ㎡ ，合同工期为 11 月 1 日至 11月 30 日，共 30 天，连续施工，逾期违约金 3500 元/天：分包人经测算：正常施工情况下（按计划完成每天安排的工作量），该项工作计划安排 20 人（每天按 8 小时计算）完成施工，采用计日工资的平均日工资标准为 400 元/工日。当延时加班时，每小时工资标准上浮 20%，在采取延时方式赶工的情况下（每天延时不超过4 小时），延时加班时间内平均降效 20%。由于分包人自身原因，致使该分项专业工程推迟至 11 月 6 日才开工。分包人为了按合同约定的 11 月 30 日完工，制定了如下三个方案：方案甲：采取全员每天均延时加班。方案乙：前期采取全员每天延时 4 小时加班，后期不延时。方案丙：不延时加班，增加同工效的人数（从其他工地调配），调配工人的平均日工资标准为 500 元/工日。……根据题干，回答下列 1-15 问题。1.该项目招标文件发售的最早结束时间为 ( )A. 5 月 13 日B. 5 月 15 日C. 5 月 17 日D. 5 月 19 日【答案】 B【解析】根据《招标投标法实施条例》，招标文件发售期不得少于 5 日。发售时间为 5 月 11 日，结束时间为 5 月 15 日。2.关于该项目招标文件中的规定，不符合现行国家相关规定的有 () A. 投标截止和开标时间为6 月 1 日上午9:00B. 无需提供履约担保C. 质量保证金为结算金额的 5%D. 不组织现场踏勘， 由投标人自行踏勘E. 缺陷责任期为 36 个月【答案】 C,E【解析】选项 C 错误，质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的 3%。选项 E 错误，缺陷责任期一般为 1 年，最长不超过 2 年，由发承包双方在合同中约定。3.关于潜在投标人提出异议和招标人的应对，下列说法正确的有A. 对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 15 日前提出B. 对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前提出C. 招标人应自收到异议之日起 2 日内作出答复D. 招标人应自收到异议之日起 3 日内作出答复E. 招标人作出对异议的答复前，招投标活动继续按计划进行【答案】 B,D【解析】对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。4.投标人 A 为了提高中标的概率和自身利益最大化，在报价时下列做法合理的是)。A. 按复核后调整的工程数量报价B. 采用不平衡报价C. 对漏项的分部分项工程项目消单应自行补充并报价D. 适当调低管理费的费率报价【答案】 B【解析】A 选项错误：投标人按招标文件中清单工程量报价，不得随意调整。 B 选项正确：不平衡报价，是保证自身利益和又能提高中的概率的合理策略。C 选项错误：不能自行补充报价。D 选项错误：降低管理费的费率虽然能提高中标概率，但是自身利益没有最大化。5.投标人 A 认为暂列金额使用的概率较小，若投标人 A 因此调低暂列金餐为 30 万元并填报在相应投标总价内，则评标委员会做法正确的是A. 否决投标人 A 的投标文件B. 可接受暂列金额修改为 300 万元，未来暂列金额支付时按照应付暂列金额的 75%支付C. 可接受投标人 A 的投标报价D. 可允许投标人 A 将暂列金额调整为400 万元，但是投标总价不允许调整【答案】 A【解析】A 选项正确：未实质响应招标文件要求。B 选项错误：应按招标文件列出的暂列金额填写，按实际发生经发包人确认支付。C 选项错误：不予接受，未实质响应招标文件要求。D 选项错误：投标截止时间后，投标人不能对投标文件进行补充修改。6.针对项目评标，下列说法正确的有 ( )A. 评标委员会应否决投标人 B 的投标文件B. 评标委员会应否决投标人 C 的投标文件C. 评标委员会应要求投标人 B 和投标人 C 进行澄清和说明D. 评标委员会应当同时否定投标人 D 和 E 的投标文件E. 评标委员会应当否定投标人 E 的投标文件，接受投标人 D 的正式书面解释【答案】 A,C【解析】A 选项正确：投标人 B 投标保证金有效期不符合招标文件要求。B 选项错误：投标报价不低于成本价即可。基准价是所有投标人报价按评标办法计算的一个基准价。C 选项正确：评委会在评标过程中，可以对有疑问的地方要求招标人进行澄清和说明。D 选项错误：题目背景 D 投标人澄清了，不能同时否决 D 和 E 投标文件。E 选项错误：评委会只对投标文件进行评审，人员问题涉及监管部分， 由监管部门进行核实后酌情处理。7.关于合同谈判和合同签订时招标人的要求，下列说法正确的有(） A. 中标人可同意招标人的要求B. 中标人不应同意招标人的要求C. 投标人可提出调整要求D. 招标人不应提出调整要求E. 中标人可与招标人进一步协商【答案】 B,D【解析】不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。8.正常施工情况下，根据分包人的原计划工期安排，下列说法正确的有 () A. 分包人的计划工效为 100 ㎡/天B. 分包人的计划工效为 120 ㎡/天C. 折算为工人小时工资标准为 50 元/小时D. 折算为工人小时工资标准为 60 元/小时E. 工人的工效为 5 ㎡/工日【答案】 A,C,E【解析】3000/30=100 ㎡/天400/8=50 元/小时100/20=5 ㎡/工日9.根据方案甲，每天均需延时()小时的工作时间才能按期完工。A. 4B. 3.2 C. 1.6D. 2【答案】 D【解析】 [5208/（1-20%）]/25/20=2 小时10.方案甲相比原计划方案增加的总费用为( )元A. 8000B. 10000 C. 20000D. 48000【答案】 C【解析】加班工资：400/8（1+20%）=60 元/小时甲方案费用：5208/（1-20%）60=60000 元原计划方案费用：520400=40000 元增加的费用：60000-40000=20000 元11.据方案乙，前期需安排延时加班( )天才能按期完工。 A. 10B. 13 C. 20D. 22【答案】 B【解析】5208/（1-20%）/（420）=12.5 天。取整 13 天。12.方案乙相比原计划方案增加的总费用为()元。 A. 80000B. 65600C. 56000D. 22400【答案】 D【解析】 乙方案费用：1320460=62400 元增加的费用：62400-40000=22400 元13.根据方案丙，最少需增加( )人才能按期完工A. 4B. 5C. 8D. 10【答案】 A【解析】520/25=4 天14.方案丙相比原计划工期需增加的总费用为（） 元A. 10000B. 35000 C. 60000D. 85000【答案】 A【解析】丙方案费用：425*500=50000 元增加的费用：50000-40000=10000 元15.从经济的角度比选， ( )对分包人更有利。 A. 方案甲B. 方案乙C. 方案丙D. 不赶工，按逾期违约金【答案】 C【解析】C 方案增加的费用最少。试题二某企业拟投资新建一项目，生产一种市场需求较大的产品。项目的相关基础数据：1.建设投资估算为 3000 万元（不含可抵扣进项税 190 万元），建设期 1 年，运营期10 年。建设投资全部形成固定资产，固定资产使用年限 10 年，残值率 5%、该直线法折旧。2.流动资金估算为 310 万元，全部由企业自有资金在运营期第一年初投入，运营期末全部回收。3.企业可用于该项目建设投资和流动资金投资的自有资金总额为 1600 万元，不足部分通过贷款投入。4.建设投资贷款的年利率为 5%（按年计息），可选还款方式为运营期前 4 年等额本息或运营期前 4 年等额本金、利息照付。除了可用于该项目的自有资金和建设投资贷款外，项目运营期无其他资金来源。设投资的自有资金和贷款在建设期内均衡投入。5.项目设计产能为 10000 件/年，运营期第 1 年的产能为设计产能的 80%。预计产品不含税售价为 1150 元/件，单位产品的经营成本为 520 元/件（不含进项税），单位产品的平均进项税为 40 元/件，不考虑运营期第一年未达设计产能对单位产品经营成本和进项税的影响。6.项目产品适用的增值税税率为 13%，增值税附加综合税率为 12%，企业所得税税率为 25%。企业投资人要求项目正常年份资本金净利润率不低于 10%。问题 1：1.列式计算项目的建设期贷款金额、建设期贷款利息和年固定资产折旧额。2.以不含税价格列式计算项目运营期第|年的总成本费用、所得税和税后利润。3.若采用等额本息还款方式，从编制项目财务计划现金流量表的角度，列式计其项目运营期第 1 年的资金盈余（假设当年不计提股利，无应付利润）4.通过计算说明，企业应该选择哪种贷款偿还方式?5.列式计算运营期贷款偿还完后的正常年份的资本金净利润率，判断项目是否达到投资人要求。（注：计算过程和结果均以万元为单位并保留两位小数。）【解析】 问题 1：建设期贷款金额=3000+190-（1600-310）=1900.00 万元建设期贷款利息=1900/2×5%=47.50 万元年固定资产折旧额=（3000+47.5） ×（1-5%） ÷10=289.51 万元问题 2：运营期第 1 年利息=（1900+47.5） ×5%=97.38 万元营业收入（不含税）=10000×80%×1150/10000=920.00 万元经营成本（不含税）=10000×80%×520/10000=416.00 万元进项税=10000×80%×40/10000=32.00 万元总成本费用（不含进项税）=416+289.51+97.38=802.89 万元应纳增值税=920×13%-32-190=-102.40 万元≤0应纳增值税为 0 万元，增值税附加为0 万元。利润总额=920-802.89=117.11 万元所得税=117.11×25%=29.28 万元税后利润=117.11-29.28=87.83 万元问题 3：运营期前 4 年等额本息偿还：本息和=（1900+47.5） ×（A/P，5%，4）=549.22 万元第 1 年偿还本金=549.22-97.38=451.84 万元运营期第 1 年盈余资金=87.83+289.51-451.84+920×13%-32-0=13.10 万元问题 4：等额本金、利息照付还款方式：运营期前 4 年还本金额=（1900+47.5）/4=486.88 万元盈余资金=87.83+289.51-486.88+920×13%-32-0=-21.94 万元＜0，财务上不可行。且题目背景资料明确了“除了可用于该项目的自有资金和建设投资贷款外，项目运营期无其他资金来源。 ”，故运营期没有借款。此方式不可取。采用等额本息偿还方式下，运营期第 1 年累计盈余资金=0+13.1=13.1 万元>0，财务上可行，故选择采用等额本息贷款还款方式。问题 5：贷款偿还完成后的正常年份：应纳增值税=（10000×1150×13%-10000×40）/10000=109.50 万元增值税附加=109.50×12%=13.14 万元利润总额=10000×1150/10000-（10000×520/10000+289.51）-13.14 =327.35 万元净利润=327.35×（1-25%）=245.51 万元资本金净利润率=245.51/1600×100%=15.34%>10%试题三工程实施过程中发生如下事件：事件 1：根据施工工艺要求，B、E 工作需使用同一台施工机械（台班单价 1000 元/台班，每天工作一台班）顺序施工。为此，承包人调整了施工进度计划 ;事件 2：项目施工时发现地下埋藏文物，相关部门处置文物使 B 工作停工 10 日。并造成承包人机械闲置和人员窝工 60 个工日；根据发包人要求，配合处置文物用工 10 个工日，发生材料费 2000 元，增加降水施费 8000 元。事件 3：D 工作的地基回填完成后，承包人未通知监理人检查验收就浇筑土垫层。监理人得知后，要求承包人剥露检查，经查，该地基回填质量合格，承包人以地基回填质量检查验收合格为由，提出索赔：配合检查人工费4800 元、施工机具使用费 1200元、剥露部位修复费 8800 元。剥露检查使 D 工作延长 10 天。事件4：E 工作开始前，承包人提出工程量清单存在缺陷。经发包人审核：①确认该分项E01清单项目实际工程量比合同清单多 30%的工程量，E01 合同清单分项工程费为 45 万元：②确认该分项 E02 清单项目（C35 混凝土构件）漏项，E02 清单项目工程量为 35m³ , 但合同清单无相同项目特征的综合单价。类似项目特征 C30 混凝士构件的综合单价为 620 元/m³ , C35 混凝土材料单价为 480 元/m³ , C30 混凝土材料单价为 470元/m³ , 混凝土材料消耗量系数为 1.02。经发承包双方协商，同意参照C30 混凝土构件的综合单价对差异部分调整换算，作为新的综合单价结算。因工程量增加，E 工作需延长 10 天。事件 5：考虑到上述 1~4 项事件对工期的影响，在 E 工作开始前，发包人要求承包人赶工，并承诺工期每提前 1 天，奖励 1 万元（含增值税）。承包人对施工进度计划进行了优化调整，将顺序施工的 E、I、J 工作调整为分 2 个施工段流水作业，每项工作在各个施工段的流水节拍为：E：20 天、20 天，I：20 天、30 天，J：20 天、20 天。以上事件发生后，承包人均在合同约定期限内向发包人提交了工程索赔意向通知和索赔报告。除特殊说明外，上述费用均不含增值税。问题 1：1.针对事件 1，承包人调整施工进度计划是否影响合同工期?请列出调整后的关键线路。 （用工作名称表示）2.针对事件 2，承包人可获得的工期延期为多少天?说明理由。费用索赔为多少元?3.针对事件 3，承包人可获得的工期延期为多少天?说明理由。费用索赔为多少元?4.针对事件4，E01清单项目调整后的合同价款为多少元?E02 清单项目的综合单价是多少元/㎡?E02 清单项目的合同价款为多少元?承包人是否可以索赔工期?说明理由。5.针对事件 5，在不考虑其他工作影响的情况下，按调整后的分段流水作业方案组织E、I、J 工作施工的工期为多少天?在实际施工中，从 E 工作开始到 J 工作完成的持续时间是多少天?批准工期索赔后的合同工期为多少天？组织流水施工赶工后项目实际工期为多少天?承包人可获得的工期提前奖励金额为多少元?（计算结果保留两位小数） 【解析】 问题 1：事件 1 承包人调整施工进度计划不影响合同工期。调整后的关键线路：A→D→I→J 和 B→E→ I→J。问题 2：事件 2：承包人可获得的工期延期为 10 天。理由：发现地下埋藏文物是发包人的风险事件，且 B 工作为关键工作，由此造成的费用增加和工期延期由发包人承担。费用索赔为：人窝机闲（60×200+10×1000） ×60%×1.15×1.09=16546.20 元配合文物处置： [（10×200+2000） × 1.15×1.06+8000]× 1.03×1.09 =14455.89 元费用索赔合计：16546.20+14455.89=31002.09 元问题 3：事件 3：承包人可获得的工期延期为0 天。理由：承包方未通知监理方对隐蔽工程进行检查验收而自行隐蔽，监理方可以要求承包方对隐蔽工程进行重新验收，不管验收结果是否合格，由此增加的费用和延误的工期均由承包方承担。费用索赔为 0 元。问题 4：事件 4：E01 实际工程量比清单工程量多出 30%>15%，多出部分综合单价需要调低。E01清单项调整后的合同价款=[45+45×15%+45× (30%-15%)×0.9]× 10000×1.09=630292.50 元含安全生产措施费的合同价款=630292.50×(1+3%)=649201.28 元E02 清单项目的综合单价=620+(480-470)× 1.02=630.20 元/m³E02 清单项的合同价款=630.20×35×1.09=24042.13 元含安全生产措施费的合同价款=24042.13×(1+3%)=24763.39 元承包人可以索赔工期 10 天。理由：因为发承包双方签订的是单价合同，分部分项工程量清单的准确性及完整性由发包人负责，E 分项存在工程量清单缺陷是发包人的责任，且 E 工作为关键工作，造成的工期 延误由发包人承担。问题 5：事件 5：采用累加错位相减法，求得 E、I 工作流水步距为 20 天，I、J 工作流水步距为 30 天。E、I、J 组织流水施工的工期=20+30+20+20=90 天I 工作受紧前工作 D 的影响，D 工作90 天才完成，所以 I 工作和 E 工作间还要加 10天的间歇时间。J 工作受 G 紧前工作影响，G 工作最早完成时间=50+10+30+10+30=130天，所以 I 和 J 工作间还要加 10 天间隙时间。在实际施工中，从 E 工作开始到 J 工作完成的持续时间=20+10+30 +10+40=110 天批准工期索赔后的合同工期=170+10+10=190 天组织流水施工后的实际工期=50+10+110=170 天承包人可获得的工期提前奖励=（190-170） × 10000=200000.00 元试题四某公共服务类新基建工程项目发承包双方签订了施工合同。该项目施工期（跨度）为第一年 6 月 1 日~第二年 6 月 30 日，期间冬期（第一年 12 月 16 日~第二年 2 月 14 日）停工两个月。合同约定的工程内容包括：分部分项工程项目（5 项）造价数据和进度计划见表4.1。安全生产措施费 12 万元（第一年 8 万元，第二年4 万元，竣工结算时根据不含安全生产措施费本身的税前工程造价变化额的 3%调整），其他措施项目费 30 万元（该费用不予调整）。暂列金额 25 万元。管理费和利润为不含税人工费、材料费、施工机具使用费之和的 16%，增值税税率为 9%。合同约定：材料价格变化幅度在±5%以内时，合同价不予调整，超过 5%以外的部分，合同价予以调整。合同约定的工程款支付条款如下：1.第一年开工和第二年复工日期 10 日前，发包人按当年分部分项工程项目签约合同价的 25%提前支付给承包人作为工程预付款，在施工期间第一年 9~11 月和第二年 3~5月工款中平均扣回。第一年开工和第二年复工后 10 日内，将当年安全生产措施费工程款提前支付给承包人。2.分部分项工程项目工程款按每月实际完成工程量逐月支付。3.其他措施项目工程款按签约合同价，在第一年 8-12 月和第二年 3-5 月分 8 次平均支付4.其他项目工程款在发生当月确认并支付。5.施工期间发包人按承包人每次应得工程款的80%支付6.第一年年期停工后 14 日内，进行年度结算，结算款支付至承包人年度工程项目工程款的 95%。7.竣工验收通过并收到承包人递交的工程质量保函（额度为工程结算总造价的 3%）后30 日内，一次性结清支付竣工结算款。其他约定均与《建设工程工程量清单计价标准》规定一致。该工程项目如期开工，施工期间发生了经相关各方确认的下列事项：1.因施工准备不充分，开工当月施工工效降低 50%，以后各月达到计划工效。2.分部分项工程项目 D 的某种主材D1为一种新型材料，总需用量 2255 ㎡ ，承包人投标报价为 100 元/㎡ 。第一年施工时该种材料市场供应相对紧缺，采购进场价为 120元/㎡ ，第二年施工时该种材料市场供应相对充足，采购进场价为98元/㎡。3.发包人于第一年 11 月委托承包人搭建一项临时便民设施，发生人工费 5 万元、材料费 8 万元、机械费 2 万元。第二年 6 月拆除该设施，发生人工和机械费 1 万元。4.第二年 4 月发生工程索赔费用4.6 万元。其他工程内容和施工时间均与合同约定相符。问题 1：1.该工程签约合同价为多少万元？第一年计划完成分部分项工程项目费用和提前支付的工程预付款、安全生产措施费工程款分别为多少万元？2.分部分项工程项目D 增加工程费用和搭建临时便民设施工程费用分别为多少万元？3.第一年9 月，承包人完成的分部分项工程项目费用为多少万元？该月应支付承包人的工程款为多少万元？从开工至该月末分部分项工程项目投资偏差为多少万元？4.第一年完成工程结算款为多少万元（注：其他措施项目费工程款按合同支付约定计算）？该年度结算时应扣留、应支付结算款分别为多少万元？5.第二年完成工程结算款为多少万元（注：同问题4）？该工程安全生产措施费调整额为多少万元？如果开工前和施工期间发包人均按合同约定支付了各项工程款，则竣工结算时应一次性结清支付竣工结算款为多少万元？（注：计算过程和结果均保留三位小数。）【解析】 问题 1：签约合同价：（400.41+8+4+30+25） ×（1+9%）=509.477（万元）分部分项工程费：33.6+128.25÷8×5+117.36+92.4÷2=277.316（万元）工程预付款：277.316×（1+9%） ×25%=75.569（万元）提前支付的安全生产措施费工程款：8×（1+9%） ×80%=6.976（万元）问题 2：100×（1±5%）=95~105 元/㎡ ，采购价格在此区间，不需要调整价格，第一年度价格为 120 元/㎡ ，需要调整价格。第 2 年度价格为98元/㎡ ，属于材料价格变化幅度范围内，不需要调整价格。分部分项工程 D 增加工程费用：[120-100×（1+5%）] ×2255÷2÷10000=1.691（万元）搭建临时便民设施工程费用：（5+8+2） ×（1+16%）=17.400（万元）问题 3：第 9 月完成的分部分项工程项目费用：33.6÷3×50%+128.25÷8+117.36÷4+92.4÷12+1.691÷6=58.953（万元）9 月应支付的工程款：（58.953+30÷8） ×（1+9%） ×80%-75.569÷3=29.487（万元）分部分项工程项目投资偏差：-1.691×（1+9%） ÷6=-0.307（万元），投资超支 0.307 万元问题 4：第一年度完成工程结算款：（277.316+1.691+17.4+8+30÷8×5） ×（1+9%）=352.241（万元）第一年度结算时应扣留：352.241×5%=17.612（万元）第一年度应支付结算款：352.241-17.612-352.241×80%=52.836（万元）问题 5：第二年度完成工程结算款：[128.25÷8×3+92.4÷2+28.8+4+30÷8×3+4.6+1×（1+16%）] ×（1+9%）=157.073 （万元）安全生产措施费调整额： [1.691+17.4+4.6+1×（1+16%）] ×3%=0.746（万元）竣工结算款：17.612+157.073×（1-80%）+0.746×（1+9%）=49.840（万元）试题五案例题（土建工程） (每题 40 分，共 1 题，共 40 分)根据所给材料回答问题。某软土地基处理工程项目，地基处理面积为 80000.00 ㎡ ，采用振冲碎石桩（全长碎石护壁造孔及间断填料振冲成桩）施工技术。图示内容为一排 6 根共 12 排，图示内容为 1 个单元，一个单元 72 根桩，桩长 20 米和 15 米隔一布一（桩长进去垫层 500mm），共 386 个单元，单元桩点位布置及技术参数如图 5.1 和图 5.2 所示。因采用新施工技术及工程量规模超常，建设方采用现场按规范要求进行振冲碎石试验桩实测相关基础数据编制该项目最高投标限价。现场收集整理的试验桩单台打桩机标准工作日（8 小时）完成的工程量，人工、材料、施工机具使用消耗量及相关价格信息见表 5.1。请根据《建设工程工程量清单计价标准》 (GB/T 50500-2024）和《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》 (GB/T 50854-2024)，以及相关给定条件，作答下列问题。表 5.1 试验桩单台打桩机工作日（8 小时）完成工程量、人材机消耗量及价格信息表15m 和 20m 振动碎石桩每立方米的人材机消耗量。（碎石桩充盈系数 1.45）试验桩实际消耗量测算表5.1 单元桩点位布置图5.1 单元桩点位布置图问题：1.根据施工图 5.1、5.2 中所示内容和相关数据，在答题卡表 5.1 中列式计算该地基处理工程机械平整场地、施工场地碎石垫层、振冲碎石桩等分部分项工程项目工程量， （注： 考虑大型施工机具正常操作及临时施工道路等要求，施工场地平整及先行铺设碎石垫层的工程量按地基处理面积增加 5％计算；圆周率统一按 3.14 计)表 5.1 工程量计算表 序号 项目名称 单位 计算过程 计算结果 1 机械平整场地 2 施工场地碎石垫层 3 D1.00m、15.00mYKT振冲碎石桩 4 D1.00m、20.00mYKT振冲碎石桩 2.根据表 5.1 的数据及相关条件，在答题卡中列式计算单位振冲碎石桩的人工费、材料费，施工机具使用费，并在答题卡表 5.2 中编制振冲碎石桩分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）（注：管理费按人工费，材料费、施工机具使用费和的12％计取，利润按人工费、材料费、施工机具使用费、管理费之和的 7％计取。）表 5.2 振冲碎石桩分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)3.根据问题 1、 问题 2 的计算结果及相关条件，在答题卡表 5.3 编制地基处理工程分部分项工程项目最高投标限价清单计价表。（注：经计算填项目机械平整场地、施工场地碎石垫层的综合单价分别为 0.26 元／ ㎡、123.50 元／㎡)表 5.3 地基处理工程分部分项工程项目最高投标限价清单计价表4.根据问题 3 的计算结果及相关条件，列式计算各项措施项目费用并在答题卡表 5.4中编制该地基处理工程项目最高投标限价清单汇总表。（注：经计算该项目大型机械进出场及安拆费为 3300000.00 元，临时设施等 5 项措施项目按分部分项工程项目费用的 2.25％计取，安全生产措施费按不含安全生产措施费本身的税前工程造价的 3%计取，增值税按 9％计取。)（注：无特殊说明的，费用计算时均为不含税价格；各计算结果均保留两位小数。)表 5.4 地基处理工程项目最高投标限价清单汇总表 序号 汇总内容 金额（元） 其中：暂估价（元） 1 分部分项工程项目 2 措施项目 2.1 其中：安全生产措施项目 3 其他项目 4 增值税 最高投标限价合价 【解析】 问题 1： 表 5.1 工程量计算表 序号 项目名称 单位 计算过程 计算结果 1 机械平整场地 m2 80000x（1+5%） 84000.00 2 施工场地碎石垫层 m3 80000x（1+5%）x0.5 42000.00 3 D1.00m、15.00mYKT振冲碎石桩 m3 3.15x0.5x0.5x15x36x386 163625.40 4 D1.00m、20.00mYKT振冲碎石桩 m3 3.15x0.5x0.5x20x36x386 218167.40 问题 2：（1）15m 振冲碎石桩每 m³人工费：260×5.6/(3.14×0.5²×60)=30.91 元（2）15m 振冲碎石桩每 m³材料费： (68.766×95+780)/(3.14×0.5²×60)=155.26 元（3）15m 振冲碎石桩每 m³施工机具使用费：(1×1800+620)/(3.14×0.5²×60)=51.38元（4）20m 振冲碎石桩每 m³人工费：260×5.6/(3.14×0.5²×70)=26.50 元（5）20m 振冲碎石桩每 m³材料费： (80.227×95+850)/(3.14×0.5²×70)=154.17 元（6）20m 振冲碎石桩每 m³施工机具使用费：(1×1800+620)/(3.14×0.5²×70)=44.04元表 5.2 振冲碎石桩分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)问题 3 : 表 5.3 地基处理工程分部分项工程项目最高投标限价清单计价表问题 4 :临时设施等 5 项措施项目费：110542145.83×2.25%=2487198.28 元安全生产措施项目费： (110542145.83+2487198.28+3300000)×3%=3489880.32 元措施项目费合计：2487198.28+3300000+3489880.32=9277078.60 元表 5.4 地基处理工程项目最高投标限价清单汇总表 序号 汇总内容 金额（元） 其中：暂估价（元） 1 分部分项工程项目 110542145.83 2 措施项目 9277078.60 2.1 其中：安全生产措施项目 3489880.32 3 其他项目 9951.00 4 增值税 10783730.20 最高投标限价合价 130602954.63
2025年一级造价工程师工程计价【VIP基础同步班】
2025年一级造价工程师水利案例【VIP基础同步班】
2025年一级造价工程师土建安装案例精选30题PDF